Standorte/Nuernberg/Nachbarschaftshaus

"Das Nachbarschaftshaus in Gostenhof (Monitoring) ist eine bürgerorientierte, interkulturell-integrative, soziale Einrichtung des Amtes für Existenzsicherung und soziale Integration - Sozialamt der Stadt Nürnberg mit sozialpolitischer Zielsetzung."
== Status ==
* 27.04.2013: Entwurf einen Anschreibens an die Verwaltung
* 26.06.2013: Die Piratenpartei Mittelfranken stellt ein Budget von 250 Euro (Beschluss 8/26062013) für den Freifunk-Ausbau des Nachbarschaftshauses und anderer Standorte in Nürnberg zu Verfügung. Das Geld wird später aber nur für Router ausgegeben da die Situation im NH weiterhin unklar ist.
* 20.10.2014: Johnny bekommt das "Go" für den Aufbau von Freifunk im Turm des Nachbarschaftshauses
* 20.10.2014: Freifunk Pad zur Organisation des Projekts erstellt
* 23.10.2014: Besichtigung und Planungstreffen vor Ort
* 19.12.2014: Johnny bekommt die Genehmigung für die Umsetzung des geplanten Aufbaus (siehe Skizze).
* 11.01.2015: Hardware bei Varia-Store bestellt.
* 25.01.2015: ↓Bastel-Treffen zur Konfiguration der Router: 13 Uhr Coworkingspace Nürnberg.
* 26.01.2015: Born2Fart1 Router jetzt mit VLAN=3..5 auf BATMAN Port 2 konfiguriert. 
* 13.02.2015: ↓Aufbau des Mastes im Turm
* 16.2.2015: Mit Manfred vom NHG gesprochen: Wann der Stromanschluss durch den Elektriker gesetzt wird ist noch nicht klar. Hoffentlich dauert das nicht noch Monate... (Peter)
* 19.2.2015: Die Stadt-Elektriker haben sich vor Ort umgeschaut. Jetzt muss der Stromanschluss nur noch gesetzt werden.(Peter)
* 19.3.2015: Der Schaltschrank ist jetzt installiert. Wir sind wieder am Zug (Peter)
* Samstag, 21.3. 14 Uhr Aufbautermin --> Freifunk Pad
* Samstag 21.3.2015 18 Uhr: Anlage im Turm läuft (Verbrauch ca. 21-22W). Jetzt fehlt noch die Vernetzung innerhalb des Gebäudes
* 7.5.2015 Die Vernetzung In-House ist seitens des NHG erst mal gestoppt, weil die Stadt Nürnberg eine eigene Lösung favorisiert. Mal sehen wie viele Jahre das dauert und welche AGBs man dann abnicken muss.
* 8.5.2015: Eine weitere 5 GHZ Bridge (als Master geschaltet) Richtung Westen wurde installiert um das ehemalige Quelle Versandzentrum anzubinden
* 29.5.2015: Eine weitere 5 GHZ Bridge (als Master geschaltet) Richtung Süd-Ost-Ost wurde installiert 
* 01.02.2015: Abschließender Test der Konfiguration im Coworking Space: alles ok.
* Anfang 2017: Erweiterung des Standorts um einen L3-Router
* ~2017: Schrittweiser Umbau des Peerings auf Layer 3.
* Herbst 2017: Wegfall der Verbindung in die Spenglerstraße
* Frühjahr 2018: Anbindung an das Nürnberger-/Fürher L3-Funknetz über den Standort Bauerngasse
* 8.11.2018: L3 Anbindung an Austraße. Versuch einer direkten Verbindung mit St. Markus, Management-841 entfernt
* Anfang 2019: Aufbau ein kompletten dezentralen Hood, bisherige Freifunkknoten zu reinen Zugangspunkten umgeflasht: langsam kommen die Nutzer zurück.
* bitte ergänzen...
== Peeringmöglichkeiten ==
Direkter Anschluss ans L3-Backbone ist in alle Richtungen möglich. Aktuell werden Ubiquiti airMax Geräte eingesetzt, wobei das NHG der Master ist.
== Links ==
* Webseite des Nachbarschaftshauses
* Pad zur Projekt-Organisation
* Links zu Bildern vom Objekt
* Panorama (10MB), HD Panorama (4.3MB)
== beteiligte/interessierte Freifunker ==
* Johnny (Verantwortlicher Ansprechpartner)
* meskal (L3-Peerings/Ansprechpartner)
* Schniegling_open (Konfiguration Management Router, Montage)
* Scheese (Montage, Fotos)
* delphiN (Montage, Hardware)
* Michaelstingl (Konfiguration Switch)
* Corny (Fotos)
* bitte ergänzen...
== Mögliche Funknachbarn ==
=== Fürth ===
* Heilig-Geist Kirche, Hardhöhe, Fürth
* Hochhaus, Königsberger Str. 42, Fürth
* Sparkassen-Hochhaus, Maxstr. 32, Fürth
* Hochhaus, Gebhardtstraße 2, Fürth
=== Nürnberg ===
* Burg, Nürnberg
* Business Tower, Nürnberg
* Gemeinde/Cafe EveryNation (Funkverbindung getestet)
* Schankwirtschaft Schanzenbraeu (Funkverbindung getestet)
* St. Anton Kirche
== Fotos ==
=== Projektierung 25.01.15 ===
 Datei:NHG_150125_1.jpg
 Datei:NHG_150125_2.jpg
=== Aufbau 13.02.15 ===
 Datei:Ngh1.jpeg
 Datei:Ngh2.jpeg
 Datei:Ngh7.jpeg
 Datei:Ngh8.jpeg
 Datei:Ngh9.jpeg
 Datei:Ngh10.jpeg
 Datei:Ngh11.jpeg
 Datei:Ngh12.jpeg
=== Aufbau 21.03.15 ===
 Datei:NHG_150321_01.jpg
 Datei:NHG_150321_02.jpg
 Datei:NHG_150321_03.jpg
 Datei:NHG_150321_04.jpg
 Datei:NHG_150321_05.jpg
 Datei:NHG_150321_06.jpg
 Datei:NHG_150321_07.jpg
== bestellte Hardware ==
Vielen Dank an den VARIA-Store der uns einen sehr guten Preis für die bestellte Hardware gegeben hat.
Anzahl 	Bezeichnung 	Beschreibung 	Kosten 	Summe
1 	Ubiquiti TOUGHSwitch PoE PRO (TS-8-PRO) 	Verteilung des BATMAN Signals an alle Access-Points 	147,04€	147,04€
2 	Ubiquiti NanoStation M5 loco, 5GHz (LOCOM5) 	Funkstrecke von Johnny zum Turm (5GHz) 	43,70€ 	87,40€
3 	Ubiquiti NanoStation M2 loco, 2.4GHz (LOCOM2) 	Verteilung des Freifunk-Signals in der Nachbarschaft	34,04€ 	102,12€
100 Meter	Ubiquiti TOUGHCABLE CAT5e LEVEL 1, Meterware (312724)	Zur Netzwerkverteilung im Turm und im Haus 	0,33€ 	33,00€
2 	Ubiquiti TOUGHCABLE Connectors (10er Paket) (312722) 	Zum Anschluss des Netzwerkkabels an die Geräte 	4,68€ 	9,36€
5 	NanoBracket Universal, Halterung (312494) 	Zum Ausrichten der NanoStations 	3,80€ 	19,00€
1 	Versicherter Versand 	 	5,00€ 	5,00€
 	 	 	Total 	479,47€
=== Sonstiges Montagematerial ===
Anzahl	Bezeichnung 	Beschreibung 	Kosten	Summe
1 	Antennenmast 1 Meter 	Zur Montage der Antennen im Turm 	7,90€ 	7,90€
1 	Mast-Quer-Ausleger 60cm	Zur bgezielteren Montage der Antennen am Mast	9,90€ 	9,90€
 	 	 	Total 	17,80€
== Schematischer Aufbau ==
= Konfiguration =
Das Nachbarschaftshaus ist eine eigene lokale Hood, die über L3-Richtfunk an das Freifunknetz angeschlossen ist. Die Zugangsknoten werden mit unmodifiziertem OpenWrt als reine Access-Points betrieben. Damit entfällt auch der letzte
== Zentraler POE Switch ==
* Management IP: 10.50.40.135
* Management User: ubnt
* Management Passwort: wird von schniegling_open, Johnny und DelphiN verwaltet
 Datei:ToughSwitchPro_DEVICE_1.png|DEVICE 1 von 2
 Datei:ToughSwitchPro_DEVICE_2.png|DEVICE 2 von 2
 Datei:ToughSwitchPro_PORTS.png|PORTS
 Datei:ToughSwitchPro_VLANS.png|VLANS
 Datei:ToughSwitchPro_ALERTS.png|ALERTS
== Richtfunkstrecken ==
==== Master (Nachbarschaftshaus, Richtung Johnny) =====
* SSID: bridge01.gh.freifunk.net
* Verschlüsselung: WPA2-AES ( Passwort wird von Schniegling_open, Johnny und DelphiN verwaltet)
* VLAN=5
* Management IP: 10.50.40.131
* Management User: ubnt
* Management Passwort: wird von Schniegling_open, Johnny und DelphiN verwaltet
* aktuell aufgrund fehlender Funkpartner außer Betrieb
==== Master(AP) (Nachbarschaftshaus, Richtung Quelle) =====
* SSID: bridge02.gh.freifunk.net
* Verschlüsselung: WPA2-AES ( Passwort wird von Schniegling_open, Johnny und DelphiN verwaltet)
* VLAN=4
* Management IP: 10.50.40.141
* Management User: ubnt
* Management Passwort: wird von Schniegling_open, Johnny und DelphiN verwaltet
* Aktuell aufgrund fehlender Funkpartner außer Betrieb
==== Master(AP) (Nachbarschaftshaus, Richtung Süd-Ost) =====
* SSID: bridge.sued.gh.freifunk.net
* Verschlüsselung: WPA2-AES passphrase wird von Tobias und Schniegling_open verwaltet
* VLAN=6,7,10,15
* Management IP: 10.50.40.145
* Management User: ubnt
* Management Passwort: wird von Tobias und Schniegling_open verwaltet
== VLANS ==
* 1 Freifunk-Client
* 7 internes L3 Management
* 15 L3-Babel
__NOTOC__
Kategorie:Standort
Kategorie:Nuernberg
Kategorie:Funkstrecke