Polaris Dawn

Polaris Dawn is 'n private menslike ruimtevlugsending, wat deur SpaceX namens Shift4 se uitvoerende hoof, Jared Isaacman, bedryf word en is die eerste van drie beplande missies in die Polaris-program. Isaacman en sy bemanning van drie, wat op 10 September 2024 gelanseer is as die 14de bemanningsbaanvlug van 'n Crew Dragon-ruimtetuig, is op 'n trajek na 'n hoogs elliptiese wentelbaan wat hulle tot 1 400 kilometer sal neem  weg van die aarde af, die verste wat enigiemand sedert NASA se Apollo-program was, sodat hulle deur dele van die Van Allen-stralingsgordel gaan om die gesondheidseffekte van ruimtebestraling en ruimtevlug op die menslike liggaam te bestudeer. Later in die sending sal Isaacman en Gillis na verwagting die eerste kommersiële ruimtewandeling aanpak.

Geskiedenis
links|duimnael|Polaris Dawn bemanning: Jared Isaacman, Anna Menon, Sarah Gillis en Scott Poteet.
Die Polaris-program is in Februarie 2022 deur Jared Isaacman aangekondig, vyf maande ná die eerste totaal private ruimtevaardersending, Inspiration4, wat ook finansieel deur Isaacman gesteun is.  Ontwikkeling van verskeie tegnologieë wat nodig is vir die missie is ook deel van die program, insluitend buitevoertuigaktiwiteit (EVA) ruimtepak ke vir private ruimtevaarders, intersatelliet laser kommunikasie skakels tussen die Dragon ruimtetuig en die Starlink konstellasie, en 'n paar akkommodasie vir die gebrek aan 'n lugsluis in die erfenis Dragon-kapsule-ontwerp.

Oorspronklik beplan om so vroeg as laat 2022 te lanseer, het die program vertragings ondervind oor die ontwerp van die EVA-ruimtepakke en tegniese probleme met SpaceX wat inter-satelliet laserkommunikasieskakels toets. Teen Oktober 2022 het die bekendstelling reeds tot Maart 2023 uitegekuif, en teen Februarie 2023 het dit nie vroeër as middel 2023 gegly nie. Teen die middel van 2023 het die beplande datum tot iewers in 2024 verskuif, met Isaacman wat in Desember 'n bekendstellingsdatum van April 2024 bevestig het. Op 7 Junie, in 'n onderhoud, het Isaacman aangekondig dat die bekendstelling geskeduleer is om nie vroeër as 12 Julie 2024 bekend te stel nie. Drie weke later het die Polaris-program op sy X-rekening aangekondig dat die vroegste teikenbekendstellingsdatum 31 Julie 2024 was.

Die sending is weer vertraag na die mislukking van 'n Falcon 9-vuurpyl se boonste stadium op 12 Julie 2024. Nadat SpaceX die oorsaak van die ongeluk aangespreek het, het SpaceX se Dragon-sendingbestuursdirekteur, Sarah Walker, op 'n 26 Julie nuuskonferensie aangekondig dat Polaris Dawn sal lanseer "in laat somer" na die Crew-9-sending vir NASA, wat geskeduleer was om nie vroeër as 18 Augustus voor die uitstel van stapel te stuur nie. SpaceX het toe gesê dat dit 'n 26 Augustus bekendstellingsdatum op 7 Augustus teiken. SpaceX het die bekendstellingsdatum 'n dag teruggeskuif na 27 Augustus om "bykomende tyd vir spanne toe te laat om voorafvlugte afhandelings te voltooi". Die vlug is verder vertraag deur weerkwessies by die landingsplek en was geskeduleer vir die vroeë oggend van 6 September 2024.

Crew Dragon Resilience het op 21 Augustus by die horisontale integrasiefasiliteit by LC-39A aangekom waar dit geïntegreer is met Falcon 9 booster B1083 en 'n tweede fase. Die vervoerder-oprigter het in die vroeë oggendure van 24 Augustus uit die horisontale integrasiefasiliteit gerol om die vuurpyl tot by die pad te vervoer en dit langs die toring op te rig. Die spanne het 'n droë kleedrepetisie en statiese vuurtoetse op 25 Augustus voltooi.

 Verwysings 

Kategorie:Ruimteverkenning