서울 경전철 우이신설선

서울 경전철 우이신설선(서울輕電鐵牛耳新設線)은 서울특별시 강북구의 북한산우이역과 동대문구의 신설동역을 잇는 서울특별시의 경전철 노선이다. 노선색은 ●연두색과 서울 경전철 주조색인 ●진한 회색이다. 통행방향은 어디서든 우측통행이다.

 개요 
수익형 민자사업으로 총연장 11.4 km이고, 차량기지 1개소와 정거장 13개소가 건설되었다. 총 사업비로는 9,299억 원이 소요되었다.서울 경전철 목동·DMC·우이연장선 '빨간불', 《머니투데이》, 2011-11-20.

모든 정거장에는 엘리베이터, 에스컬레이터, 스크린도어 등의 시설을 갖추고서울 우이동∼신설동 경전철 노선 최종 확정 , 《국민일보》, 2009-01-22, 열차는 무인 운전 시스템으로 운영되며 역무실과 매표소 등을 없애고 전 구간을 중앙에서 관리하는 집중관리체계를 구축했다서울시 최초 '우이~신설 경전철' 착공…2014년 개통 , 《뉴시스》, 2009-09-10. 민간사업자(주식회사 우이신설경전철)가 운영개시일로부터 30년간 운영하며 사업시설의 소유권은 준공과 동시에 서울시에 귀속된다우이~신설 경전철사업 내달 착공, 《한국경제》, 2009-04-10. 그리고 국내에서 운영하는 타 경전철 노선부산 4호선, 대구 3호선, 인천 2호선, 부산김해경전철, 의정부 경전철, 용인 경전철과는 달리 차량기지 구간을 포함하여 전 구간 지하화로 운영된다.즉, 경전철 차량을 지하로 운행하면서 우이신설 도시철도의 직원은 국내 운영중인 타 경전철 노선과 달리 모두 지하에서 근무하게 된다. 사실상 국내 최초 완전지하 경전철이라고 볼 수 있다!

양측 시종착역에서는 되돌림회차 방식으로 열차가 들어오기 때문에, 진입한 승강장에서 회차 없이 곧바로 출발한다는 특징이 있다.

 총 연장 : 11.4km서울 우이~신설 경전철 '첫 삽'…2014년 완공, 《SBS》, 2009-09-10
 역 수 : 13개우이동~신설동 경전철 착공, 《중앙일보》, 2009-09-11
 운행방식 : 무인 자동 운전 / 중앙 관제 시스템
 착공 : 2009년 9월 15일
 개통 : 2017년 9월 2일
 총사업비 : 9,299억원서울 경전철 목동·DMC·우이연장선 '빨간불', 《머니투데이》, 2011-11-20
 사업시행방법 : 민간투자사업 (BTO)

 연혁 
 2003년 6월 30일 : 민간사업자 제안서 제출 이하 본 문단에서는 별도로 각주를 표기하지 않음.
 2005년 10월 20일 : 도시철도 기본계획 확정건설교통부고시 제2005-324호
 2006년 12월 20일 : 제3자 제안공고(안) 민간투자사업심의위원회 심의(기획예산처)
 2007년 4월 27일 : 사업계획서 접수
 2007년 5월 28일 : 우선협상 대상자 지정
 2008년 7월 30일 : 민간투자사업심의위원회 심의완료우이동-신설동 경전철 연내 착공, 《머니투데이》, 2008-07-30(기획재정부)
 2008년 10월 31일 : 기공식
 2009년 4월 9일 : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정
 2009년 9월 3일 : 실시계약 승인
 2009년 9월 15일 : 착공
 2011년 6월 1일 : 실시계획 변경 승인
 2011년 11월 : 시공사인 고려개발이 자금난으로 워크아웃에 들어가면서 공사 중단일하고 못 받은 돈 최소 264억…"애 학원도 끊었다",《프레시안》, 2013-06-28
 2013년 3월 : 전체 4개 공구에서 공사 재개서울시 재정만 쏟아부은 우이경전철 사업…특혜 의혹?, 《노컷뉴스》, 2013-04-08
 2016년 8월 5일 : 우이신설경전철주식회사 외 10개 출자사의 사업 협약 해지 요구 등 서울시와의 갈등으로 공사 중단
 2016년 8월 26일 : 공사 재개
 2016년 12월 1일 : 역무 관리 및 운영을 담당하는 우이신설선경전철운영 주식회사 설립.
 2017년 3월 2일 : 역명 결정서울특별시고시 제2017-68호, 2017년 3월 2일.
 2017년 9월 2일 : 우이신설선 개통

 향후 계획 
 솔밭공원역과 수도권 전철 1호선 방학역 간 지선 건설 계획이 서울시 10개년 도시철도 기본계획에 포함되어 있다.강북횡단선·서부선 담긴 서울 철도망 계획, 국토부 승인 출처:경향신문 2020년 11월 17일국토교통부고시 제 2020-822호주요업무보고 출처:서울시

 솔밭공원~방학역 구간 연장 
 솔밭공원역에서 현재 1호선 방학역까지 연장 계획이 있고, 국토부로부터 2024년 2월 우이신설연장선 도시철도 기본계획 승인되어 고시됐다.
 2024년 내 입찰공고 및 시공사 선정 후 2025년 11월 25일 착공 2031년 준공 예정이다.

 차량 
 우이신설경전철 UL000호대 전동차

 운임 
 기존 수도권 전철의 운임 제도와 동일하며, 거리에 따른 요금만 추가된다. 환승 게이트가 설치되어 있지만, 신분당선 등과 달리 경전철 회사에 별도로 지불해야 하는 추가 운임은 없다. 서울 전용 정기권도 사용 가능하다.

 무인운행 
무인자동운전으로 운행되며, 운행 중 비상정지 등 유사상황이 발생하였을 경우를 대비하여 기관사 면허를 보유한 운행관리원이 항시에 탑승한다.

 비상핸들 작동 시 주의사항 
 터널내에 선로 옆에는 항상 전기가 흐르고 있어 무단으로 임의하차 시 감전 위험이 있다.

 역 목록 
섬네일|400px|우이-신설 경전철
섬네일|400px|우이-신설 노선도
 환승역을 제외한 역명은 서울특별시고시 제2017-68호에 의한 것이며, 역간 거리는 사업자 홈페이지를 참고하였다.우이신설 경전철(주) - 노선안내, 2017년 9월 3일 확인.
 역번호는 S1번대가 부여되었으나도시철도 우이-신설선 역명제정 및 다국어 표기 알림 - 우이신설경전철 역명자료 문서파일, 2017년 3월 10일 확인., 실제 시설물에는 사용되지 않는다.
 역 번호 역명 로마자 역명 한자 역명 접속 노선 역간거리 영업거리 소재지 우이차량사업소  牛耳車輛事業所 - - 서울특별시 강북구 S110 북한산우이(도선사입구) Bukhansan Ui 北漢山牛耳 (0.4) 0.0 S111 솔밭공원 Solbat Park 솔밭公園 0.8 0.8 S1124.19민주묘지(덕성여대) April 19th National Cemetery(Duksung Women's Univ.) 4.19民主墓地  0.7 1.5 S113 가오리 Gaori 加五里 0.9 2.4 S114 화계 Hwagye 華溪 0.8 3.2 S115 삼양 Samyang 三陽 0.8 4.0 S116 삼양사거리 Samyangsageori 三陽四거리 0.7 4.7 S117 솔샘 Solsaem 솔샘 0.8 5.5 S118 북한산보국문(서경대) Bukhansan Bogungmun(Seokyeong Univ.) 北漢山輔國門 1.2 6.7 성북구 S119 정릉(국민대입구) Jeongneung(Kookmin Univ.) 貞陵 1.2 7.9 S120 성신여대입구(돈암) Sungshin Women's Univ. (Donam) 誠信女大入口(敦岩)  1.2 9.1 S121 보문 Bomun 普門  0.9 10.0 S122 신설동 Sinseol-dong 新設洞  (성수지선) 1.0 11.0 동대문구

 같이 보기 
 서울특별시도시기반시설본부
 서울 지하철
 서울 경전철
 도시철도
 경전철
 신교통 시스템

 각주 

 외부 링크 
 우이신설경전철(주) 홈페이지


우이신설선
분류:2017년 개통한 철도 노선