Samtidig prosjektering

Samtidig prosjektering (også kjent som integrated concurrent engineering, ICE) er en arbeidsmetodikk som har som mål å bidra til at prosjekter gjennomføres effektivt og smidigere enn tradisjonelt. Arbeidsmetodikken fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger i et prosjekt. Det er en videreutvikling av begrepet «concurrent design» som opprinnelig ble utviklet innenfor fly- og romfartsindustrien. Essensen i metoden er at utførende ressurser og beslutningstakere samles i et rom for en «sesjon», med fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid. Dette står i kontrast til tradisjonelle prosjektering med avklaringsmøter og høringsrunder, hvor det ofte er lang behandlings- og svartid mellom hver enhet som skal behandle saken. Dette gir potensial for betydelig reduksjon av total gjennomføringstid.  
  
Norske samferdselsprosjekter har i dag store utfordringer med lange plan- og behandlingsprosesser. Både på politisk nivå, etatsnivå, og i bransjen generelt er det ønskelig å redusere realiseringstiden for denne type prosjekter.

Prosjekterfaring 

Prosjektet Tønsbergprosjektet fra Sykehuset i Vestfold benytter metodikken  og satser stort på bruken av BIM i kombinasjon med samtidig prosjektering. Tønsbergprosjektet vant i 2017 åpenBIM konkurransen for utstrakt bruk av nye metoder og verktøy.

Initiativet Bygg21 anbefaler at det benyttes samtidig prosjektering konsekvent og at dette bidrar til god flyt i byggeprosessen. Det bør videre legges til rette for en samhandlingsplattform som muliggjør samtidig prosjektering.

Hovedpilarer i Samtidig prosjektering

Samtidig prosjektering og VDC 
Samtidig Plan og Prosjektering (SPP) og Virtual Design and Construction (VDC) er to kompletterende metoder som bygger på mange av de samme prinsippene. SPP er utviklet spesifikt for å imøtekomme behovet for gjennomføring av norske samferdselsprosjekter.

 SPP er en praktisk tilnærming tilpasset norske forhold, og gir konkrete verktøy og metoder som kan brukes i prosjekter i alle faser. 
 SPP har et sterkt fokus på beslutningsprosessen. Dette er understøttet av konkrete metoder og verktøy som støtter opp under beslutningsprosesser, spesielt i tidligfase. 
 SPP baserer seg på en trinnmodell for planlegging av sesjoner (ICE) for å sikre at riktige beslutninger blir tatt av de rette personene, til riktig tid, med riktig beslutningsunderlag. 
 SPP stiller tydelige krav til gjennomføringen av en sesjon, herunder forberedelser, deltagere, fasiliteter og leveranser. 
 Metoden er utviklet gjennom konkrete erfaringer fra noen av de største samferdselsprosjektene i Norge de siste årene.

Referanser

Eksterne lenker 
https://www.tu.no/artikler/i-fire-ar-har-de-forsket-pa-hvordan-man-kan-effektivisere-veiplanlegging-na-er-svaret-klart/476399
https://www.tu.no/artikler/metoden-ga-200-kilometer-vei-pa-seks-dager-na-skal-den-halvere-tidsbruk-i-store-jernbaneprosjekter/366788
https://www.samtidigprosjektering.no/

Prosjektadministrasjon