ダッカメトロ6号線

ダッカメトロ6号線あるいはMRT6号線（、MRTはマス・ラピッド・トランジットの略）は、バングラデシュ・ダッカを走るダッカメトロの都市鉄道路線である。同国初の都市鉄道として円借款を用いて日本企業群が関与して建設され、ウッタラ北駅からカマラプール駅迄を結ぶ予定で、2022年12月29日にウッタラ北駅からアガルガオン駅迄が先行開業した。

概要
バングラデシュ史上初となる都市鉄道として首都ダッカに開業した鉄道路線で、ダッカの中心街を貫通する鉄道路線である。過密による交通渋滞や大気汚染が問題となっている同地では、本路線の開業によって道路交通では2時間弱かかる地域を鉄道で35分で移動出来るようになるとされ、中心部の過密を分散させる効果も期待される路線である。

建設に際しては日本政府のインフラシステム輸出戦略に伴って、国際協力機構の協力の下、川崎重工業、鉄建建設、三菱商事、日本信号、日本工営、三井住友建設等の日本企業も参画した。

歴史

計画
2005年、世界銀行はバングラデシュ政府に対してダッカでのマス・ラピッド・トランジットの導入を勧めた。同年に米国のルイ・バーガー・グループはダッカの交通計画を準備、世界銀行はこれを修正して3路線の計画を出した。

3年後、国際協力機構がメトロレール計画に加わると、計画のうち6号線が最も重要で且つ経済的影響も大きい路線と判断した。2010年度から翌年度にかけて、実現可能性の調査が始まった。2013年に国際協力機構が資金提供する事を決定した。

大凡のルートは2011年時点で策定されており、ウッタラからサイェダバード迄の路線と決まっていた。その後、一部のルートを再設定する事となった他、国際協力機構の求めていた地下鉄計画を建設費の問題から全線高架に切り替える等の変更が行われた。そうして最終的に2014年12月28日に6号線計画の最終決定が行われた。より詳細な計画は2016年8月に示された。

建設

2016年7月1日にダッカ・レストラン襲撃人質テロ事件が発生。当時、6号線は入札が行われていた最中であったため、安全上の理由から数社が撤退した。また、この事件で国際協力機構の日本人職員7名が殉死した。そのためバングラデシュ政府が保証をつけ、半年後に着工された。着工後、バンガバンドゥ軍事博物館前に作る予定であった駅に対してバングラデシュ空軍が反対したため、この駅を国会議事堂附近に移動させる事とした。その後、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴うロックダウン政策によって数ヶ月間の工事中断時期があった。

2021年8月29日、未だ1/3程が建設中ではあるものの、試運転も開始された。高架橋への全資材の搬入は2022年1月27日に完了した。

2022年にはプラットホームが狭いと公社から申告されたため、プラットホーム拡張用に新たに土地を取得する事となった。

開業

2022年12月28日、ウッタラ北駅とアガルガオン駅の間が開業し、開業式典にはシェイク・ハシナ首相も出席した。翌日に一般利用が始まったが、この時点で開業した駅は両駅のみで、途中駅は全て工事中であった。また、営業時間も1日4時間、火曜日運休という状況の中での運行開始であった。翌2023年1月25日に途中駅のパラビ駅が開業した。

延伸
6号線のカマラプール駅迄の延長計画は2019年に策定された。しかし鹿島建設はこの計画に難色を示し、撤退を示唆した。そこでダッカ・マス・トランジット・カンパニー・リミテッドは、同社に対して3つの案を提出した。地下鉄となるダッカメトロ1号線の上に6号線の駅を建設する計画と現行の駅の外側に新たに駅を建設する計画にも難色を示されたが、鉄道省が用地を提供する計画で承認された。これによって総工費は2200億タカから3350億タカまで増加した。また総延長も21kmに延びる事となった。2023年12月にモティジール駅迄の開業を見込んでいるが、そこからカマラプール駅迄の開通は2025年12月の見込みとなった。延伸工事は2023年1月に始まった。

車輛

川崎重工業製の6両編成の車輛が24編成導入された。車長は19.8m、幅は2.95m、高さは4.1m。直流電化1500Vの架空電車線方式で集電し、最大運行速度は時速100km、エアーコンディショナーが完備されている。

女性専用車両も導入されている。

駅一覧
駅名の背景色がになっている駅は未開業である。

参考文献

外部リンク
DMTCLによる説明

6こうせん
2022年開業の鉄道路線