島田金谷バイパス

島田金谷バイパス（しまだかなやバイパス）は、静岡県島田市から同県掛川市までを結ぶ国道1号の通称。1982年にバイパスから本線に昇格している。新大井川橋より東側（41工区）を島田バイパス、西側（42工区）を金谷バイパスとも呼ぶ。

概要

道路諸元 
 起点：静岡県島田市野田（野田IC）
 終点：静岡県掛川市佐夜鹿（小夜の中山トンネル西側）
 延長：10.4 km
 規格：第3種第1級
 標準道路幅員：18.25 m
 車線数：暫定2車線（完成4車線）
 車線幅員：3.5 m
 設計速度：80 km/h

概説 
通行料金は無料。歩行者と自転車は通行禁止だが、自動車専用道路ではないので、50 cc以下の原付も通行可能。
信号が全くないが、朝夕は新大井川橋の前後の区間で混雑する。

大代IC - 日坂バイパス日坂ICの区間は、連続降雨量が250 mmを超えると通行止めになる（日坂IC手前（上り線）と新大井川橋手前（下り線）に予告看板あり）。

拡幅事業について 
島田金谷バイパスは開通当初から全線が無料で、東名高速道路が島田・藤枝両市街地からかなり離れたところを通過する事もあり、特に新大井川橋周辺は、時間帯を問わず慢性的な渋滞が長年の課題となっている。2004年3月に大代ICから新大井川橋手前の区間が4車線化されたものの、上り線・新大井川橋手前の車線減少・合流地点で無理な割り込みによる事故や渋滞の多発が問題となり、2006年7月よりその区間を敢えて1車線減少させた経緯がある。同じ国道1号の掛川バイパス・藤枝バイパスが2005年に無料化されて以降はその影響で交通量が更に増加しており、渋滞の最後尾が掛川バイパス（日坂バイパス）の八坂IC付近にまで達する事も少なからずある。また、金谷地区から島田市街へ向かう救急車の通行が多いが、渋滞発生時には緊急車両の通行も困難となっている。

牧の原第一トンネルから大代ICの区間は、1975年から下り線の登坂車線設置のために4車線の設定になっているが、開通から40年余りもの間、上り線は1車線通行で、空いた1車線分のスペースには矢印の標識が数メートル間隔で並べられている。そのスペースは路面の傷みが激しく、アスファルトの隙間から雑草が顔を覗かせる箇所も存在する。

また、上り線の掛川バイパスから藤枝バイパスの約30 kmにわたる区間は、追越車線や登坂車線が設置されておらず、追い越しのための右側部分はみ出し通行も禁止されているため、60 km/h出せない特殊車両（クレーン車など）が乗り入れる事により長い車列を作ってしまい、渋滞の原因になる事がある。

以上のような問題解消のため、静岡県知事や島田市長、島田・磐田間バイパス建設促進期成同盟は、拡幅事業および菊川ICのフルインター化の要望を再三にわたり国土交通省へ陳情してきた。それに対し国土交通省の審議会は、損失時間が110万人時間/年という現況を踏まえ、2012年1月には4車線化工事の着工を了承した。ルートについては、全線を現道の暫定2車線区間に沿って拡幅するルート（事業費240億円）と、上り線だけ菊川ICから北側に迂回させ、大代IC付近で再び現道に合流するルート（事業費265億円）の2案が検討され、事業効果の見込みは両案ともほぼ同じだったため、前者の現道拡幅案が採用された。

2012年度より調査・設計業務に、2014年度より用地取得および工事に着手しており、2015年度末時点での進捗率は6 %（うち用地取得率は35 %）となっている。全線4車線での供用時には損失時間が40万人時間/年まで改善するものと期待され、このうち新大井川橋を含む旗指IC - 大代IC間延長4.3 kmが2024年度（令和6年度）に開通予定である。

歴史 
 1966年（昭和41年）度 : 事業化
 1967年（昭和42年）度 : 用地取得および工事に着手
 1971年（昭和46年）1月20日：新大井川橋西詰 - 夜泣き石交差点間（6.1 km）（金谷バイパス）が暫定2車線で開通。
 1971年（昭和46年）12月 ： 新大井川橋（0.9 km）が暫定2車線で開通。
 1975年（昭和50年）3月 ： 大代IC - 牧の原第一トンネル間が2車線から4車線へ拡幅（ただし上り線は1車線通行）。
 1980年（昭和55年）11月 ： 野田IC - 新大井川橋東詰間（3.6 km）（島田バイパス）の開通により、全線が暫定2車線で開通。
 1982年（昭和57年）3月 ： 本線に昇格。
 島田市の大津通り交差点以西の旧道は国道指定を解除（静岡県道381号島田金谷線に指定変更）されたが、同交差点以東の現道は引き続き国道1号として運用されていたため、新たに大津通り交差点から野田ICを結ぶ区間（約1.5 km）を国道1号に指定（2015年3月まで）。
 2001年（平成13年）3月30日 : 大代IC付近（0.9 km）が4車線化。
 2004年（平成16年）3月30日 : 新大井川橋西詰 - 大代IC間（1.1 km）が4車線化。
 2006年（平成18年）7月24日 ： 上り線の大代IC - 新大井川橋西詰の区間が1車線減少。
 2012年（平成24年）1月 ： ほぼ全線（野田IC - 菊川IC西側の10.4 km）の4車線化工事着工を国土交通省が了承。
 2023年（令和5年）3月27日 : 菊川ICの浜松方面出入口が供用開始。

接続するバイパスの位置関係 
（東京方面）藤枝バイパス - 島田金谷バイパス - 日坂バイパス（大阪方面）

インターチェンジなど 
全線静岡県内に所在

主なトンネルと橋

トンネル

橋梁 

 伊太谷川橋（旗指IC - 向谷IC）【伊太谷川】
 溝橋（旗指IC - 向谷IC）
 島田第二高架橋（旗指IC - 向谷IC）
 向谷高架橋（向谷IC）
 島田第一高架橋（向谷IC - 大代IC）
 新大井川橋（向谷IC - 大代IC）【大井川】
 島跨道橋（向谷IC - 大代IC）
 1号跨道橋（向谷IC - 大代IC）
 2号跨道橋（向谷IC - 大代IC）
 県道跨道橋（向谷IC - 大代IC）
 五和跨線橋（向谷IC - 大代IC）【大井川鉄道】
 大代川橋（大代IC - 菊川IC）【大代川】
 番生寺跨道橋（大代IC - 菊川IC）
 番生寺橋（大代IC - 菊川IC）
 第1志戸呂橋（大代IC - 菊川IC）
 第2志戸呂橋（大代IC - 菊川IC）
 牧の原高架橋（大代IC - 菊川IC）
 第2菊川橋（菊川IC - 日坂IC）【菊川】
 第1菊川橋（菊川IC - 日坂IC）

脚注

注釈

出典

関連項目 

 日本のバイパス道路一覧
 中部地方の道路一覧

外部リンク 
 国土交通省中部地方整備局
 国土交通省浜松河川国道事務所
  - 国土交通省道路局国道・防災課

静岡県の道路
国道1号