協和發電廠珠山分廠

協和發電廠珠山分廠（福州語平話字：）為一座位於中華民國福建省連江縣南竿鄉的火力發電廠，也是中華民國金馬地區最晚投入營運的一座發電廠。目前該發電廠由台灣電力公司所擁有，並由該公司旗下位於臺灣基隆市的協和發電廠進行管理與營運，全名為台灣電力股份有限公司協和發電廠珠山分廠。

沿革

背景 
南竿鄉早期僅依靠島上唯一的南竿發電廠（志清發電廠）進行供電，直到1992年以後，因配合中央政府政策，馬祖地區解除戰地政務，並且對外開放觀光，使得島上用電量增加，再加上後續兩岸關係舒緩，以及小三通的啟動，讓馬祖地區的用電負荷加劇。

施工 
台電公司為滿足用電需求，加上原南竿發電廠已無多餘的腹地另裝設新發電機組，因此開始著手新建發電廠的計畫。2003年9月，新發電廠工程正式動工，該發電廠名稱定為「珠山發電廠」，場址選定在南竿鄉清水村西北海濱，總廠區佔地約8.59公頃，其中，廠區用地尚需要依靠填海造陸7公頃，總工程費用約為新臺幣30億元，由靖瑋營造有限公司得標後開始投入施工。

然而，珠山發電廠施工期間遭遇鋼筋與混凝土市場價格翻漲，以及中國大陸地區禁止砂石出口，更因為天候不佳使得運輸材料與人員的飛機、船艦常停航、南竿嚴重缺水、投入施工的人力不足等等的諸多因素，導致發電廠施工工期延長，這時，台電公司已在珠山發電廠興建工程中投入了45億元。

完工 
爾後經過另一承包商華城電機公司加緊趕工下，最終於2009年4月20日，完成1號發電機組安裝並成功試運轉，同年12月14日，時任台電公司董事長陳貴明以及連江縣長陳雪生也到珠山發電廠主持揭牌儀式。隔年3月，其餘三部機組也正式完工投入運轉，並肩負著連江縣南竿島與北竿島兩地的供電業務，總投資金額高達新臺幣51.79億元。

珠山發電廠投入營運後，原南竿發電廠則改為備援發電廠，降低發電量並持續運轉。然而，珠山發電廠投入商轉一年之間，卻經常發生不預警的停電狀況，其中有4次更造成南、北竿兩島完全停電，並且更有部分的停電時間長達198分鐘，嚴重影響南北竿的民生及國防用電，導致監察院向台電公司提出糾正案。

由於珠山發電廠所安裝的發電機組皆為柴油發電機，使得發電成本高昂，經濟回收年限是負的，每發一度電，台電公司就需要虧損新臺幣10元。

2014年10月，原隸屬於馬祖區營業處的珠山發電廠業務移歸發電處轄下的協和發電廠辦理，因應業務增加，因此協和發電廠也在珠山發電廠成立行政單位，珠山發電廠也改名為協和發電廠珠山分廠。

擴建 
台電公司有鑑於南北竿兩島用電量逐年增加，加上原作為備援電力的南竿發電廠受附近居民要求遷廠，因此台電公司2019年10月起開始進行珠山分廠機組擴建計畫評估，2020年1月提出環境影響評估差異報告，預計利用廠區斐邊預留之廠址，增建四部單機裝置容量2,000kW之柴油發電機組，預計投資金額達新臺幣14億元，規劃在2024年7月底完工商轉，完工後將優先除役南竿發電廠3部舊機組，屆時南竿發電廠將停止運轉，僅保留作為備援電力使用。

歷任廠長/主任

設施

發電機組

商轉中

計畫中

參見 
 南竿發電廠
 協和發電廠
 台灣電力公司
 火力發電

資料來源

外部連結
協和電廠－珠山分廠簡介 

臺灣電力公司火力發電廠
2009年完工基礎設施
中華民國連江縣建築物
南竿鄉