האצטדיון העירוני כפר קאסם

אצטדיון עירוני כפר קאסם הוא אצטדיון כדורגל שהחל להיבנות בכפר קאסם באתר מגרש הכדורגל הקיים בחלקה המערבי של העיר מ-1980 ומכונה "אצטדיון אבו חמיס", וישמש כמגרשה הביתי של קבוצת מ.ס. כפר קאסם המשחקת בליגה הלאומית.

בשלב הסופי יכיל האצטדיון 8,000 מקומות ישיבה בארבעה יציעים מקורים ובחדרי VIP, וכן מזנונים ושירותי קהל, חדרי תקשורת וטלוויזיה, חדרי הלבשה לשחקנים, חדרי שופטים ומאמנים ואזורים טכניים, בהתאם להנחיות העדכניות של מנהלת הליגות לכדורגל. הקמתו של אצטדיון הכדורגל שוערה בעלות של כ-50 מיליון שקלים תחל ב-2019 והיא מתאפשרת הודות לשיתוף פעולה בין ראש העיר עאדל בדיר ובין המועצה להסדר ההימורים בספורט, משרד התרבות והספורט והמשרד לפיתוח הנגב והגליל. מתכנן האצטדיון היה תחילה האדריכל מוטי בודק אך ב-2020 הוצגה תוכנית חדשה של משרד גולדשמידט ארדיטי בן נעים אדריכלים. לקראת בניית האצטדיון בוצעו במגרש שיקום הדשא, הקפת המגרש בגדר בטון ובניית מלתחות לשחקנים ובשלב זה הוא משמש כמגרש אימונים.

מתחילת נובמבר 2017 עד ינואר 2018 אירח האצטדיון כמה ממשחקיה של מ.ס. כפר קאסם בליגה א' (לאחר חמש עונות בהן נאלצה הקבוצה לארח באצטדיון וינטר ובמגרשים אחרים) וזאת לאחר שהוקמו בו שתי טריבונות זמניות (לאוהדי הקבוצה ולאוהדי הקבוצות המתארחות), שהכילו בסה"כ כ-630 מקומות, בעלות של כחצי מיליון שקלים. 

הטריבונות הזמניות פורקו בתחילת 2018 והקבוצה חזרה לארח בווינטר. 

בספטמבר 2018 חזרה לארח בו מ.ס. כפר קאסם לאחר שהוצבו בו טריבונות זמניות (ממזרח לאוהדים הביתיים ומדרום לאוהדי הקבוצות האורחות) לכ-1,000 צופים, לצד שדרוגים נוספים שבוצעו בקיץ במגרש, כמו הכשרת שטח חנייה לצידו, גישה סלולה לרכבי חירום ושיפוץ המלתחות וגם משטח הדשא הוגדל כדי להתאים לתקני פיפ"א. בסוף 2018 הייתה אמורה להתחיל העבודה על בניית יציע מערבי למגרש מבטון בהשקעה של כ-15 מיליון שקלים שיכיל עד 2,000 צופים כשבתכנון היה לבנות בהמשך בשלבים יציעים נוספים באצטדיון יציעים משאר צדדיו, בהתאם לפעילות הקבוצה ולליגות בהן תשחק, כך שיגדל לכ-8,000 מקומות. אך העירייה דחתה את מועד תחילת העבודה המתוכנן לחודש מרץ 2019, ולבסוף החלו עבודות חפירת היסודות רק ב-27 בנובמבר 2019. 

בתחילת מרץ 2020 נחשפה תוכנית אדריכלית מעודכנת לעיצוב האצטדיון. 

ביוני 2020 החלו עבודות הפיתוח להקמת חדרי ההלבשה הקבועים בצדו הדרומי. בהמשך הוחלט כי יש לגייס תקציב ולבנות את האצטדיון בשלמותו עם כל 8000 המקומות ולא בשלבים. העלות המעודכנת הצפויה גדלה לכ-100 מיליון שקלים ובשל קשיי מימון הבנייה חזרה להתבצע בשלבים ונכון למאי 2025 מתקדמת בו רק בניית שלד הטריבונה המערבית, הנחשבת לטריבונה הראשית בה ימוקמו יציעי הכבוד והתקשורת ותא השידור, לצד גיוס כספים למימון הבנייה ומיועדת להשלמה בסוף 2026, כשאחריה תוקם הטריבונה המזרחית כששאר הטריבונות יוקמו רק בעתיד.

בחודש יולי 2022 פורסם כי סוכם עם החברה הממשלתית של איחוד האמירויות הערביות שבמסגרת הסכמי אברהם היא תהיה זו שתממן את הקמת האצטדיון, והוא ייקרא אצטדיון "ח'ליפה", אך להצהרה זאת לא היה המשך שיעיד על מימושה.

גלריית תמונות

קישורים חיצוניים

محمد صرصور, بلدية كفر قاسم تعقد جلسات ماراثونية لاتمام ملعب ابو خميس (בערבית), באתר פאנט, 13 בינואר 2017

הערות שוליים

כפר קאסם
קטגוריה:מבנים ואתרים שתכנן מוטי בודק
קטגוריה:כפר קאסם: ספורט
קטגוריה:ישראל: אצטדיוני כדורגל עתידיים