コンステレーション計画のミッション一覧

本項目は、コンステレーション計画のミッションの一覧である（2010年1月中止が決定。詳細についてはコンステレーション計画の項を参照のこと）。

NASAは2006年10月に2019年までのNASAのコンステレーション計画のすべての草案スケジュールを公開したNASA sets Orion 13 for Moon Return, 11 Oct 2006, NASAspaceflight.com, NASA。
その後2007年7月にスケジュールは再検討された。
2008年1月にはスケジュールのさらなる見直しが行われた。以下の一覧はその詳細である。

 コンステレーション計画のミッション一覧 
 計画番号 月日 年 ミッション  期間 最大乗員数 発射台 注記1 無人39BアレスI-X打ち上げロケットの弾道飛行テスト。
4セグメントの固体ロケットモータ (SRM) と模擬第5セグメントからなる第1段に、模擬上段 (USS)、模擬乗員モジュールおよび脱出装置 (CM/LAS simulator) を追加。計画中だったミッション28月27日または9月12日2013年アレスI-YアレスI-Y8分間無人39BアレスI-Yの弾道飛行テスト。
5セグメントの実用段階ブースターにJ-2エンジンのダミーを装備した第2段を接続。高高度で分離。31月2014年アレスI無人39Bオリオン宇宙船の初飛行、無人軌道飛行でオーストラリア沖に着水。43月オリオン2号アレスI14日間239B最初の有人オリオンテスト飛行。
「ドレス・リハーサル」のための初の有人ミッションで、国際宇宙ステーション (ISS) とのランデヴー・接近操作のデモントストレーションを含む。
初のISSとのドッキング。エドワーズ空軍基地へ着陸。ISS上のアダプターを脱却。56月オリオン3号アレスI14日間239B2回目の有人オリオンテスト飛行、ISS上の2基目のアダプターを脱却。69月オリオン4号アレスI90日間339BISS乗員交代飛行。初のオリオン運用飛行。73月2015年オリオン5号アレスI339BISS乗員交代飛行。89月オリオン6号アレスI30日間3名39BISS乗員交代飛行。93月2016年オリオン7号アレスI30日間3名39BISS乗員交代飛行。109月オリオン8号アレスI180日間3名39BISS乗員交代飛行。113月2017年オリオン9号アレスI30日間3名39BISS乗員交代飛行。129月アレスI30日間3名39BISS乗員交代飛行。 133月2018年オリオン11号アレスI30日間3名39BISS乗員交代飛行。146月アレスV-YアレスV-Y無人39AアレスVの初飛行。159月オリオン12号アレスI30日間3名39BISS乗員交代飛行。1612月アレスV0名39Aアルタイル初飛行。
アルタイルはオリオン13号へ。1712月オリオン13号アレスI21日間0名39B無人月近傍通過。初のオリオンの月ミッション。17b3月2019年オリオン14号アレスI7日間3名39B、39AISS乗員交代飛行。186月アルタイル2号アレスV無人39Aアルタイルはオリオン15号へ。196月オリオン15号アレスI21日間4名39B「人類、月に戻る」ミッション。
コンステレーション計画における初の月着陸プロジェクト。
アポロ計画から通算して人類7回目の月面着陸、1972年以来の有人月面着陸ミッション。209月オリオン16号アレスI30日間3名39BISS乗員交代飛行。2112月アルタイル3号アレスV0名39Aアルタイルはオリオン17号へ。2212月オリオン17号アレスI21日間4名39B8回目の有人月面着陸。コンステレーション計画における2回目の月面着陸。233月2020年オリオン18号アレスI30日間3名39BISS乗員交代飛行。246月アルタイル4号アレスV0名39Aアルタイルはオリオン19号へ。256月オリオン19号アレスI21日間4名39B9回目の有人月面着陸。コンステレーション計画における3回目の月面着陸。269月オリオン20号アレスI30日間3名39BISS乗員交代飛行。275月2021年アルタイル5号アレスV0名39Aアルタイルはオリオン21号へ。282月オリオン21号アレスI28日間4名39B10回目の有人月面着陸。コンステレーション計画における4回目の月面着陸。295月オリオン22号アレスI21日間4名39BISS乗員交代飛行。

 上昇中断テストの一覧 
飛行中断テストブースターATB、を使用し、アポロ計画で使用されたリトル・ジョーIIと同様のテストを行う。オリオン専用のカプセルNASA GRC Solicitation: NASA Abort Test Boilerplate Crew Module Gaseous Nitrogen Cold-gas Reaction Control System, SpaceRef.com, June 8, 2006および緊急脱出塔のテストもこれらのミッションで行う。
 計画番号 月 年 ミッション 注記計画中だったミッション12010年AA-1遷音速速度。22011年AA-2最大動圧領域（マックスQ）。

 射点での打ち上げ中断テストの一覧 
これはオリオン宇宙船の発射台上での打ち上げ脱出システムテストの一覧である。

 計画番号 日時 年 ミッション 注記計画中だったミッション13月2010年Pad abort 1以前の型のLESアダプターを使用。飛行中断テストAFT、としても知られる。

フルスケールのオリオンAFT乗員モジュールはドライデン飛行研究センターで準備されている。

オリオン乗員モジュールのパスファインダー（試験機）はラングレー研究所で製作された。
PA-1のテストはニューメキシコ州のアメリカ陸軍ホワイトサンズ・ミサイル実験場で行われる
。22012年Pad abort 2

 参考文献 

 外部リンク 
英語

 Official Orion NASA Web Site


*
Category:宇宙開発の一覧

cs:Orion 12