Sơ đồ ngang Gantt

Sơ đồ ngang Gantt, còn gọi là Sơ đồ Gantt hay biểu đồ Gantt, (tiếng Anh là: Gantt chart), là một dạng thể hiện tiến độ dự án cổ điển nhất, được Henry Gantt phát minh ra vào năm 1910. Tuy là cổ điển nhưng do tính chất đơn giản dễ hiểu của nó mà hiện nay sơ đồ ngang Gantt vẫn được dùng phổ biến trong quản lý dự án, thậm chí còn được cải tiến, dùng trong phần mềm quản lý dự án hiện đại như; Microsoft Project, để chuyển đổi việc thể hiện các dạng tiến độ phức tạp như sơ đồ mạng (dự án).

Lịch sử 
Do Henry Gantt xây dựng từ cuối thập niên 10 thế kỷ 20

Mục tiêu: xác định tối ưu các công việc khác nhau của một nhiệm vụ (đơn hàng, dự án,…) cần thực hiện trong một thời kỳ cụ thể

Áp dụng cho DN SX SP đơn chiếc

Các thông tin cần có

Về độ dài mỗi công việc

Điều kiện trước của các công việc

Thời hạn phải hoàn thành

Khả năng về nguồn lực và năng lực SX

Các điều kiện liên quan khác

Trình tự các công việc trong sơ đồ

Bắt đầu với những công viêc không có điều kiện trước

Tiếp đến là các công việc mà những công việc trước nó đã hoàn thành
Lặp lại cho đến khi kết thúc nhiệm vụ

Nguyên tắc ưu tiên: 
Nhiệm vụ có kỳ hạn phải hoàn thành gần nhất

Nhiệm vụ đặt trước

Nhiệm vụ có độ dài thời gian phải hoàn thành gần nhất

Nhiệm vụ có thời gian dự trữ nhỏ nhất

Cho phép xác định và điều hành theo:

Thời gian thực hiện nhiệm vụ

Thời gian dự trữ của từng công việc

Theo dõi tiến trình thực hiện nhiệm vụ

Hạn chế: 
Không thể thực hiện được cho các nhiệm vụ phức tạp

Không thấy rõ mối liên hệ logic của các công việc trong nhiệm vụ

Mức tồn đọng SP dở dang lớn, chỉ có thể khắc phục một lần bằng cách lựa chọn đúng nguyên tắc ưu tiên khi xây dựng biểu đồ.

Chú thích nguồn dẫn 

Quản lý dự án
Quản lý tiến độ dự án
Vận trù học
Hoạch định