Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi

Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi atau Jalan Tol Probowangi adalah jalan tol di Indonesia yang sedang dibangun dan direncanakan akan menghubungkan Kraksaan, Probolinggo hingga Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.  Jalan tol ini akan terintegrasi dengan Pelabuhan Ketapang yang merupakan pelabuhan penyeberangan dari Jawa ke Bali.

 Sejarah dan Pembangunan 

Pembangunan Jalan Tol Probolinggo–Banyuwangi (Probowangi) secara resmi dimulai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 6 Februari 2023, di kawasan Desa Pendil, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Acara ini dihadiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (2015-2024), Dirjen Bina Marga, dan jajaran pejabat BPJT serta Bupati Probolinggo dan Situbondo.

Jalan tol ini merupakan bagian terakhir dari jaringan Tol Trans Jawa, karena akan mengubungkan wilayah di Jawa dari Pelabuhan Merak di Kota Cilegon, Banten hingga Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur melalui jalur tol tanpa putus. Pembangunan dibagi dalam dua tahap:
 Tahap I – Ruas Gending–Besuki sepanjang 49,68 km, dibagi menjadi tiga paket konstruksi (Gending–Kraksaan, Kraksaan–Paiton, Paiton–Besuki). Peletakan batu pertama untuk paket 1 dan 2 dilakukan di awal Februari 2023, disusul paket 3 pada pertengahan Februari. Dibangun oleh gabungan kontraktor nasional dengan target operasi akhir 2025.
 Tahap II – Ruas Besuki–Ketapang (Banyuwangi) sepanjang 125,7 km, akan dimulai setelah Tahap I, dengan target penyelesaian bertahap pasca 2025.
Target keseluruhan operasi penuh Tahap I (Paket I hingga III)  adalah di akhir tahun 2025, dengan biaya proyek ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan ditopang anggaran Rp 8,1 triliun.

 Progres Pembangunan 

 2024 
Per 16 Desember 2024, progres fisik Paket 3 (Paiton–Besuki) telah mencapai sekitar 56 %, dikerjakan oleh PT PP (Persero) Tbk sebagai kontraktor utama.

Menurut pernyataan Menteri PUPR, keseluruhan Tol Probowangi Tahap 1 ditargetkan dapat beroperasi penuh pada akhir tahun 2025, yang akan lebih memudahkan perjalanan mobilitas dari Merak hingga Ketapang via Jalan Tol.

 2025 

 Paket 1 (Gending–Kraksaan, 12,88 km) 

 Data di Februari 2025, progres fisiknya sudah mencapai 73,53 %.
 Per Juni 2025, progress fisik telah rampung dan sebelumnya telah digunakan secara fungsional baik pada libur Nataru 2025 maupun mudik Lebaran tahun 2025 yang lalu. 

 Paket 2 (Kraksaan–Paiton, 11,20 km) 

 Sudah selesai konstruksi, dengan progres akhir 99 % per Juni 2025, ditargetkan rampung pertengahan tahun ini.

 Juga telah dibuka secara fungsional selama arus mudik Lebaran 2025 (24 Maret hingga 8 April), yang mencakup jalur sepanjang 23,13 km dari Gending–Paiton, dengan tarif gratis.

 Paket 3 (Paiton–Besuki, 25,6 km) 

 Per 14 Maret 2025, progres konstruksi oleh PT Wijaya Karya (WIKA) berada di kisaran 74,9 %.

 Paket 4–7 (Besuki–Situbondo–Ketapang) 
Pembebasan lahan terus berlangsung, dengan progres terkini berada di atas 90 %. Pengerjaan konstruksi dijadwalkan menyusul usai pengoperasian Tahap 1 (Paket I–III) telah rampung.
 Paket   Ruas                    Panjang      Progres 2025 1       Gending–Kraksaan        12,88 km     73,5 % (Februari) 2      Kraksaan–Paiton         11,20 km     99 % (Juni) 3     Paiton–Besuki           25,60 km     74,9 % (Maret) 1-3   Tahap I (Gabungan Paket 1–3)    ±49,7 km     Target selesai akhir tahun 2025

 2026 
Secara keseluruhan Paket 1 akan dicanangkan untuk difungsionalkan pada lebaran 2026 yang akan mendatang 

 Seksi / Segmen Jalan Tol 
Jalan tol ini memiliki 7 seksi:
 Seksi 1: Gending-Kraksaan (12,88 km)
 Seksi 2: Kraksaan-Paiton (11,20 km)
 Seksi 3: Paiton-Besuki (25,60 km)
 Seksi 4: Besuki-Situbondo (43,30 km)
 Seksi 5: Situbondo-Asembagus (16,76 km)
 Seksi 6: Asembagus-Bajulmati (37,45 km)
 Seksi 7: Bajulmati-Ketapang (29,21 km)

 Konektivitas 
Ruas Gending-Ketapang (Dikelola PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi)
StrukturStationing (STA)LokasiDestinasi Simpang Susun Gending849(863)Gending Jalan Tol Pasuruan-ProbolinggoGerbang Tol GendingGendingKota Probolinggo JALAN TOL PASURUAN-PROBOLINGGO15px Batas Operasional PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol<font color="white">Jalan Tol Berawal/Berakhir JALAN TOL PROBOLINGGO-BANYUWANGI15px Batas Operasional PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi<font color="white">Jalan Tol Berawal/Berakhir Simpang Susun Kraksaan860(874)Kraksaan PajarakanKraksaanGerbang Tol Kraksaan Simpang Susun Paiton873(887)Paiton JabungPaitonGerbang Tol Paitonal=|39x39pxBatas Wilayah Kabupaten Probolinggoal=|32x32px
Batas Wilayah Kabupaten Situbondo Simpang Susun Besuki899(913)Besuki BesukiBondowosoJemberGerbang Tol Situbondo BaratSimpang Susun Situbondo92+980942(956)SitubondoSitubondoPanarukanBondowosoGerbang Tol Situbondo Simpang Susun Asembagus109+740959(973)Asembagus AsembagusBanyuputihIjenGerbang Tol Asembagusal=|32x32pxBatas Wilayah Kabupaten Situbondoal=|30x30px
Batas Wilayah Kabupaten Banyuwangi Simpang Susun Bajulmati147+190996(1.010)Bajulmati BajulmatiBaluranWongsorejoGerbang Tol BanjulmatiGerbang Tol KetapangTBAKetapang1. Gerbang akhir:Arah:20x20px Pelabuhan KetapangBanyuwangi2. Gerbang awal:Arah: Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo Jalan Tol Gempol-PasuruanSitubondoProbolinggoPasuruanSurabaya
Semarang
Jakarta Junction Ketapang176+4001.025(1.039)BARATSonggonIjenGlagahTIMUR19x19px Pelabuhan Ketapang Banyuwangi JALAN TOL PROBOLINGGO-BANYUWANGI15px Batas Operasional PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi<font color="white">Jalan Tol Berawal/Berakhir

 Referensi 

 Pranala luar 

Kategori:Jalan tol di Jawa Timur
Kategori:Jalan Tol Trans-Jawa