金門大橋 (金門縣)

金門大橋位於中華民國福建省金門縣，是連結金門本島（大金門）與烈嶼（小金門）的跨海，起於金寧鄉慈湖路二段，迄於烈嶼鄉湖埔路，全長5.4公里，其中主橋長4.8公里，最大跨徑280公尺。2022年10月28日完工、10月30日通車，為臺澎金馬（中華民國有效統治地區）最長跨海大橋。

歷史

選舉浮橋爭議
在金門縣當地要求建立連接金門本島和小金門的橋已經接近二十年，但該計畫經常是在選舉期間提出，選舉過後即無下文，當地人士因此譏諷為「選舉時浮出來、選後又沉下去」的「選舉浮橋」。在金門大橋開工以後可能出現連接金門和廈門的「金廈跨海大橋」，所以金門大橋建設時已經預留建設金廈大橋的空間。<p>2012年時任金門縣縣長李沃士對金門大橋動工表示：

正式興建
 2012年5月1日動工，開工初期由樺棋營造股份有限公司負責興建、台灣世曦工程顧問股份有限公司擔任該工程設計監造單位。
 2012年12月，榮工工程股份有限公司針對樺棋營造因得標廠商資格提出異議，並向行政院公共工程委員會申訴。而後遭到交通部國道新建工程局依政府採購法撤銷決標、終止契約、立即停工，並將追償損失。
 2013年5月復工，由國登營造股份有限公司負責興建、台灣世曦工程顧問股份有限公司擔任該工程設計監造單位。
 2016年3月9日，時任中華民國行政院院長張善政視察金門，針對視察金門大橋工程進度落後12％，張善政對此表示很不諒解；國登營造董事長洪金富表示，目前確實在施作上遭遇一些困難，包括深槽區的環評審查作業拖延1年多，以致整體工程受到延誤，若因此全怪罪廠商並不公平。
 2016年6月29日，承包商國登營造施工遲緩，工程進度持續落後，已構成違約情事，交通部國工局依契約規定終止契約關係，重新辦理工程發包。完工期程也由2017年11月延到2020年11月，造價75億新台幣。金門大橋接續工程原預計2020年9月前完工，但工程單位第一次延後到2021年1月完工，第二次延後到2021年5月4日完工，第三次延後到2021年12月月底前完工，第四次延後到2022年3月12日前完工。
2019年8月18日，金門大橋主橋101根基樁全數完成灌注作業，但邊橋基樁打設進度落後，仍在日夜趕工。
2020年5月25日，台灣世曦工程顧問與東丕營造完成最後一根基樁（共532支），將開始吊裝接合節塊（主橋、邊橋共376個預鑄節塊）。
2022年7月22日，橋面合龍。10月30日通車。

落成通車
 2022年10月30日，上午十一時舉行通車典禮，由行政院副院長沈榮津主持，參與嘉賓包括交通部部長王國材、前總統馬英九、金門縣縣長楊鎮浯、金門縣立法委員陳玉珍、金門縣議會議長洪成典、同屬福建省的連江縣立法委員陳雪生以及交通部高速公路局局長趙興華。而大橋正式於下午三時開放一般汽車使用。
 同日下午四點，金門縣政府公共車船管理處安排以電動公車，行走第一班由金城至烈嶼公車班次，同日開通金門縣第15路（金烈幹線，由金城車站至烈嶼九宮碼頭）、36路（山烈線，由烈嶼經金城鎮來往山外站）、37路（山烈線，由烈嶼經金寧鄉來往山外站）及國立金門高級農工職業學校學生專車，行經金門大橋，實現大小金門以公車接通的宏願。

建築與施工設計
金門大橋為中華民國國內少見的大規模跨海大橋，工址最大水深23m、潮差6m以上，工址地質為堅硬之花崗岩，且岩盤深度變化大，因此具有極高的施工挑戰。

參見
 斜張橋 
 跨海大橋
 世界大橋列表
 澎湖跨海大橋
 金廈跨海大橋
 馬祖大橋
 大坵橋

參考來源

外部連結 
 金門大橋專案暨行政透明網 
 烈嶼觀察筆記－金門大橋 

金門縣橋梁
烈嶼鄉
台灣斜張橋
金寧鄉
台灣公路橋
台灣跨海大橋
2022年台灣建立
2022年完工橋梁