크리티컬 패스 분석법

임계 경로 분석법, 최장 경로 분석법(critical path analysis 또는 critical path method, CPM)은 일련의 사업 활동 일정을 짜기 위한 수학적인 알고리즘이다. 처음부터 끝까지 프로젝트를 완수하는데 드는 시간을 측정하고 가장 긴 의존 활동을 식별함으로써 결정된다. 효과적인 프로젝트 관리에 중요한 도구이기도 하다.

PERT/Time의 계획단계에서 공사기간 단축이 요구되는 때가 있다. 이 경우는 애로공정상의 어떤 작업을 계획기간 안에 급히 완성해야 하며, 작업자의 노무비·기계설비비 등을 초과 투입할 필요가 있다. CPM은 이와 같은 경우 최소의 비용증가로 공사기간을 단축하려 하는 방법으로 각 작업의 시간당 비용증가율을 비교하여 선형계획법(線型計劃法) 등을 이용, 목적을 달성한다.

 역사 
이 분석법은 1950년대에 듀폰트(Dupont)사가 개발하였다. 또, 이 시기에 제너럴 다이내믹스와 미국 해군이 퍼트(Program Evaluation and Review Technique)를 개발하고 있었다.Newell, M & Grashina, M: 'The Project Management Question and Answer Book', page 98, American Management Assn, 2003. 오늘날 이것은 건축, 소프트웨어 개발, 연구 프로젝트, 제품 개발, 공학을 비롯한 일반적으로 모든 형태의 프로젝트에 쓰인다. 상호 활동을 하는 모든 프로젝트는 이러한 일정 방식을 적용할 수 있다.

 같이 보기 

 간트 차트
 퍼트
 프로젝트
 프로젝트 관리

 각주 

 더 읽어보기 









 외부 링크 
 최장 경로 웹 계산기


분류:프로젝트 관리
분류:경영
분류:사업 용어
분류:운용 과학
분류:스케줄링 알고리즘
분류:네트워크 이론