離島醫院站

離島醫院站（、）是澳門輕軌氹仔線和石排灣線的交匯車站，同時是石排灣線的終點站，位於路氹城的蓮花圓形地和路氹連貫公路之間，連接離島醫療綜合體。本站為高架車站，設有通道往返轉乘氹仔線和石排灣線。

車站結構

車站樓層

氹仔線車站

石排灣線車站

歷史

早期構想 
2014年1月10日，運輸基建辦公室展開「澳門輕軌系統石排灣線可行性研究意見徵集」，向公眾徵集意見45日，於2月23日結束。當中設有三個方案均預留興建本站，並設為石排灣線的中途車站。其中方案一與方案二中本站設於離島醫療綜合體西側，而方案三中本站設於離島醫療綜合體正門對出。

2015年8月23日，運輸基建辦公室公佈「澳門輕軌系統石排灣線可行性研究意見徵集」意見，並以方案一作為推薦方案。

修改設計 
2019年，本站氹仔線月台已預留位置連接轉乘石排灣線。

2020年7月23日，本站與石排灣線進行工程公開招標。建設發展辦公室對「C390B 輕軌石排灣線主體建造工程」進行公開招標，總施工期為960個工作天。招標公告首次明確放棄早前所推薦的方案一，取消原來蓮花口岸站轉乘規劃，改為在氹仔線上的蓮花口岸站與東亞運站之間加設轉乘車站，因此路線車站數目縮減至兩個，同時會在本站興建行人天橋連接至離島醫療綜合體。

2021年5月20日，建設發展辦公室審標後認為各競投者投標金額及工期明顯偏低，有機會嚴重超支超時，加上建設辦須重新修改圖則。所以特區政府宣布撤銷C390B招標，容後重新招標。

2021年6月2日，“輕軌石排灣線主體建造工程”重新展開招標程序。

2021年6月29日，輕軌石排灣線主體工程進行開標，據建設辦，經開標程序後， 10份標書被接納，1份有條件被接納，但需在指定日期內補交文件。工程造價介乎澳門幣9.08億至澳門幣10.08億正，工期由638工作天至760工作天。

建設 
2021年8月13日，輕軌石排灣線主體工程正式判給，由中國路橋工程責任有限公司以近9.3億澳門元承建，工程日期為685工作天。

2021年10月，石排灣線主體建造工程施工開展第一階段工作。

2021年12月，石排灣線主體建造工程施工進入第二階段。

2022年10月29日至11月17日，本站開展轉車站連接橋施工，並於現有行車線中放置臨時龍門支架。

2022年12月1日至21日，本站開展轉車站連接橋吊裝施工。

2023年2月中旬，公共建設局表示興建工程預計在2024年2月竣工。

參考文獻

路氹填海區鐵路車站
氹仔線車站
石排灣線車站
澳門輕軌換乘車站