广州地铁7号线

广州地铁7号线是广州地铁一条运营中的线路，全线均為地下線，大致呈西南─東北走向，目前线路连接佛山市顺德区的美的大道站至广州市番禺区的大学城南站，是广佛地区第三条开通运营的跨市地铁线路。车厢编制为6节B型编组列车。代表色為嫩綠色。

概要 
七号线分为首期、首期西延段和二期。首期于2016年12月28日开通，长约18.6km，设9座车站；首期西延順德段于2022年5月1日开通，长约13.45km，设8座车站。二期目前正在建设中。

目前线路起始于广州市番禺区内的广州大学城中心南大街中环路口的大学城南站，沿中环路向西至广东工业大学折向南过珠江后航道，經過雅居樂北苑后转向西沿南大干线至汉溪大道东路口折向西南方向沿汉溪大道行进，经过番禺萬博商圈、漢溪長隆、钟村，至石壁站后緊貼二号线東側平行前進至广州南站，随后大致往西南方向行走，設大洲站後跨境进入佛山市顺德區，下穿广珠西线及广明高速後大致轉向南沿陳村大道行走；隨後線路通過南涌大橋東側，轉入105國道，通過林頭大橋南側後轉入林上北路向西北方向行走，最後轉向東北方向進入益豐路抵達終點站美的大道站。

本綫在2號綫大洲停車場附近设车辆段1处，廣州南車廠位处两者之间；另外在美的大道站後增設益豐停車場，位于潭州水道西南侧、君兰高尔夫练习场北侧，规划益丰路西侧地块。七号线控制中心设在大石与三号线合用；供电方面则利用益丰停车场内的变电站，以及利用三号线金山主变电站及四号线兴业主变电站对七号线供电。

七號綫是廣州首條使用國產化信号系统（鐵科院MTC-I CBTC）的軌道交通路綫，由广州地铁集团和中国铁道科学研究院联合研制。

历史

规划

首期／二期工程 
20世纪90年代，当时的广州市政府计划将番禺撤市建区，由于有反对声音，当局承诺以后将广州地铁3号线通往番禺，并且重点发展番禺作为条件。2000年，番禺正式撤市设区，番禺进入新的发展阶段。撤市设区后，广州市政府亦落实广州大学城和广州新火车站落户番禺，因应发展需要，这条首期全线在番禺区境内的地铁线路亦应运而生。

在广州市轨道交通规划2002年的备选方案中，出現了現有七號綫首期工程段的雛型，当时该线的名称为芳村-番禺-黄埔线，从西朗开始，经由番禺区的南浦岛、大石、新造、化龙之后，到达东端终点站开发区。随后在2003年方案中，大石以东的走向改经由沙溪、大学城、长洲岛之后进入黄埔，同时二期走向基本与现时一致，但未初步定型。

随后在2003年的局部修改方案中，本站西端起訖站改于当时落实兴建的广州新客站（现广州南站）。官堂站（现员岗站）以东的走向改由与现在基本一致以外，当初的线路走向是经由塘步西、大石、香江野生动物园一带，并在大石站规划与现在的3号线进行换乘。

2004年1月6日，七号线两端起訖站之一的南亭站（现大学城南站）动工；随后于同年的12月30日，另一端起訖站——广州新客站随着铁路站动工而开始建设。两个车站分别为现在与4号线和2号线的换乘车站，加上大石站换乘3号线，方便乘客换乘三条线路前往广州市区以及市桥、南沙等地。三个车站均在建设时给7号线作出了相应的预留。

後來2003年方案局部修改，本线與4號線的換乘站一度改為新造站，并在新造站开始向东延伸至化龙，最后过江到达黄埔区设终点大沙东站，并与当时落实兴建的5号线交汇，意味着本线将跨过番禺区范围，形成一條廣州市區外圍近郊的切向線。另外与3号线的换乘站改为汉溪长隆站，并将官堂站以西走向改由现在沿汉溪大道的走向；亦曾一度取消了與2號線換乘的石壁站，另設石壁東站。後來於2010年規劃當中，7號線確定改回在其预留换乘车站大学城南站與4號線交匯，以及重新設置石壁站為與2號線的另一個換乘站，本线首期工程线路亦基本定型。同时大学城南－大沙东一段的二期工程，亦改经由长洲岛然后过江。

7號線原計劃使用4節編組L型列車進行營運，但後來由於僅使用3節編組B型列車的3號線和4節編組L型列車的6號線過於擁擠，意味着「小編組高密度」模式無法滿足骨幹線路的需要，故地鐵公司其後把7號線改為使用6節編組B型列車。因此在7号线建设之时，扩建了广州南站和大学城南站的7号线月台预留结构。

2012年，首期工程獲得國家發改委批覆立項。

2015年，因應原黃埔區和蘿崗區合併為新的黃埔區，二期線路規劃亦從大沙東站繼續往北大幅延長至蘿崗站，與當時仍然在建的6号线二期交匯。7號線二期因此也直接串連起原黃埔和蘿崗兩地的中心區域，解決东部片区南北走廊的交通需求。2016年，二期線路再次北延至水西站，與在建的21号线交匯；其後確定規劃再度延長至水西北站（現燕山站），作為21號線水西停車場上蓋物業的配套。

2017年第一季，二期工程獲國家發改委批覆立項。2018年1月，廣州市發改委正式批覆二期工程可行性研究報告，同年11月19日正式開工建設。

7号线二期工程的停车场选址发生过数次变化。2018年，根據广州市环保局公布广州市轨道交通七号线二期工程环境评估報告，停車場選址由飛鳳山更改為科林路以南、科丰路以西的地块，即是上堂停车场，2020年黄埔区政府向广州市政府提出变更停车场选址的诉求。在2021年6月，选址最终确定为姬堂并取消物业上盖。

西延至佛山顺德 
在7号线首期的规划中，本线位于广州南站的一端起訖站曾一度改为临近廣佛邊界的韦涌站（现称为大洲站）。

广州南站正式启用后，受到廣佛同城化的影響，以及佛山地鐵線網規劃改動，因此顺德区政府提议将规划中的西延段已经延长到陈村的情况下再延至北滘镇，广佛两市政府对此达成共识。顺德段曾规划三种走向方案，分别为现7号线顺德段走向至北滘公园站、经过锦龙站后经合成市场至北滘新城站和经过陈村弼教村后抵达高村站。方案中均可与佛山地铁3号线进行换乘，最后佛山方面选定第一种方案。2016年，工程可行性报告批复中加入美的大道站，2017年计划增设陈村北站。之后在修编会议中，西延段局部修改，同意调整益丰停车场和大洲站选址，增设陈村北站。

2015年2月，西延顺德段项目正式启动；同年10月8日，项目建设方案调整获得国家发改委批复同意。项目於2016年6月23日正式動工。

建造与运营

首期工程 
2013年4月1日，石壁站、钟村站、汉溪长隆站、鹤庄站（现南村万博站）动工，标志着七号线首期工程建设的正式开始。稍后在6月18日和12月18日，南村站（现板桥站）和谢村站亦开始动工建设。官堂站（現員崗站）最后于2014年11月28日动工。

2014年5月27日，广州南站连接大洲车辆段的入段线长达1,238米的盾构隧道贯通，成为七号线首期工程首个贯通的隧道。2015年1月13日，鹤庄站主体结构封顶，成为7号线首个封顶的车站。2015年1月5日，广州南站至石壁盾构区间左线贯通。同年1月18日和28日，板桥站和石壁站封顶。2015年3月，汉溪长隆至南村万博站开始进行区间挖掘，至此七号线全面进入区间盾构掘进的新阶段。2016年2月4日，钟村站主體結構封頂，標誌着七號線全線車站完成主體結構工程；随后于同年2月28日，汉溪长隆-鹤庄盾構隧道完工，標誌着七號綫全線隧道貫通；5月4日，七号线首批列車交付廣州地鐵；8月26日，七号线全线长轨顺利贯通。

2016年9月28日，一期全部車站及軌行區從建造事業總部將属地管理权、调度指挥权、设备操作维护使用权移交給運營事業總部，隨即於29日進入運營調試階段；11月20日，一期開始全線進行營運時刻表演練，不載客試運行。12月28日，广州地铁集团舉辦七號線首期開通見證會；同日中午12時，七號綫首期正式開通試營運。

首期西延段工程 
2016年6月23日，陈村站作为首个建设工点正式動工，但全线尚未全面動工。

2019年3月，美的大道至北滘区间左线盾构始发。同年10月，林头站（现美的站）至南涌站区间右线盾构顺利始发，标志着西延段全线盾构已全部始发。2020年10月26日，全线8个盾构区间全部贯通。12月5日，林头铺轨基地举行轨道工程首铺仪式，宣告首期西延段工程正式开始进入铺轨阶段。2021年6月11日，首期西延段轨道全部贯通。7月9日，首期西延段全线实现“电通”，全线设备系统将陆续开始受电调试。8月30日，首期西延段轨行区的调度指挥权、属地管理权和设备使用权“三权”正式移交运营单位。

2021年11月16日起，首期西延段开始按时刻表进行不载客试运行。首期列车抵达广州南站并清客后将继续行驶进入西延段，至美的大道站折返，之后返回至广州南站开始载客。12月5日，首期西延段工程通过试运营前安全预评估，正对提出的整改意见进行整改。

7号线西延段在北滘公园站附近设有佛山地铁3号线隧道的联络通道。该通道在建设时使用冷冻法进行加固，因冷冻法施工过程中会产生，需采取措施减小，并对上方的7号线轨道进行调整，广州地铁集团董事长丁建隆于2021年12月27日接受采访时表示，需要对该段进行安全评估，在评估结果明确后方能决定具体开通时间。网传施工过程中出现超过80mm的冻胀，影响7号线的正常行车。该段联络通道后于2022年1月6日顺利贯通。

2021年12月27日，广州市发改委会同佛山市发改局批复首期西延段票价。2022年1月7日，首期西延段工程通过竣工验收。2022年1月24日，随着益丰停车场完成移交“三权”，首期西延段全部车站、轨行区和停车场均完成三权移交。

首期西延段原定于2021年开通，后因故推迟。佛山市轨道交通局于2022年3月底称因2019冠狀病毒病疫情影响，无法按计划召开安全评估会议，还需延后开通时间，直到2022年4月12日，7号线西延段通过初期运营前安全评估。首期西延段最終定於2022年5月1日14時正式開通，当天上午在北滘公园站举行了开通仪式。

二期工程 
2018年1月，廣州市發改委正式批覆二期工程可行性研究報告。同年11月，第一個工點正式動工建設。2020年12月，大学城南至深井区间中间风井至大学城南区间右线隧道顺利贯通，为7号线二期首条贯通的隧道，土建工程累计完成25%。2021年5月，洪圣沙站主体结构顺利封顶，为7号线二期首个封顶的车站。2022年4月，姬堂停车场维修楼实现封顶。

2022年10月5日，7号线二期隧道全部贯通。2023年3月31日，7号线二期实现长轨通。同年7月底，二期完成全线热滑试验及將軌行區從建造事業總部將屬地管理權、調度指揮權、設備操作維護使用權移交給運營事業總部。

车站 
七号线共設有28個車站，首期9個車站，全線位於番禺區內；西延段8个车站，其中7个车站位于佛山市順德區；二期11個車站，通向黄埔区。

換乘站

已投入使用 
 大学城南站：换乘4号线。4号线建造时已同步建设下层7号线的岛式站台，该站台在设计上同时亦承担了连接4号线两个方向的侧式站台之用，为十字型节点式换乘，惟預留結構僅可供4節編組L型車使用，現時7號綫改為使用6節編組B型車，故動工時需要對預留結構進行擴建。
 南村萬博站：换乘18号线。需经换乘通道进行换乘，乘客可通过各自两线站台的扶梯直接前往换乘通道，通道设有自动人行道。
 汉溪长隆站：换乘3号线。因3号线建设期间未作出预留，需经站厅之间的通道换乘。
 石壁站：换乘2号线。因2号线建设期间未作出预留，且两线站台相距较远、站體错开及并不完全平行，需经站廳通道换乘。
 广州南站：换乘2号线、22号线和佛山2号线。本站2号线和7号线兩線共用一岛两侧的月台佈置，但因為只有2號線始发站台和7号线美的大道方向站台位于岛式站台上，其餘兩個方向分別位於兩個側式月台上。因此只有7号线美的大道方向抵站乘客换乘2号线能够同台换乘，2号线抵站乘客如需换乘7号线需通过站厅步行到另一个侧式站台。22号线則因建设期间未作出预留，其車站設於廣州南站東廣場，将會設有通道連接既有2號線和7號線車站。佛山2号线車站則設置在廣州南站西廣場，同时設有通道連接既有2號線和7號線車站。由于连接佛山2号线车站的换乘通道建设进度落后，无法与佛山2号线一同开通使用，故现时需出站才可前往佛山2号线车站。
 北滘公园站：换乘佛山3号线。兩線平行，7號線設計時已考慮佛山地鐵3號線接入，為三島四線同台換乘站。

將會成為換乘站的車站 
 陈村北站：换乘佛山11號線。7号线设计時已作出相應預留，两线形成“T”型节点换乘。
钟村站：换乘26号线。因建設期間未作出預留，換乘方式未知。
 南村万博站：换乘佛山4号线。佛山地鐵4號綫廣州段為遠期線路，故未设置預留。
 大学城南站：换乘12号线。因建设期间未作出预留，将通过站廳通道換乘。

在建二期換乘站 
 长洲站：换乘规划中的8号线东延段。建造时将会预留T字型换乘节点，位于7号线站台中部，地下三层。
 裕豐圍站：换乘13号线和规划中的25号线。13號線與7號線為T字型節點換乘。13號線在上，7號線在下。13號線建設時已預留換乘節點；25號線為遠期線路，與7號線同樣為T字型節點換乘。25號線在上，7號線在下，7號線建設時將預留換乘節點。
 大沙东站：换乘5号线。因5号线建设期间未作出预留，预计需经过站厅通道换乘。
 姬堂站：换乘规划中的19号线。建造时将会预留T字型换乘节点，位于7号线站台北端，地下三层。
 加莊站：换乘规划中的23号线和29号线。兩線均為遠期線路，預留情況未知。
 蘿崗站：换乘6号线。因6号线建设期间未作出预留，预计需经过站厅通道换乘。
 水西站：换乘21号线。本站最初設計時並不是轉乘站，後來在21號線動工後被確定為轉乘站，才更改設計作出預留。預計為站台節點換乘及站廳換乘。

车站设计 

为展现传统的岭南水乡文化，七号线全线车站均采用蓝绿色系进行装修。

首期石壁、南村万博、大学城南3站站厅设置了巨幅文化墙，体现番禺区“鱼米之乡”的地域特点。

西延段选取陈村和北滘公园两站作为特色主题车站，展现陈村镇和北滘镇的文化特点，其中陈村站植入了国兰花卉和三字经的元素，而北滘公园站则大量应用了水、龙舟等元素进行装饰。此外，与广佛线和佛山2、3号线不同的是，七号线顺德境内车站的出入口雨棚采用从龙舟的原型提炼出的“顺舟明德”风格设计。

行车安排
7號綫目前採取單一路線營運，绝大部分列車皆往返大学城南站及美的大道之間，单向全程运行时间约49分钟。另外，在早晚高峰過後及晚上收車前夕，除了部分需要返回大洲车辆段的列车会行走大学城南→广州南站的单向短线，早高峰过后该线亦会开行大学城南→锦龙站的单向短线。

目前高峰期上线列车18列，约为行车间隔为5.5分钟，其他时间行車間隔约為8-10分钟。

线路开通后逢每年春运返程，以及“五一”等节假日假期疏散期间，在廣州南站双方向的常規尾班車開出之後，會於23:45和翌日00:45再開出兩班夜间专車，同时亦会适时将夜间专车服务时间延长至凌晨2点，供廣州南站夜間高鐵抵站乘客接駁進入番禺區南村、大学城各地以及顺德陈村、北滘中心区。廣州南站往大学城南站方向只停靠汉溪长隆、员岗以及大学城南站；而往美的大道方向，中途只停靠锦龙与美的大道站。乘客抵站後均無法換乘至另一方向以及其它地鐵線路，只能出站轉乘其它交通工具。

使用列车 

现时7号线由B5型（23列）和B9型（13列）两种列车行走，共计36列。均为六节编组B型车辆，最高运行速度 80km/h。

B5型列车于7号线首通段开通之日起投入服务，除 07x001-002 编成由南车株洲电力机车公司生产外，其餘均由廣州中車軌道交通裝備公司生产；B9型列车由廣東順廣軌道交通有限公司獨資購買，中車青岛四方机车车辆轄下的佛山高明基地生產，于2022年1月10日投入服务。与B5型列车相比，B9型列车在车厢连接处增设了LCD显示屏（与18号线、22号线列车的类似），车门上方也采用了LCD动态地图。

未来在二期开通前夕，相关增购列车B12型（19列）亦将会投入服务，令全线列车增加至55列。

未来发展

二期 
二期路线从大学城南站东端引出，下穿华南理工大学、广州中医药大学后，沿中环东路、广中医路、金洲南路行走，在深井村南侧设置深井站与穗莞深琶洲支线大学城东站换乘；綫路沿金洲北路敷设，在下庄村前设长洲站与规划八号线东延线换乘；其后线路穿越大片农用地及下穿珠江，在洪圣沙站货场内设洪圣沙站；线路向东北斜穿珠江，下穿黄埔港后进入丰乐南路，在金逸雅居小区前设裕丰围站（原丰乐南路站）与十三号线换乘；出站后继续向北敷设，之后折向东北，穿越地块后，在镇东路与大沙地东路交叉口北侧设大沙东站与五号线换乘；綫路其后向北延伸，下穿广九铁路后折向西北进入丰乐北路，在姬堂路与丰乐北路交叉口处设姬堂站与规划十九号线换乘，站后接出入场线；之后沿科丰路行走，在南云五路和科丰路交叉口设加庄站；出站后线路继续向北敷设，在科丰路与开泰大道交叉口处设科丰路站，之后线路下穿地块折向东北进入开达路，在香雪三路与开创大道交叉口北侧，广州国际体育演艺中心前设萝岗站与六号线换乘，线路继续向北，在水西保障房地块内设水西站与二十一号线换乘，出站后轉向西北，在二十一号线水西停车场旁邊设终点站水西北站（现名“燕山站”）。

二期工程线路长22.0km，共设11座车站，平均站间距2.02km，最大站间距3.28km，為大学城南站至深井站區間，最小站间距0.96km，為水西站至水西北站區間。本工程將增設上堂停車場，位於黃埔區科林路以南、科豐路以西。擴建五號線魚珠主變電站和四號線興業主變電站對七號線供電。

截至2023年8月，七号线二期已进入机电安装冲刺阶段，土建工程累计完成99%。11座车站均已封顶并进行机电施工；全线轨行区及姬堂停车场实现三权移交。

此外，7号线二期大沙东至姬堂区间经过规划的广珠澳高铁黄埔站选址。坊间曾建议7号线在该处加站，但黄埔站的规划在该区间盾构隧道贯通后仍未稳定，故地铁方面认为7号线已不具备增设车站条件。

注释

参考资料

外部链接 
 

07
2016年啟用的鐵路線
1500伏特直流電電氣化鐵路
2016年廣州建立
中国城市跨市轨道交通