마하라자 렐라급 프리깃

마하라자 렐라급 프리깃은 연안전투함(LCS)이라고도 불리며, 말레이시아 왕립 해군(RMN)을 위해 건조 중인 6척의 스텔스 프리깃함이다. 2011년 2세대 초계함(SGPV)으로 처음 발표되었으며, 이 함선들은 이전에 프랑스 DCNS로 알려졌던 DCNS가 설계한 확장형 을 기반으로 한다.

계약이 확정되었으며, 모든 6척의 함선은 현지 조선업체 부스테드 중공업 공사(BHIC)와 나중에 루무트 해군 조선소에서 RMN을 위해 2015년부터 최고 RM90억 (US$28억)에 건조될 예정이다. 함선은 길이가 이고 배수량이 으로, 인도되면 레키우급 프리깃함보다 길고 더 유능하여 현재까지 말레이시아 왕립 해군에서 가장 크고 현대적인 수상 전투함이 될 것이다.

 개발 

2011년 초, 말레이시아는 RM60억 (US$19억) 예산의 SGPV 프로그램을 발표했으며, 6개 외국 조선업체가 이 프로젝트에 관심을 표명했다.

2011년 말, 고윈드급이 선정되었으며 SGPV 프로그램은 부스테드 중공업 공사(BHIC) / DCNS에 수주되었다고 발표되었고, 최고 가격은 RM60억 (US$19억)에서 RM90억 (US$28억)으로 증가했다. RM90억 (US$28억) 계약에는 지식 재산권과 기술이전이 포함되었다. 함선 크기도 최고 가격 인상에 따라 변경되어 에서 으로 늘어났다. 6척 모두 말레이시아 루무트에서 건조될 예정이며, 전자 부품은 쿠알라룸푸르 남부 말레이시아의 신도시인 사이버자야에서 조립될 예정이다.

DSA 2014에서 BHIC는 프로그램이 잘 진행되고 있으며, 일부 부품은 이미 핵심 설계 검토 단계에 있으며 첫 함선은 2019년에 완성될 것으로 예상된다고 확인했다. BHIC는 말레이시아 사양 설계를 담당했다.

2014년 10월 5일, RMN 참모총장 아지즈 제독은 IHS 제인즈에게 루무트에 있는 BHIC 시설에서 6척 중 첫 함선의 건조가 시작되었으며, 첫 함선은 2019년에 인도되고 나머지 5척은 그 이후 6개월 간격으로 인도될 것이라고 재차 밝혔다. 또한 RMN의 현재 계획 일정상 첫 함선의 해상 시험은 2018년에 실시되고 2019년에 작전 배치될 예정이라고 언급했다.

 지연 
2020년 말레이시아 정부는 LCS 프로젝트가 지연되고 있다고 발표했다. 국방부는 2011년에 BHIC에 프로젝트를 수주했고, 2020년까지 예정된 최소 2척의 함선이 인도되지 않았다. 국방부는 BHIC의 지연된 RM90억 LCS 프로젝트를 해결하기 위해 두 가지 옵션을 고려했다. 첫 번째 옵션은 BHIC가 첫 두 척의 함선을 완료하도록 요구하는 것이었고, 두 번째 옵션은 정부가 DCNS (원래 설계자)에 함선을 완료하도록 요청하는 것이었으나, 후자 옵션은 의회에서 거부되었다.

지연에 따라 의회 공공회계위원회(PAC)는 아맛 자힛 하미디 전 국방부 장관을 소환할 것이라고 밝혔다. PAC 위원장 웡 카 워(Wong Kah Woh)는 압둘 아지즈 하지 자아파르 전 RMN 참모총장과 LCS 프로젝트의 주 계약자인 BHIC도 소환될 것이라고 말했다. 팡코르 의원 잠브리 압둘 카디르는 LCS 프로그램이 계속 지연되면 약 200개의 공급업체와 계약업체가 문을 닫고 10,000명의 근로자가 영향을 받을 것이라고 말했다. 2021년 5월 5일, 말레이시아 정부는 BHIC를 이 급의 조선업체로 유지하기로 결정했다. 2021년 11월, 국방부 장관 다투 세리 히샤무딘 후세인(Datuk Seri Hishamuddin Hussein)은 첫 함선이 2025년에 취역할 것이라고 말했다.

2022년 8월 4일, PAC는 RM14억이 횡령되었으며 프로젝트가 공개 입찰 없이 직접 협상으로 수주되었다고 보고했다. 당시 국방부 장관 아맛 자힛 하미디는 2011년 5월 26일 해군이 선호하는 시그마급 설계를 수락했으나, 2011년 7월 11일 부스테드 해군 조선소와의 논의 후 고윈드급 설계를 지지하기로 결정했다고 알려졌다. 당시 해군 참모총장 압둘 아지즈 자아파르는 그 선택에 반대하며 나중에 RMN이 "처음부터 지는 싸움"을 했다고 진술했는데, 고윈드 설계와 달리 시그마는 다른 해군에서 운영하는 검증된 개념이라고 인용했다.

2022년 8월 16일, BHIC 전 상무이사 아맛 람리 모흐 노르(Ahmad Ramli Mohd Nor)는 횡령 혐의로 세 건의 기소되어 세션 법원에서 무죄를 주장했다. 피고는 BHIC 임명 전 해군 참모총장을 역임했다. 다음 날, 히샤무딘 후세인 선임 국방부 장관은 함선 조달 과정 및 그에 따른 미인도를 조사하기 위한 왕립 조사 위원회(Royal Commission of Inquiry)가 설립될 것으로 예상된다고 말했다.

 특징 

 일반 
사양
배수량 – 3,100 미터톤
길이 – 111 m (전체 길이) / 105 m (수선 길이)
폭 – 16 m (주 갑판) / 14.2 m (수선 길이)
흘수 – 3.85 m
추진 – CODAD
최대 속도 – 28 노트
항속 거리 – 15 노트에서 5,000 해리
승조원 – 138명
지속 능력 – 21일
탑재 항공기 – 1 × 슈퍼 링스 300 / 페넥 AS555 / AW139 / EC725

 센서 
섬네일|LCS용 SMART-S 레이더
RMN은 FREMM 프리깃함에 사용되는 탈레스 헤라클레스 레이더를 요청한 것으로 알려졌으나, BHIC는 대신 SMART-S 레이더를 선택했다.
다음 센서들이 함선에 선택되었다.

 전투 시스템: DCNS SETIS
 수색 레이더: 탈레스 SMART-S Mk2
 화력 제어 레이더: 라인메탈 TMEO Mk2 전자광학 추적 시스템 & TMX/EO Mk2
 소나: 탈레스 CAPTAS-2 ASW 스위트 (선체 소나 및 예인 소나 포함)

 무장 

섬네일|LCS에 장착될 스텔스 57mm 함포, 총포신이 수납된 모습

보포스 57mm 함포는 스웨덴 에 장착된 것과 유사한 스텔스 포탑에 장착될 예정이다. 이 프리깃함은 또한 2문의 MSI DS30M 30mm 기관포를 보조포로 장비할 것이다. BHIC는 또한 실버 VLS 16개를 함선 갑판에 배치하여 지대공 미사일을 발사할 수 있도록 할 것이라고 발표했지만, 2019년 현재 미사일 계약은 아직 이루어지지 않았다. 해군 타격 미사일(NSM)은 계약서에 명시적으로 언급되지 않았지만, 콩스버그는 LIMA 2015에서 부스테드 해군 조선소로부터 NSM에 대해 약  상당의 낙찰 통보를 받았다. 인도는 발사대, 케이블, 전자 장비 및 DCNS가 제공할 전투 관리 시스템 SETIS와의 통합과 같은 필요한 고정 설치를 포함한 다가오는 RMN의 LCS에 탑재될 NSM 대함 미사일을 준비하기 위함이다. 대잠 능력으로는 J+S 고정형 3연장 어뢰 발사기 2기가 함선에 장착될 것이 확인되었다.

 동급 함선 
 이름  함번  제작자  기공  진수  취역  모항마하라자 렐라 2501 BHIC / 루무트 해군 조선소  2016년 3월 8일2017년 8월 24일  2026 (현재 추정), 2024 (이전 추정)라자 무다 날라  2502  2017년 2월 28일  2025년 5월 9일  라자 마하디 2503 2017년 12월 18일   맷 살레 2504  2018년 10월 31일  톡 장굿 2505  TBA   맷 킬라우 2506 취소됨

 각주 

 외부 링크 
 SGPV의 구형 모델 사진 (스텔스 주포 없음) 
 navyrecognition.com의 고윈드급 프리깃 - 말레이시아 왕립 해군 

분류:호위함 함급