FluechtlinksunterkuenfteErlangen

Auf Wunsch der Stadt Erlangen wurden untenstehende Informationen auf diese nicht im Wiki verlinkte Seite Seite verschoben. (2016)
In Erlangen sind zur Zeit ca. 1000 Asylbewerber unergebracht (Stand Dezember 2015). Dazu kommen noch die Menschen in den Erstaufnahmeeinrichtungen Rathenaustraße (500 Personen) und Tennenlohe (max. 500 Personen).
Jede Woche können der Stadt Erlangen bis zu 70 (!) neue Flüchtlinge zugewiesen werden. 
=== Café Asyl ===
* Status: Online
* Beteiligte Freifunker: Dieter
* Standort: Bürgertreff Villa, Am Anger/ERBA Gelände, Erlangen
* 22.10.15: Anfrage vom Amt für Soziokultur, Stadt Erlangen
* 24.11.15: Stadt Erlangen (IT) will sich um Internet Anschluss kümmern
* 07.12.15: Aufbau des Routers (WR1043v2)
* Meldung auf der Facebook Seite
=== Unterkunft Innenstadt "Rcktstr", ca. 35 Bewohner ===
* Status: Online
* Beteiligte Freifunker: R.funkt
* 27.07.15: erster Kontakt mit dem Helferkreis Innenstadt
* 04.08.15: Vorschlag für Betrieb/Bezahlung von DSL Anschluss abgestimmt
* 09.09.15: Bürgermeisterin ist informiert, Ergebnis: soweit keine Probleme zu erwarten; aufgrund von Urlaubssituation nächster Termin (mit konkreten Schritten zur Umsetzung) nach dem 20. September
* 28.09.15: Vermieter stimmt Vorschlag zu, Beantragung eines eigenen, neuen DSL Anschlusses (DSL 50.000)
* 18.11.15: DSL Anschluss musste offenbar aus verwaltungstechnischen Gründen schon 2x wieder abbestellt werden 
* 27.11.15: Telekom kündigt Schaltung des Anschlusses an; realistischer Start daher: Anfang Dezember
* 05.12.15: Aufgrund zentraler Lage Meshing zu anderen Knoten möglich, Standort für Nanostation im Dachgeschoss identifiziert
* 06.12.15: "Fernschaltung" der Telekom war nicht erfolgreich; Technikertermin am 09.12.
* 12.12.15: Es funktioniert! Zunächst nur mit einem Router im EG; der Ausbau (1OG, 2OG, außen) wird in den Weihnachtsferien stattfinden
* 26.12.15: Aufbau und Performance-Optimierungen sind bei Standorte/Erlangen/Rueckertstrasse beschrieben
=== Unterkunft Innenstadt "Blnplz1", ca. 20 Bewohner ===
* Status: Online - kostenloses WLAN für einen Teil der Bewohner vorhanden
* Beteiligte Freifunker: R.funkt, Jürgen
* 12.10.15: mit Stadt abgeklärt
* 17.10.15: Vermieter kontaktiert, WLAN bereits vorhanden für ein Stockwerk; Freifunk trotzdem sinnvoll für kabellose Versorgung eines anderen Stockwerks
* 19.11.15: Vermieter erneut kontaktiert (diesmal Jürgen), anscheinend kein Interesse
=== Unterkunft Innenstadt "Blnplz5" ===
* Status: Online & Online - kostenpflichtiges WLAN vorhanden
* Beteiligte Freifunker: R.funkt
* 06.04.16: Vermieter kontaktiert Freifunk
* 07.04.16: Ortsbegehung, DSL Anschluss für einen Teil der Bewohner vorhanden (jedoch etwas ungünstig gelegen)
* 08.04.16: zwei Router aufgestellt
* 16.04.16: Das Speedport DSL Model scheint nicht mit Freifunk (bzw. den kleinen Paketen) zurechtzukommen - die Bewohner haben die Router vorübergehend vom Stromnetz getrennt
=== Unterkunft Innenstadt "KngO", max. 110 Bewohner ===
* Status: Online & Online - kostenpflichtiges WLAN vorhanden
* Beteiligte Freifunker: Jürgen, EFIE König Otto Team
* 28.11.15: kostenpflichtiges WLAN vorhanden, daher erstmal keine weitere Aktion
* 11.01.16: Info vom Helferkreis: Besitzer ist offen gegenüber einer Freifunk Lösung
* 16.01.16: Ortsbegehung von Markusb/R.funkt: WLAN mit PIN nur noch im Keller aktiv, sehr schwaches Signal in EG und drüber, großes Haus, leider nur 2-Draht Verkabelung (Telefon) in jedes Zimmer
* 22.01.16: Bewohner sind erst seit kurzem angekommen, Betreuer vor Ort sind überlastet --> es gilt bis auf Weiteres der Status vom 29.11.15!!
* 05.03.16: König Otto Team (EFIE e.V.) wird einen M-Net DSL Anschluss bestellen
* 22.04.16: M-Net Anschluss ist installiert; ein Freifunk Router funkt seit heute aus dem Keller des Gebäudes; geplant ist eine Verlegung in den Aufenthaltsraum
=== Unterkunft Innenstadt "Wldstr" ===
* Status: Online - kostenpflichtiges WLAN vorhanden
* Beteiligte Freifunker: Jürgen
* 12.10.15: aus Sicht der Stadt geringe Priorität
* 18.11.15: Unterkunft doch größer als gedacht, Jürgen kontaktiert Vermieter
* 28.11.15: kostenpflichtiges WLAN vorhanden (Nutzung der Lösung von Unterkunft KngO), daher erstmal keine weitere Aktion
* 16.01.16: siehe KngO
* 22.01.16: siehe KngO
=== Unterkunft Innenstadt "Frnkhf", >50 Bewohner ===
* Status: geplant
* Beteiligte Freifunker: R.funkt, kwadronaut, Markusb
* z. Zt. ca. 25 minderjährige Bewohner
* ab September Aufstockung auf 50-60 Bewohner, Schließung im Jahr 2017
* 27.07.15: erster Kontakt mit EFIE (Ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung in Erlangen e. V.)
* 30.07.15: Entscheidung, zunächst Unterkunft "Rcktstr" als Pilotprojekt anzugehen und darüber die Politik mit ins Boot zu holen
* 09.09.15: Politik steht Freifunk für Flüchtlinge wohlwollend gegenüber, nächster Schritt: Kontakt mit Kulturamt (Betreiber Frankenhof) aufbauen
* 12.10.15: Gesprächstermin im Rathaus, Anfrage nach Frankenhof-Kontakt läuft
=== Unterkunft Stadtosten "Schkstr", ca. 30 Bewohner ===
* Status: Online
* Beteiligte Freifunker: R.funkt, Jürgen
* 18.11.15: Jürgen hat Kontakt zum Helferkreis hergestellt
* 21.11.15: Containerunterkunft soll von einem Anwesen der Hartmannstraße aus befunkt werden; Bandbreite DSL Uplink stark begrenzt; Alternative: DSL über Telefonanschluss in Küche der Containerunterkunft
* 28.11.15: Testinstallation funktioniert, Router muss jedoch außen befestigt werden, Befestigung von Outdoor-Gehäuse unklar --> erneuter Test mit WR1043
* 02.12.15: WR1043 besser, aber ebenfalls nicht ausreichend, Ubiquiti Nanostation bestellt
* 10.12.15: Installation der Nanostation im Außenbereich, Abbau des WR841 (WR1043 für den Innenbereich ausreichend), WR1043 über LAN-Kabel mit Nanostation verbunden
* 11.12.15: Da WR1043 trotz schlechtem Link durch die Metallhülle des Containers immer wieder eine Meshverbindung über WLAN aufgebaut hat, wurde WLAN Mesh (w2mesh) in /etc/config/wireless auskommentiert. Seitdem hat sich magischerweise die Linkqualität des eth0.3 von 130 auf die erwarteten 255 erhöht und die Performance ist ok.
* 26.02.16: Installation muss im März/April wieder abgebaut werden, da die Container an einen anderen Ort (Hartmannstraße/Zirkusplatz) kommen. Dort wird der ASB gleich von Anfang an einen DSL Anschluss legen lassen.
* 17.03.16: Um 2 Uhr morgens wurden die Router von Unbekannt gestohlen. Anzeige wird erstattet. Die Router werden nicht ersetzt, da die Unterkunft sowieso bald aufgelöst wird.
* 23.03.16: Router wurden (beschädigt) im Gebüsch aufgefunden!
* 21.04.16: Unterkunft ist aufgelöst; die drei betreffenden Router (davon einer defekt) sind wieder im Lager.
=== Unterkunft Stadtosten "MaCuStr", ca. 40 Bewohner ===
* Status: Online
* Beteiligte Freifunker: Jürgen, R.funkt
* 26.11.15: Kontakt zum Eigentümer des Containergrundstücks (GGFA) hergestellt: In der Küche einer der beiden Container (20 Meter Freiraum dazwischen) ist bereits ein Telefonanschluss vorhanden
* 02.12.15: Teilnahme am Helferkreistreffen
* 04.12.15: Gebäudemanagment der Stadt Erlangen hat keine Einwände
* 10.12.15: ...bittet aber, das Projekt bis ins neue Jahr zurückzustellen, bis eine politische Entscheidung getroffen ist
* 30.12.15: E-Mail von Bürgermeisterin Dr. Preuß: Keine Einwände, aber immer Gebäudemanagement mit einbinden
* 21.01.16: Gebäudemanagement schickt Pläne mit den Grundrissen der verschiedenen Containeranlagen; in diese sollen wir die beabsichtigen Arbeiten einzeichnen
* 26.02.16: DSL Anschluss ist bestellt. Termin zur Installation am 01.03.16.
* 15.04.16: Unterkunft ist am Netz! Ein Router steht im Technik Container. Ein weiterer soll mit Sichtverbindung in einem der Wohncontainer platziert werden. Der zweite Wohncontainer wird zunächst nicht mit Freifunk versorgt.
=== Unterkunft Stadtosten Zirkusplatz (geplant) ===
* Status: geplant
* Beteiligte Freifunker: Markusb
* 23.11.15: Zirkusplatz kann evtl. über das Gymnasium Fridericianum versorgt werden. Bürgermeisterin Frau Dr. Preuß stellt den Kontakt mit dem Direktor her. Finanzierung evtl. über eine Spende, die die Stadt bekommen hat.
=== Unterkunft Stadtwesten "Gndstr", 130 Bewohner ===
* Status: geplant
* Beteiligte Freifunker: R.funkt 
* 30.09.15: Erster Kontakt von Seiten der Stadt
* 12.10.15: Gesprächstermin im Rathaus: Finanzierung ist gesichert, Stadt wird Vermieter kontaktieren
* 30.10.15: Aktion von der Stadt gestoppt, wir versuchen stattdessen den Weg über EFIE
* 09.12.15: EFIE Helferkreis Alterlangen fragt an
* 07.01.16: Ortsbegehung: Weitläufiges ehemaliges Bürogebäude mit mehreren Ethernet Anschlüssen in jedem Zimmer, es soll demnächst ein Sozialbüro (inkl. DSL) eingerichtet werden
=== Unterkünfte Stadtwesten "Dchdrfstr4 / Dchdrfstr5", ca. 20+40 Bewohner ===
* Status: erste Gespräche
* Beteiligte Freifunker: Florian, Tobias 
* 09.12.15: EFIE Helferkreis Alterlangen fragt an
* 07.01.16: Ein freundlicher Nachbar (Florian) bietet an, die Anwesen von außen per Funk zu versorgen
* 07.02.16: Neustädter Kirche ist vom Garten des Hauses Nr.4 sichtbar, Strom wäre vorhanden --> Anbindung über 5 GHz wäre prinzipiell möglich
* 10.02.16: Ein Bewohner von Haus Nr. 4 hat offensichtlich selbst DSL bestellt und installiert; Besitzer möchte von sich aus nicht tätig werden, EFIE hätte aber freie Hand
=== Unterkünfte Stadtwesten "KsbDm" ===
* Status: geplant
* Beteiligte Freifunker: R.funkt 
* 09.12.15: EFIE Helferkreis Alterlangen fragt an
* 19.01.16: Kein Funknachbar in der Nähe; Unterkunft müsste eigenen DSL Anschluss bekommen
* 07.02.16: Keine Sichtverbindung zur Neustädter Kirche --> keine Anbindung über 5 GHz möglich
=== Unterkünfte Stadtsüden "MiVoStr5 / MiVoStr7 / MiVoStr9" ===
* Status: im Aufbau
* Beteiligte Freifunker: R.funkt
* 11.11.15: Erster persönlicher Kontakt mit Unterstützern von EFIE, Unterkünfte sind die z. Zt. größten im Stadtgebiet und daher vorrangig zu behandeln
* 17.11.15: Info von EFIE: Betreiber MiVoStr5 ist Regierung von Mfr, Betreiber von MiVoStr7/9 ist Stadt Erlangen
* 19.11.15: Wolfgang hat über Caritas Fürth (Höffner!) den Ansprechpartner bei Regierung von Mfr ausfindig gemacht
* 30.11.15: Erneute Nachfrage bei Frau Preuß wegen Erlaubnis zur Installation eines DSL Anschlusses
* 22.12.15: Laut EFIE soll ein Sozialbüro (inkl.) in einem der Container eingerichtet werden
* 07.01.16: Ortsbegehung: DSL Buchse liegt bereits in der Küche des vorderen Containers, Küche des hinteren Containers hat kein Telefonsignal, da Kabel außen durchgeschnitten und TAE Stecker innen zerstört ist, Antennenmast auf dem vorderen Container wäre ideal um MiVoStr5/7 über Outdoor-Router zu versorgen
* 07.02.16: MiVoStr5: Verwalter möchte kein DSL, daher erneute Kontaktaufnahme mit Regierung geplant; MiVoStr7: Sichtverbindung zur Neustädter Kirche (5 GHz Funkverbindung möglich), MiVoStr9: Kabel nach wie vor durchtrennt, noch kein DSL eingerichtet
=== Unterkunft Stadtsüden "PG119", 70 Bewohner ===
* Status: Online
* Beteiligte Freifunker: Dieter, PG119, Michael
* 15.01.16: EFIE liefert folgende Informationen: derzeit Flüchtlinge auf 10 Stockwerken, ein DSL Anschluss vorhanden, zwei weitere werden installiert, Ansprechpartner sind bekannt, es fehlt ein "Kümmerer" von Freifunk
* 21.01.16: Die ersten Router sind aufgestellt, Empfang (auch zwischen den Stockwerken) ist "den Umständen entsprechend", aber nicht schlecht (2 Stockwerke können mit einem Router abgedeckt werden)
* 23.01.16: Weitere Router gekauft und aufgestellt
* 07.02.16: Installation erreicht mit mittlerweile 12 Routern und 40-50 Clients einen vorläufigen Höhepunkt
=== Unterkunft Stadtsüden "Jdngs" ===
* Status: geplant
* Beteiligte Freifunker: ???
* evtl. Versorgung aus der Nachbarschaft möglich?
=== Unterkunft Stadtsüden "Kltstr" ===
* Status: geplant
* Beteiligte Freifunker: ???
* evtl. Versorgung aus der Nachbarschaft möglich?
=== Erstaufnahmelager "Wtrkrz" ===
* Status: erste Gespräche
* Beteiligte Freifunker: Markusb
* 09.11.15: Wir bekommen in Erlangen-Tennenlohe ein großes Erstaufnahmelager für 250-500 Flüchtlinge. Der Betreiber ist der ASB. Mir wurde beim ersten Helfertreffen gesagt, dass sich der ASB auch um das WLAN kümmern soll. Beim einer heutigen Informationsveranstaltung konnte ich mich dann mit den Koordinatoren vom ASB unterhalten und es stellte sich heraus, dass der ASB die ganze Sache auch nur an die Stadt weitergibt. Die Fäden laufen bei unserer Bürgermeisterin Frau Dr. Preuß zusammen, mit der ich mich dann auch noch ein wenig unterhalten konnte. Auf die Frage, wie sie die Versorgung mit WLAN denn bewältigen will, antwortete sie, dass sie das mit Freifunk lösen möchte. Sie war dementsprechend hocherfreut, dass "der Freifunk" auch anwesend war.
* 11.01.16: DSL 50 Mb/s ist installiert, Freifunk Router ist vorbereitet, es kann demnächst losgehen