Omfangskryp

Innen prosjektledelse refererer omfangskryp til endringer i omfanget til et prosjekt som er vokser kontinuerlig eller ukontrollert når som helst etter at prosjektet har begynt. Dette kan skje når omfanget av prosjektet ikke er riktig definert, dokumentert eller blir kontrollert. Omfangskryp regnes generelt som skadelig for et prosjekt. Omfangskryp er relatert, men forskjellig fra funksjonkryp, fordi funksjonkryp refererer til funksjoner som legges til, mens omfangskryp refererer til hele prosjektet.

Årsaker 
Omfangskryp kan være et resultat av:
 Dårlig endringsstyring
 Mangel på riktig innledende identifikasjon av hva som kreves for å oppnå prosjektmålene
 Svak prosjektleder eller prosjektsponsor
 Dårlig kommunikasjon mellom partene
 Mangel på innledende produktallsidighet

Effekter 
Disse aspektene kan påvirke driftseffektiviteten til virksomhetene, særlig når det er snakk om langsiktige relasjoner. Omfangskryp er en risiko i de fleste prosjekter. De fleste megaprosjekter blir offer for omfangskryp. Omfangskryp resulterer ofte i kostnadsoverskridelser. Å motstå strategier hvor man ønsker "gratis valuta" er vanskelig, og er ofte en utfordring selv for erfarne prosjektledere.

Referanser 

Prosjektledelse