東武伊勢崎線竹ノ塚駅付近連続立体交差事業

東武伊勢崎線竹ノ塚駅付近連続立体交差事業（とうぶいせさきせんたけのつかえきふきんれんぞくりったいこうさじぎょう）は、東京都足立区に所在する東武鉄道伊勢崎線（東武スカイツリーライン）竹ノ塚駅付近の鉄道高架化を図る事業である。2011年3月に都市計画事業認可、2012年に着工し、2023年度末(2024年3月)に事業が完了した。

 事業概要 
 施行者：足立区
 事業箇所：東武伊勢崎線竹ノ塚駅付近
 事業区間：約1.7キロメートル
 除却する踏切：伊勢崎線第37号踏切、第38号踏切

 2004年度の踏切状況 
伊勢崎線第37号踏切伊勢崎線第38号踏切出典踏切交通遮断量 台時/日6万3818台1794台自動車交通量 台/日4144台115台自転車交通量 台/日5761台7211台二輪（バイク） 台/日611台70台歩行者交通量 人/日1376人2456人ピーク時の遮断時間57分44秒58分15秒24時間中遮断した時間15.4時間15.6時間

数値は、2004年度の東武鉄道踏切台帳による。

 歴史 
竹ノ塚駅付近の高架化が着手できなかった要因として、東武鉄道は竹ノ塚検車区及び西新井駅南側の車両工場との連絡線を高架線に接続するのが難しいうえ、西新井駅北側で環七通りがまたぐためと説明していた。

 1969年9月1日に建設省と運輸省間で締結した協定では、施行者は、都道府県と指定市だけだった。
 除却する伊勢崎線第37号踏切と第38号踏切の管理者は、足立区であった。

人身事故の発生 

2005年（平成17年）3月15日16時50分ごろ、竹ノ塚駅構内の伊勢崎線第37号踏切道で、踏切を渡っていた通行者と上り準急列車が接触する事故が発生。2人が死亡し、2人が負傷した。この事故を受け、駅の東口と西口で鉄道高架化を求める署名活動が開始された。事故前の2001年（平成13年）の署名者数は5万3,929名であったが、2005年（平成17年）8月には21万6,993名に達した。

地元の要望を受けた足立区は2005年（平成17年）12月、国土交通省へ連続立体交差事業の採択基準の拡充を求める要請活動を実施した。国土交通省は同年12月20日に公表した2006年度予算案の中で、歩行者交通の多い生活道路の踏切に対応して採択基準を拡充した。2006年11月9日には、連続立体交差事業新規着工準備箇所採択要望書を国土交通省に提出。国土交通省は、2007年度当初に新規着工準備箇所に採択した。

 事業認可取得 
2011年3月31日に都市計画決定を経て、2011年12月20日に事業認可を取得した。当初の計画では上り急行線を2019年3月に高架化し、全線高架化及び踏切解消は2021年3月の予定とされた。

2019年1月7日に事業認可を変更し、完了年度を2020年度から2023年度に延伸した。変更理由としては、草加寄りの高架橋を建設した際に線路内に使用した鋼矢板の埋没を確認し、撤去するのに時間を要することと、踏切解消を優先するための工事手順の変更に伴い、残工事に要する期間が延びたことによる。

 年表 
 1980年（昭和55年）7月7日：足立区議会で竹ノ塚駅南側踏切の鉄道高架化の請願を採択。
 1987年（昭和62年）：足立区が鉄道立体化の可能性について検討。
 2005年（平成17年）度：施行者に東京23区を追加。
 2012年（平成23年）
 3月30日：足立区と東武鉄道間で施行協定を締結。
 11月4日：起工式を実施。
 2016年（平成28年）5月29日：下り急行線を高架に切り替え。
 2020年（令和2年）9月26日：上り急行線を高架に切り替え。
 2022年（令和4年）3月20日：上下緩行線を高架に切り替え。
 2024年（令和6年）3月：東武鉄道が2023年度末をもって事業が完了したことを発表。

 脚注 

 参考文献 





 外部リンク 
 東武伊勢崎線（竹ノ塚駅付近）連続立体交差事業（概要） - 足立区

Category:日本の都市計画事業
Category:足立区の歴史