鄭開城際鐵路

鄭開城際鐵路，又稱鄭汴城際鐵路，是中國一條部分完工、連接河南省內鄭州市郑州东站與開封市宋城路站的城際鐵路，是中原城市群城際軌道交通的組成部分。設計最高时速200公里/小時，雙線電氣化客運專線，全長49.97公里，计划总投资55亿元。其中，在开封市境内铁路全长为14.1km，一期计划总投资为14.3亿元。

一期工程
2009年12月29日，一期工程（郑州东－宋城路）开工；2014年12月17日，开始进行为期7天的试运行，12月28日，正式开通运营，每日开行城际动车组6.5对。自2015年1月10日起改用新运行图，平日开行8.5对列车，周末、高峰时期增开2对列车，其中部分车次延长至郑州站。但是鄭開城際鐵路初期运营成绩不佳，2016年1月10日起，因客流过少，贾鲁河、运粮河站关闭，所有列车只停靠郑州东、绿博园、宋城路3站。

2018年2月14日起改为CRH6A型动车组列车担当，席位改为无座号方式发售，票价不变，同时预售期调整为10天。2020年9月15日郑开城际开展铁路e卡通业务，支持扫码进站。

2021年10月26日，郑开城际开始公交化高密度开行，在郑州东站与宋城路站区间运行，中途只停靠绿博园站，日均開行27.5對。旅客可通过铁路e卡通实现扫码进出站，可乘坐任意车次，不再受票面车次限制。另外目前鄭開城際鐵路的多数列车直通郑机城际铁路至新鄭機場站。

延长线
2016年4月5日，延长线工程初步设计获批。9月19日，郑开城际铁路二期工程（宋城路－开封站）正式开工建设，原计划于2019年底投入使用。但因征地拆迁、手续等问题，从2017年11月开始，项目便进入断续停工状态，至2020年初施工单位退场开始全面停工，随后由省方主导开始推进退场清算、概算调整、委托代建等工作。

2022年5月25日，《新建铁路郑州至开封城际铁路宋城路站（不含）至开封站项目施工总价承包招标公告》发布，本次为项目停工后重新招标。6月17日，宣布项目由中铁七局中标。6月20日，新建郑州南站、平漯周高铁、郑开城际铁路延长线建设动员会召开，项目工期3年，通车时间预定为2025年6月底。

7月5日，河南省发改委网站公布郑州至开封城际铁路延长线《铁路、机场、高速公路、普通国省道、农村公路、内河航运、独立公（铁）路桥梁、隧道等交通基础设施建设项目投资概算核定及初步设计审批》，结果为不予受理。7月12日，河南省发改委批复郑开城际铁路延长线初步设计及概算调整。8月13日，郑开城际铁路延长线进入实质性施工阶段。

隨著鄭開城際鐵路延長至開封站，將極大地提高線路客流量，可以更好地發揮鄭開城際鐵路的整體客流效益。同時，隨著配套工程的實施，線路運能也將得到極大提升，滿足“公交化”的運行要求，未來鄭開城際班距有望缩减至十分鐘以內。

站点设置
全线除郑州东站和开封站外，其余站点都是新建车站。一期从郑州东站到宋城路站，开通5个站点：郑州东站、贾鲁河站、绿博园站、运粮河站、宋城路站。绿博园站和运粮河站为大站，站房面积近3000平方米，可容纳400人同时候车；贾鲁河站和宋城路站站房面积2000平米，可容纳300人同时候车。但2016年1月10日起，因客流过少，贾鲁河、运粮河站关闭，所有列车只停靠郑州东、绿博园、宋城路3站。

此外，一期工程中途预留8个站点：中医学院站、白沙站、刘集站、雁鸣湖站、官渡站、汴河堤站、汴西站、马家河站，规划2030年前建成此8站。

二期工程自宋城路站延长至开封站，并在延长线中预留黄河大街站，已于2016年9月开工。

使用车辆
郑开城际铁路正式开通运营初期，采用CRH2A型动车组，8辆编组，4动4拖动力结构，全列总定员613人，运行最高速度为200km/h。2018年2月14日起，郑开、郑焦、郑机城际铁路改为CRH6A型动车组列车担当。

票价 
本线所售车票无对应座次，分时段执行折扣票价，郑州东站到宋城路站的票价从14元人民币至18元人民币不等。

参考资料

外部链接 
高清航拍郑开城铁今日正式运营 

中原城市群城際軌道交通
2014年中國建立
郑州交通
开封交通
2014年啟用的鐵路線
2014年河南