M12 (İstanbul metrosu)

M12 (60. Yıl Parkı - Kâzım Karabekir) Metro Hattı, İstanbul'un Anadolu yakasında, ilk istasyonu 60. Yıl Parkı son istasyonu ise Kâzım Karabekir olan 13 km uzunluğundaki sürücüsüz metro projesidir. Metro hattı 11 istasyondan oluşmaktadır. Toplamda 13 km uzunluğunda olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılmaktadır. Hattın inşaatı devam etmektedir ve 2025'te açılması planlanmaktadır.

Hatta M7 ve M8 hatlarında da kullanılan sürücüsüz Hyundai Rotem metro araçları kullanılacaktır. Peronlar 4 vagonlu trenlere göre tasarlanmıştır. 

Projenin toplam maliyeti 56 adet araç alımı dahil toplam 20.1 milyar TL'dir.

Tarihçe 
Metro hattı için 11 Ağustos 2016'da 2.182.165.754,30 ₺ yaklaşık maliyetle ihale ilanı yapılmıştır. 7 Aylık değerlendirmenin ardından 12 Mart 2017'de ihale sonuçlandırılmıştır.  Yapılan ihaleyi 2.469.924.400 ₺ teklifle Gülermak Ağır Sanayi – Nurol İnşaat ortak girişimi kazanmıştır. İlerleyen süreçte inşaat çalışmaları başlamıştır.  Ağustos 2017'de 60.Yıl Parkı istasyonu için Göztepe 60.Yıl Parkında bulunan tenis kortlarında yer teslimi tamamlanarak kapatma çalışmaları yapılmış ve inşaat çalışmaları başlamıştır.  2018 yılının ortaasından itibaren ödenek yokluğu ile kredi temin edilememesi sebebiyle inşaat çalışmaları tamamen durdurulmuştur.  2019 yerel seçimleri sonrası göreve gelen yeni yönetim tarafından Eylül 2019'da kredi temin çalışmaları sonuca bağlanmıştır. Avrupa Yapılandırma ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 97,5 milyon € değerinde kredi temin edilerek 440 milyon euroluk toplam maliyetin bir kısmı için finansman ihtiyacının tamamlanmıştır.  20 Eylül 2019'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan törenle durdurulan metro hattı için çalışmalar tekrar başlamıştır.  Finans Merkezi istasyonundan  2 adet güneye, 2 adet kuzeye olmak üzere toplam 4 adet TBM kazıya başlamıştır. 18 Eylül 2021 tarihinde TBM'lerden 2 tanesi aynı anda Sahrayıcedit veÇarşı istasyonlarına ulaşmışlardır.  14 Ekim 2022'de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından metro hattı için 75 milyon € kredi temin edilmiştir.  16 Haziran 2023 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Site istasyonunda ilk ray kaynağı yapılmıştır. Ağustos 2023 itibari ile ray serimi devam etmektedir. Bu yılın sonuna kadar ray ve kataner işlerinin bitirilmesi hedefleniyor. Proje genelinde ilerleme oranı %65 seviyesindedir.

Etaplar

İstasyonlar

İstasyon özellikleri

İstasyon uzaklıkları 
İstasyonların platform ortası baz alınarak ölçüm yapılmıştır.

Güzergâh şeması

Görseller

Ayrıca bakınız 
 İstanbul metrosu
 İstanbul'da toplu taşıma

Kaynakça

Dış bağlantılar 

 Metro İstanbul resmî sitesi 

 
 
İstanbul'da inşa hâlindeki ulaşım altyapısı
İstanbul'da yapılması önerilen yapılar
İstanbul'daki ulaşım projeleri
Ataşehir'de ulaşım
Kadıköy'de ulaşım
Ümraniye'de ulaşım