गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में एक निर्माणाधीन 91 किमी लंबा, 4- लेन चौड़ा (6 तक विस्तार योग्य) द्रुतगामी मार्ग (एक्सप्रेसवे) है। यह गोरखपुर जिले के जैतपुर गांव को आजमगढ़ जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सालारपुर गांव से जोड़ेगा।  सालारपुर गांव दोस्तपुर और निजामाबाद के बीच स्थित है।

इसे 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकार्पित किया गया था और भूमि अधिग्रहण फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था।  भूमि अधिग्रहण लागत सहित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कुल परियोजना मूल्य लगभग ₹ 5,876 करोड़ है । 

 मार्ग 
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले में गोरखपुर बाईपास पर जैतपुर गांव को आजमगढ़ जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सालारपुर गांव ( जलालपुर के दक्षिण) से जोड़ेगा।  यह उत्तर प्रदेश के 4 जिलों गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ से होकर गुजरेगा।

 निर्माण 
इस मार्ग का निर्माण लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) लगभग ₹ 3,024 करोड़ है । इस परियोजना के लिए लगभग  भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।   2 टोल प्लाजा, 3 रैंप प्लाजा, 7 फ्लाईओवर, 7 बड़े पुल, 27 छोटे पुल, 16 वाहन-अंडरपास (वीयूपी), 50 लाइट वीयूपी और 35 पैदल यात्री अंडरपास भी बनाए जाएंगे।

91.352 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2 टुकडों में बांटा गया है:
अनु क्रमांक पैकेज किमी . में लंबाई ठेकेदार 1. जैतपुर ( गोरखपुर )-फुलवरिया ( अम्बेडकर नगर ) 48.317 एप्को इंफ्राटेक 2. फुलवरिया ( अम्बेडकर नगर )-सालारपुर ( आजमगढ़ ) 43.035 दिलीप बिल्डकॉन 

 कालक्रम 

 फरवरी 2019: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण का काम शुरू। 
 अक्टूबर 2019: आवश्यक भूमि का 50% अधिग्रहण कर लिया गया है। निर्माण कार्य को 2 पैकेज में बांटा गया है। 
 नवंबर 2019: दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को 29 नवंबर 2019 को पैकेज -2 के लिए स्वीकृति पत्र (एलओए) प्राप्त हुआ।
 फरवरी 2020: एप्को इंफ्राटेक द्वारा पैकेज-1 के लिए 10 फरवरी को निर्माण कार्य शुरू किया गया।
 अप्रैल 2020 : सड़क निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ। 
 जून 2020: दिलीप बिल्डकॉन द्वारा 19 जून को पैकेज-2 के लिए निर्माण कार्य शुरू किया गया। 
 मार्च 2021: 30 मार्च तक 1,095 हेक्टेयर (95.36%) में से 1,044 आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।
 जून 2021: 28 जून तक 24% निर्माण कार्य और 50% मिट्टी का काम पूरा हुआ। 
 अगस्त 2021: 27.4% निर्माण कार्य 16 अगस्त, 2021 तक पूरा हुआ। 
 नवंबर 2021: 8 नवंबर, 2021 तक 29% निर्माण कार्य पूरा हुआ। 

 यह सभी देखें 

 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
 आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे
 बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
 गंगा एक्सप्रेसवे

 संदर्भ 

श्रेणी:भारत में राजमार्ग
श्रेणी:उत्तरप्रदेश में परिवहन
श्रेणी:गोरखपुर में परिवहन
श्रेणी:उत्तर प्रदेश के द्रुतगामी मार्ग