Protokolle/Erlangen/20160223

= Erlangen Treffen 23.02.2016, 19:00 Uhr, Coworkingspace Erlangen =
* Zeit: ab 19 Uhr
* Örtlichkeit: http://coworking-erlangen.de/
== Wer war da ==
* Michael
* dieter123
--> Aufgrund mangelnder Zahl Teilnehmer praktisch ausgefallen. Untenstehend ein kurzes Update zum Stand diverser Themen:
== Infos aus Erlangen ==
=== Netzqualität, Gateways ===
Netz ist in letzter Zeit recht stabil. Performance ist auch in Ordnung. Es sind noch nicht so viele City Management Router (Netmon: ErlangenCM) online, dass man über einen neuen Gateway nachdenken müsste.
=== Status Innenstadt-Projekt (mit City Management) ===
Am 22.02. waren Chris und R.funkt beim City Management (CM), um eine Reihe von offenen Punkten zu klären:
* Zeitplan:
** "Es dauert so lange wie es eben dauert" (CM), d.h. trotz verstärkter Anstrengungen (eine Praktikantin vom CM wurde zusätzlich eingebunden, um Ladenbesitzer anzusprechen) möchte das CM mit einem Zeitungsartikel warten, bis eine einigermaßen sinnvolle Abdeckung erreicht ist. Die ersten Router meshen schon von Geschäft zu Geschäft, aber das sollte an vielen Stellen der Fall sein!
** Router für 8 Geschäfte liegen bereit, das sollte bis Mitte März reichen.
* Hugenottenplatz:
** Wenn hier kein Freifunk ist, werden wir nicht wahrgenommen. Daher drei Aktionen:
** Außeninstallation eines Routers bei "Vier Jahreszeiten" - CM kümmert sich drum.
** Besichtigung des neues "Luxus"-Toilettenhäuschens am Hugenottenplatz (R.funkt, Gebäudemanagement). Beim Umbau soll darauf geachtet werden, dass gleich ein LAN Kabel bis zum Dach gelegt wird. Bauamt würde Außenmontage vornehmen.
** Zeitungskiosk am Hugenottenplatz. CM spricht Pächter an.
* Öffentlichkeitsarbeit:
** In Erlangen sollen Schilder aufstellt werden, die Besucher zum nächsten Freifunk WLAN leiten.
** CM hat keine speziellen Vorgaben wie Flyer, Logo und geplante Schilder auszusehen haben. Auf Freifunk-Wünsche wird gerne eingegangen. Kurzfristige Aktion: Kontakt mit Grafiker aufnehmen, um im ersten Vorschlag das Wort Hotspot durch WLAN Zone zu ersetzen. Das trifft es ja auch besser, da wir ja den Bürgersteig in einer großen Fläche abdecken.
* Rechtliches:
** Provider AGB (insbesondere M-Net) wurden diskutiert.
** SSH Passwort soll nach einer Übergangszeit exklusiv auf Ladenbetreiber übergehen, damit Freifunker aus Haftung draußen sind (--> kein Support mehr möglich!).
* Finanzielles:
** 1x WR1043 + 1x WR841 pro Laden ist finanzierbar.
** CM wird Fördermitglied im zu gründenden Freifunk Netze Verein? Monatliche Zahlung schwierig (wegen Genehmigung aller Mitglieder, Grundsatzdiskussion erwartet), besser für CM wäre größere einmalige Zahlung nach Abschluss des Aufbaus. Wäre aus meiner Sicht ok, denn wenn nach 2 Jahren die Mitgliedsbetriebe keinen Sinn mehr in der Lösung sehen und nicht selber spenden wollen, können sie die Geräte auch abschalten.
* Freifunk Stand "Erlanger Frühling"
** Termin: Sonntag 03.04., 13 - 18 Uhr.
** Wir haben einen kleinen Standplatz mit Strom, CM schaut, ob ein angrenzenden Laden WLAN liefern kann.
** Aktion: Router flashen und zum Selbstkostenpreis erwerben.
** Wir brauchen noch: Schirm oder Pavillon.
** Um den kostenlosen Stand zu rechtfertigen, sollte "Freifunk" Fördermitglied beim CM werden (Beitrag: 0 EUR). Die Mitgliedschaft gilt, wenn sie nicht gekündigt wird, für 12 Monate. Nachdem wir kein Verein sind, würde ich als Vertreter der Initiative "Freifunk Erlangen" unterschreiben. Bitte melden, falls jemand einen besseren Vorschlag hat.
** Wir brauchen noch ein Planungstreffen dazu.
=== Status Projekt Neustädter Kirche ===
Turmbesteigung hat stattgefunden. Außerdem positiver Beschluss vom Kirchenvorstand.
Siehe auch: https://wiki.freifunk-franken.de/w/Standorte/Erlangen/NeustaedterKirche