Вопрос: Методами оптимизации сетевого графика по времени являются:
(*ответ*) сокращение продолжительности критических работ
(*ответ*) изменение топологии сетевого графика за счет изменения технологии работ
 перенос директивных сроков на более позднее время
На практике часто случается, что _ некритических работ существенно больше, чем у критических работ, поэтому при изменении ряда условий в ходе реализации проекта могут возникнуть новые критические пути
(*ответ*) дисперсии
Наглядность коридорного графика можно значительно повысить, показав на нем одновременно 
(*ответ*) комплексы работ
(*ответ*) исполнителей работ
 управленческие функции
Независимый резерв времени влияет на полный резерв времени предыдущих работ следующим образом
(*ответ*) никак не влияет
 использование независимого резерва возможно только за счет полного резерва предыдущих работ
 использование независимого резерва сокращает полный резерв до размера частного резерва времени
Несколько работ входит в
(*ответ*) сложное событие
 исходное событие
 простое событие
Ожидание может быть вызвано _ особенностями производства моделируемых работ
(*ответ*) технологическими 
(*ответ*) организационными
 событийными
Ожидание – это
(*ответ*) процесс, не требующий затрат труда, но требующий затрат времени
 технологическая или организационная взаимосвязь между событиями
 вынужденный простой работников, машин и механизмов
Оптимизация сетевого графика по _ – это приведение параметров сетевого графика к заданным ограничениям, которое производится, если продолжительность работ по графику больше или меньше директивной продолжительности
(*ответ*) времени
Оптимизация сетевого графика по _ – это приведение параметров сетевого графика к заданным ограничениям, которое осуществляется последовательно по каждому виду ресурса в пределах имеющихся частных резервов времени
(*ответ*) материальным ресурсам
Оптимизация сетевого графика по _ – это приведение параметров сетевого графика к заданным ограничениям, в процессе которого решается вопрос, как уложиться в заданные ограничения по времени с минимальными дополнительными затратами
(*ответ*) времени и стоимости
Оптимизация сетевого графика по времени производится в случаях, когда
(*ответ*) проект не укладывается в директивные сроки
 проект заканчивается раньше запланированного времени
 имеются бюджетные ограничения
Оптимизация сетевой модели может предполагать:
(*ответ*) приведение параметров сетевого графика к заданным ограничениям
(*ответ*) перепланирование работ по проекту
 повышение качества производимой продукции
 изменение топологии сетевого графика
Оптимизация сетевой модели может проводиться:
(*ответ*) по времени
(*ответ*) по трудовым ресурсам
(*ответ*) по параметрам «время–стоимость»
 по качеству материалов
 по информационным ресурсам
Оптимизация сетевых графиков по _ – это приведение параметров сетевого графика к заданным ограничениям, которое осуществляется последовательно в пределах имеющихся частных резервов времени
(*ответ*) трудовым ресурсам
Оптимизация сетевых графиков по трудовым ресурсам осуществляется в случаях, когда
(*ответ*) есть необходимость равномерной и ритмичной загрузки персонала
 есть ограничения на использование трудовых ресурсов
 трудовых ресурсов недостаточно для выполнения проекта
Основными недостатками линейных моделей являются:
(*ответ*) отсутствие наглядно обозначенных взаимосвязей между работами
(*ответ*) негибкость, жесткость структуры линейного графика
(*ответ*) нечеткое разграничение ответственности руководителей различных уровней
 упрощенность вариантной проработки хода работ
Основными элементами сетевой модели являются:
(*ответ*) работа
(*ответ*) событие
(*ответ*) путь
 ресурсы
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку