Lini masa Teleskop Luar Angkasa James Webb

Teleskop luar angkasa James Webb (bahasa Inggris: James Webb Space Telescope, disingkat JWST), sebelumnya dikenal dengan Next Generation Space Telescope (NGST), merupakan observatorium angkasa yang dioptimalkan untuk pengamatan dalam spektrum inframerah dan merupakan pengganti dari Teleskop Hubble dan Teleskop Spitzer. JWST diluncurkan pada 25 Desember 2021 pukul 09:20 waktu setempat dengan menggunakan roket Ariane 5. Fitur teknis yang utama adalah cermin dingin yang sangat besar, dengan diameter 6.5 meter, dan empat instrumen khusus untuk pengamatan yang jauh dari Bumi, yang mengorbit pada titik L2 Bumi-Matahari. Kombinasi fitur-fitur ini membuat JWST bisa menghasilkan resolusi yang belum pernah ada sebelumnya dan sensitivitas dari sinar tampak pada panjang gelombang-jauh sampai inframerah-tengah, membuatnya bisa digunakan untuk 2 tujuan utama — mempelajari kelahiran dan evolusi galaksi, dan pembentukan bintang dan planet.

Mulai direncanakan sejak 1996, proyek ini merupakan kolaborasi internasional dari sekitar 17 negara  dipimpin oleh NASA, dan dengan kontribusi signifikan dari European Space Agency dan Canadian Space Agency. Teleskop ini diberi nama dari James E. Webb, administrator kedua NASA, yang berperan penting dalam Program Apollo. Rencananya, teleskop ini akan diluncurkan dengan roket Ariane 5 pada 2021.

JWST akan memakan waktu sekitar satu bulan untuk mencapai posisi 1,5 juta kilometer (930.000 mil) dari Bumi. Wilayah ini dikenal sebagai Lagrange point 2, atau L2. Pada posisi ini, pengamatan teleskop tidak akan terhambat Bumi dan Bulan jika terjadi malafungsi (seperti yang terjadi dengan Hubble).

Resolusi sudut dari JWST sangat tajam dan tepat. Teleskop ini dapat melihat pada resolusi 0,1 detik busur, yang berarti bahwa hal itu bisa melihat satu sen dari jarak 24 mil (40 kilometer) jauhnya atau menonton pertandingan sepak bola dari jarak 340 mil (550 kilometer) jauhnya.

Cermin raksasa JWST terbuat dari 18 segmen heksagonal individu terdiri dari berilium ringan. Cermin ini hampir tiga kali ukuran cermin Hubble, sehingga daerah pengumpul cahayanya tujuh kali lebih besar dari Hubble. Namun kedua cermin ini memiliki berat hampir sama karena bahan yang lebih ringan digunakan pada cermin JWST ini.

Sisi bagian bawah sunshield JWST akan selalu menghadap Matahari, sehingga suhunya mencapai 85 °C (185 °F). Sementara sisi lain, yang merupakan tempat cermin dan instrumen ilmiah akan memiliki suhu sangat dingin, sekitar -233 °C (-388 °F). Foto di atas menunjukkan JWST sedang di uji coba di dalam ruangan yang sangat dingin.

al=James Webb Teleskop Ruang Angkasa|jmpl|250px
 Lini masa 

 25 Desember 2021: lepas landas pada 12:20 UTC.
 21 Desember 2021: Peluncuran JWST ditunda hingga tidak lebih awal dari 12:20 UTC pada 25 Desember 2021, karena kondisi cuaca buruk di lokasi peluncuran.
 15 Desember 2021: Peluncuran JWST ditunda hingga tidak lebih awal dari 24 Desember 2021, karena gangguan listrik, yang mengakibatkan kesalahan komunikasi antara observatorium dan Kendaraan Peluncuran.
 22 November 2021: Peluncuran JWST ditunda hingga tidak lebih awal dari 22 Desember 2021, untuk memungkinkan pengujian tambahan setelah mengalami getaran karena pelepasan penjepit yang tidak direncanakan.
 8 September 2021: Peluncuran JWST ditunda hingga 18 Desember 2021.
 1 Juni 2021: Peluncuran JWST ditunda hingga November 2021 karena kekhawatiran tentang kesiapan kendaraan peluncuran dan lokasi peluncuran Ariane 5 .
 16 Juli 2020: Peluncuran JWST ditunda hingga 31 Oktober 2021 karena dampak pandemi COVID-19 serta tantangan teknis.
 27 Juni 2018: Peluncuran JWST ditunda hingga 30 Maret 2021 berdasarkan rekomendasi dari Dewan Peninjau Independen.
 27 Maret 2018: Peluncuran JWST ditunda hingga setidaknya Mei 2020 karena masalah yang muncul, termasuk masalah dengan sistem propulsi dan potensi kerusakan pada pelindung matahari.
 Januari 2017: JWST baik-baik saja setelah mengalami anomali selama pengujian getaran pada Desember 2016.
 November 2016: Pembangunan JWST selesai, dengan pengujian tambahan yang akan datang.
 Maret 2016: Subsistem Optik Belakang dipasang di OTE.
 3 Maret 2016: cermin sekunder dipasang di OTE .
 Maret 2016: pengujian kriogenik instrumen dan cermin selesai.
 Desember 2015: kontrak untuk peluncur JWST ditandatangani dengan tanggal peluncuran Oktober 2018.
 Februari 2015: segmen heksagonal cermin utama selesai.
 2014: puncak pendanaan AS mencapai $650 juta tahun ini.
 Juni 2014: uji gabungan pertama dari keempat instrumen termasuk pengujian kriogenik di Goddard Space Environment Simulator.
 24-25 Maret 2014: NIRSpec terintegrasi ke dalam ISIM.
 Maret 2014: NIRCam dipasang di ISIM
 4 Juli 2013: MIRI dipasang di ISIM.
 Maret 2013: FGS/NIRISS dipasang di Integrated Science Instrument Module (ISIM).
 2012: Serah terima instrumen MIRI .
 November 2011: JWST selamat dari upaya pembatalan.
 Juli 2011: Proyek James Webb terancam dibatalkan.
 April 2010: bagian teknis dari Mission Critical Design Review (MCDR) lolos.
 Januari 2007: 9/10 item pengembangan teknologi lulus tinjauan non-advokat.
 11 September 2003: $824.8 juta kontrak utama untuk JWST diberikan kepada TRW .
 September 2002: NGST bernama James Webb Space Telescope.
 2000: NEXUS dibatalkan (demo teknologi JWST).
 1996: Teleskop Luar Angkasa Generasi Berikutnya dimulai.

 Rencana dan Penerapan setelah peluncuran 

 Hampir sebulan setelah peluncuran, koreksi lintasan dimulai untuk menempatkan Teleskop Luar Angkasa James Webb ke orbit halo di L 2 .
 Lima bulan berikutnya akan dihabiskan untuk mendinginkan NIRCam lebih jauh, mengkalibrasi cerminnya sambil memfokuskan pada HD 84406 , bintang terang di konstelasi Ursa Major , dan menguji instrumennya.
 10 tahun tujuan operasi, dan bahan bakar yang cukup untuk mempertahankan orbit halo selama setidaknya sepuluh tahun disertakan.
 Misi sains lima tahun dimulai setelah enam bulan (direncanakan)
 Selama enam bulan JWST mempersiapkan operasi sains penuh waktu. Ini termasuk membiarkan semuanya menjadi dingin, mengkalibrasi cermin dan instrumen, dll.
 Selama 29 hari setelah peluncuran, JWST menempuh perjalanan 1,51 juta kilometer (940.000 mil) ke orbit halo L2 .
 Setelah peluncuran, JWST dibuka dalam urutan yang direncanakan berikut.
 pelengkap pesawat ruang angkasa (susunan surya, antena gain tinggi)
 Pelindung matahari
 memperpanjang menara
 cermin sekunder
 cermin utama

 Rencana pra-peluncuran 

 25 Desember 2021: tanggal peluncuran akhir setelah penundaan karena prakiraan cuaca yang tidak menguntungkan selama jendela peluncuran pada 24 Desember.
 24 Desember 2021: tanggal peluncuran yang direncanakan setelah penundaan karena masalah komunikasi antara observatorium dan Kendaraan Peluncur.
 22 Desember 2021: tanggal peluncuran yang direncanakan pada November 2021.
 31 Oktober 2021: tanggal peluncuran yang direncanakan pada Juli 2020.
 November 2021 atau lebih baru: tanggal peluncuran yang direncanakan pada Juni 2021.
 30 Maret 2021: tanggal peluncuran yang direncanakan pada Juni 2018.
 Mei 2020 atau lebih baru: tanggal peluncuran yang direncanakan pada Maret 2018.
 Awal 2019: tanggal peluncuran yang direncanakan pada Oktober 2017.
 Oktober 2018: tanggal peluncuran yang direncanakan pada 2016.
 2018: Observatorium I&T selesai.
 2017: Tes pesawat luar angkasa (termasuk sunshield) selesai.
 2017: Tes OTIS selesai.
 2016: Tes OTE selesai.

Kategori:Teleskop Luar Angkasa James Webb