Dzemdību nams “Gaiļezers”

Dzemdību nams “Gaiļezers” bija 1987. gadā projektēta un nepabeigta ēka Sedas ielā 12, Mežciemā, Rīgā. Ēka 2023. gadā tika nojaukta. Tā atradās blakus RAKUS stacionāram "Gaiļezers".

Nepabeigtajā ēkā vairākkārt notikuši nelaimes gadījumi, kad nenorobežotajā būvobjektā traumas guvuši jaunieši un citi interesenti.

Sākotnējais projekts 
Ēkas celtniecība tika uzsākta 1987. gada septembrī, tā pirmo kārtu bija iecerēts pabeigt 1990. gadā, bet otro - 1991. gadā. Projektā bija paredzēts, ka celtni veidos divstāvīga ēka un trīs torņi. Torņos astoņos stāvos atrastos dzemdību nodaļa ar 120 vietām, observācijas nodaļa ar 60 vietām un pataloģijas nodaļa ar 60 vietām, kā arī dzemdību zāles, bet divstāvu ēkā - pataloģijas nodaļa un konsultāciju dienests. Katrā torņa stāvā atrastos vecmātes postenis ap kuru būtu izvietotas desmit vienvietīgas palātas, kurās būtu atsevišķi sanitārie mezgli un jaundzimušie uzturētos kopā ar mātēm. Ēkai būtu neliels, slēgts pagalms, kas būtu redzams pa palātu logiem. Būvniecība tika pārtraukta 1992. gada pavasarī. Pārtraucot darbus, ēka tika ierobežota, taču tās konservācija netika pabeigta. Celtnē bija pabeigti apmēram 80% būvdarbu, bija iebūvēti 11 no 13 paredzētajiem liftiem, uzbūvēti divi pazemes tuneļi uz Gaiļezera slimnīcu, daļēji bija izbūvētas komunikācijas, bija nepieciešams pabeigt siltumpievades, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūvi un veikt iekšējo apdari. Dzemdību nama specifiskās uzbūves dēļ to būtu bijis sarežģīti piemērot izmantošanai citiem mērķiem. Plānotās projekta izmaksas bija 6 miljoni rubļu. 1994. gadā tika lēsts, ka būvniecībā ieguldīti 4 081 000 rubļu un tās pabeigšanai nepieciešami vēl aptuveni 1 700 000 latu, kam valsts budžetā  nepietika līdzekļu, turklāt dzimstībai samazinoties bija zudusi nepieciešamība pēc jauna dzemdību nama, tāpēc ēku tika nolemts nodot privatizācijai. 1999. gada beigās ēka tika pārdota izsolē ar lejupejošu soli ar sākumcenu 25 000 latu.

Renovācijas projekts 
SIA “CADUCEUS Development” 2021. gadā piedāvāja renovācijas projektu, saskaņā ar kuru bija plānots līdz 2026. gadam ēkas daļēji demontēt un atjaunot, izveidojot daudzfunkcionālu medicīnas centru. 

Plānoto darbu norises grafiks

 2021. gada 1.puse – būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē
 2023. gada 1.puse – būvprojekta izstrāde un saskaņošana
 2023. gada 2.puse – būvniecības uzsākšana
 2025.–2026. gadā – būvniecības darbu pabeigšana

Sadārdzinoties būvniecības izmaksām, iecerētais projekts tika pārtraukts un ēka 2023. gadā tika nojaukta uzturēšanas izmaksu un drošības apsvērumu dēļ.

Atsauces 

Slimnīcas Rīgā
Mežciems (Rīga)