M-luokka (hävittäjä)

M-luokka oli Britannian kuninkaallisen laivaston hävittäjäluokka, jonka muodostivat vuoden 1939 laivasto-ohjelman kahdeksan  hävittäjää.

 Suunnittelu 
Alusten suunnittelun pohjana oli ensimmäisen merilordin Sir Roger Backhousen ja suunnitteluosaston johtajan keskustelu 22. marraskuuta 1938, jonka mukaan tuli valmistaa vuoden 1939 laivasto-ohjelmaan suunnitellut alukset. Suunnitteluosaston johtajan Mr S. Goodallin muistio 13. joulukuuta päivätty muistio, joka oli lähetetty hävittäjätoimiston päällikölle Mr W. Colelle tähdentää seuraavia asioitaEnglish, John s. 111:
J-luokan tykkitornien asentaminen L-luokan rungolle tekee aluksista kiikkeriä ja siten huonoja tykkialustoja. Alusten tuli olla 1 920 tonnin luokkaan kuuluvia, joilla tuli olla 1 690 tonnin alusten tulivoima.
Toimintasäde tuli kasvattaa 20 solmun nopeudella 3 500 merimailiin.
Aluksille tuli kyetä asentamaan riittävä torpedoaseistus, vaikka niille asennettaisiin yksi Mk M QF 2 naulan ilmatorjuntatykki.
Mikäli aluksilla oli kaksi kattilahuonetta niin niiden tulisi olla ainoastaan 20 jalkaa pidempiä kuin J-luokan alusten ja liikkuvuus ei saisi kärsiä
Päätökset tulisi tehdä HMS Jackalin koeajojen päätyttyä helmikuussa 1939

Seuraavana päivänä Goodall esitti lisää yksityiskohtia vaatimuksiin:
Tribal-luokan kopiointi ei olisi suotavaa
alusten rakenteen tulisi olla pitkittäissuunniteltu kestävyyden lisäämiseksi
kaksi kattilaa tilan säästämiseksi ja koon pienentämiseksi
tulisi ottaa huomioon alusten valmistumisessa mahdollisesti olevat viiveet

Kokouksessa 4. tammikuuta 1939 kävi ilmi, että alusten tykkitornien valmistus tulisi olemaan suurin viiveiden aiheuttaja. Tämän poistamiseksi esitettiin K-luokassa käytettyjen tykkitornien käyttöönotto L-luokan tornien sijaan. Toinen viiveitä aiheuttava tekijä oli tulenjohtojärjestelmien toimitus. Lopulta kuitenkin päädyttiin tilaamaan toisinto L-luokasta. Alusten hankinnasta lähetettiin 5. toukokuuta telakoille tarjouspyyntö, johon tuli vastata 25. toukokuuta mennessä ja varsinaiset tilaukset tehtäisiin 7. heinäkuuta.

Tilauksiin liittyen Amiraliteetti toimittaisi seuraavat asiat:
tykit ja tarvikkeet £24 850
tykkien asennukseen tarvittavan materiaalin £76 000
torpedoputket £20 000
koneet £4 850
moottoriveneet £3 710
sähköjärjestelmät £1 600
ankkurit £1 600
muuta materiaali £27 100
Yhteensä £159 710

Tarjouksien mukaan telakat arvioivat laivueenjohtajan lisääntyviksi valmistuskustannuksiksi 5 025-5 200 puntaan.

 Alukset 
+ M-luokan hävittäjätNimiTelakkaKölinlaskuVesilleValmisKohtaloHMS MilneScotts Shipbuilding and Engineering Company, Greenock24. tammikuuta 194030. joulukuuta 19416. elokuuta 1942Turkin laivastolle 1959 Alp ArslanHMS Mahratta (ex-HMS Marksman)Scotts7. heinäkuuta 193928. heinäkuuta 19421943upotettu 25. helmikuuta 1944HMS MusketeerFairfield Shipbuilding and Engineering Company, Govan7. joulukuuta 19392. joulukuuta 19415. joulukuuta 1942romutettu 6. joulukuuta 1955HMS MatchlessAlexander Stephen and Sons, Linthouse14. syyskuuta 19404. syyskuuta 194126. helmikuuta 1942Turkin laivastolle 1959 Kılıç Ali PaşaHMS MeteorStephen14. syyskuuta 19403. marraskuuta 194112. elokuuta 1942Turkin laivastolle 1959 Piyale PaşaHMS MarneVickers-Armstrongs, Walker23. lokakuuta 193930. lokakuuta 19402. joulukuuta 1941Turkin laivastolle 1959 Mareşal Fevzi ÇakmakHMS MartinVickers-Armstrongs23. lokakuuta 193912. joulukuuta 19404. huhtikuuta 1942upotettu 10. marraskuuta 1942 Puolan laivasto 25pxORP Orkan (ex- HMS Myrmidon)Fairfield7. joulukuuta 19392. maaliskuuta 19425. joulukuuta 1942upotettu 8. lokakuuta 1943

Lähteet

Viitteet

*