nyuuzyou/soloby huggingface dataset:
Вопрос: Оптимизация по материальным ресурсам осуществляется последовательно по каждому виду ресурса в пределах имеющихся частных резервов времени:
(*ответ*) да
 нет
Оптимизация сетевого графика по времени производится в том случае, если продолжительность работ по графику равна директивной продолжительности:
(*ответ*) нет
 да
Последовательность проведения оптимизации по отдельным видам ресурсов устанавливается в зависимости от пределов ограничения каждого из них в конкретных условиях:
(*ответ*) нет
 да
При планировании денежных ресурсов, необходимых для реализации проекта, стремятся к их равномерному распределению в течение года:
(*ответ*) да
 нет
Продолжительности работ, использованные при построении сетевой матрицы, представляют собой средние продолжительности работ в условиях вероятностной продолжительности работ, иными словами, математические ожидания продолжительностей работ:
(*ответ*) да
 нет
С помощью матрицы ответственности на все работы назначается свой ответственный исполнитель:
(*ответ*) да
 нет
Сетевая матрица представляет собой коридорно-масштабный сетевой график в разрезе исполнителей работ:
(*ответ*) да
 нет
Верны ли зависимости?
А) Чем больше работ охватывает сетевая модель, тем меньше удельный вес работ, лежащих на критическом пути 
В) Чем меньше работ охватывает сетевая модель, тем больше удельный вес работ, лежащих на критическом пути
(*ответ*) А – да, В – нет
 А – да, В – да
 А – нет, В – да
 А – нет, В – нет
Верны ли положения?
А) Продолжительность каждой работы на сетевой матрице задается расстоянием по сплошной линии между центрами двух событий, определяющих эту работу (стрелку), в проекции на горизонтальную ось времени
В) Местонахождение каждого события на сетевой матрице определяется окончанием наиболее удаленной вправо (на сетке времени) входящей в него стрелки
(*ответ*) А – да, В – да 
 А – нет, В – нет 
 А – да, В – нет
 А – нет, В – нет
Верны ли правила?
А) Правило пересечения стрелок: при построении сетевого графика следует избегать пересечения стрелок - чем меньше пересечений, тем нагляднее график
В) Правило обозначения работ: в сетевом графике между обозначениями двух смежных событий может проходить только одна стрелка
(*ответ*) А – да, В – да
 А – да, В – нет
 А – нет, В – нет
 А – нет, В – нет
Верны ли рекомендации?
А) При реализации современных проектов необходимо использовать сетевые модели с вероятностной оценкой продолжительности работ
В) При реализации современных проектов необходимо использовать стохастические (вероятностные) сетевые модели
(*ответ*) А – да, В – нет
 А – да, В – да
 А – нет, В – да
 А – нет, В – нет
Верны ли утверждения?
А) Матрица ответственности не имеет полноценных возможностей для отображения сложных информационно-технологических связей между отдельными операциями
В) Основное назначение матрицы ответственности – наглядно представить систему ответственности
(*ответ*) А – да, В – да 
 А – да, В – нет
 А – нет, В – да
 А – нет, В – нет
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Проходной балл ЕГЭ по специальностям Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе МГРИ-РГГРУ
Категория: разное
Ответы:
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения     59.34

Геологоразведочный факультет
Горное дело (21.05.04 – очная, специалитет, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 99
•    5 лет
Прикладная геология (21.05.02 – очная, специалитет, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 50
•    5 лет
Технология художественной обработки материалов (29.03.04 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 18
•    4 года

Геофизический факультет
Прикладная математика (01.03.04 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 11
•    4 года
Технология геологической разведки (21.05.03 – очная, специалитет, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 30
•    5 лет

Гидрогеологический факультет
Прикладная геология (21.05.02 – очная, специалитет, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 58
•    5 лет

Факультет международных отношений и экономико-правовых основ недропользования
Менеджмент (38.03.02 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 25
•    4 года
Экономика (38.03.01 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 15
•    4 года

Факультет техники разведки и разработки
Нефтегазовое дело (21.03.01 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 25
•    4 года
Строительство (08.03.01 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 25
•    4 года
Технология геологической разведки (21.05.03 – очная, специалитет, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 30
•    5 лет
Физические процессы горного или нефтегазового производства (21.05.05 – очная, специалитет, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 25
•    5 лет

Экологический факультет
Техносферная безопасность (20.03.01 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 25
•    4 года
Экология и природопользование (05.03.06 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 25
•    4 года
Вопрос: _ - это горизонтальная зона сетевой модели, объединяющая работы, выполняемые одним исполнителем или относящиеся к одному комплексу (очереди, блоку)
(*ответ*) Коридор
_ – это граф, который состоит из вершин, расположенных на различных иерархических уровнях, и соединяющих их дуг (ребер)
(*ответ*) Иерархический граф
_ сетевой график - это сетевой график, работы которого расположены в горизонтальных коридорах, соответствующих отдельным исполнителям работ или отдельным комплексам работ
(*ответ*) Коридорный
_ – это графоаналитический инструмент, с помощью которого устанавливается ответственность исполнителей за совокупность работ по проекту
(*ответ*) Матрица ответственности
_ – это коридорно-масштабный сетевой график в разрезе исполнителей работ
(*ответ*) Сетевая матрица
_ сетевой график – масштабный сетевой график, работы которого структурированы по горизонтальным коридорам, соответствующим отдельным исполнителям или комплексам работ
(*ответ*) Коридорно-масштабный
«Сшивание» сетевых графиков представляет собой
(*ответ*) объединение нескольких сетевых графиков в один
 повышение уровня детализации сетевого графика
 снижение коэффициента сложности сетевого графика
В _ сетевых графиках одни работы показаны укрупненно, а другие детально
(*ответ*) комбинированных
 сложных
 среднесложных
В графах матрицы ответственности отражают:
(*ответ*) структурные подразделения
(*ответ*) должностные единицы
 работы по проекту
 машины и механизмы
В каждой строке матрицы РАЗУ обязательно должны присутствовать символы:
(*ответ*) А
(*ответ*) О
(*ответ*) К
 И
В качестве горизонтального коридора при построении коридорного сетевого графика может использоваться:
(*ответ*) исполнитель работы
(*ответ*) комплекс работ
 временной интервал
В матрицах ответственности с помощью символа «S» обычно изображается
(*ответ*) контроль
 исполнение
 согласование
 поставки
В матрице ответственности должны выполняться следующие условия:
(*ответ*) у каждой работы должен быть ответственный исполнитель
(*ответ*) объем деятельности исполнителя должен соответствовать его должностным обязанностям
 каждая работа должна быть обеспечена финансовыми ресурсами
 для каждого исполнителя должна быть определена технология его работы
В матрице разделения административных задач управления используются следующие группы символов:
(*ответ*) согласование и консультирование
(*ответ*) планирование
 принятие решения
 управление
В матрице разделения административных задач управления используются
(*ответ*) 14 условных обозначений
 четыре условных обозначения
 13 условных обозначений
 10 условных обозначений
В матрице разделения административных задач управления координация изображается символом
(*ответ*) Х
 К
 С
 Т
В матрице разделения административных задач управления с помощью символа «И» изображается
(*ответ*) получение информации
 инвентаризация
 информационно-технологическое обслуживание
 подготовка предложений
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: В матрице разделения административных задач управления с помощью символа «Я» изображается
(*ответ*) единоличное принятие решения
 планирование
 принятие решения
 единоличное принятие решения без права подписи
В матрице разделения административных задач управления участие в коллективном принятии решения изображается символами
(*ответ*) Р
(*ответ*) !
 Х
 С
В наиболее простой матрице ответственности используется
(*ответ*) одно условное обозначение
 два условных обозначения
 три условных обозначения
 четыре условных обозначения
В организационную структуру машиностроительного завода «Дизель» входит:
(*ответ*) плановый отдел
(*ответ*) отдел кадров
 отдел технической информации
В организационную структуру машиностроительного завода «Дизель» входят:
(*ответ*) производственный отдел 
(*ответ*) технологический отдел
 отдел технической информации
В организационную структуру машиностроительного завода «Дизель» входят:
(*ответ*) отдел качества
 отдел перспективных разработок
 отдел заказов
В организационную структуру научно-конструкторского бюро «ОКБ» входят:
(*ответ*) конструкторский отдел
(*ответ*) плановый отдел
 технологический отдел 
В организационную структуру научно-конструкторского бюро «ОКБ» входят:
(*ответ*) отдел технической информации
(*ответ*) отдел перспективных разработок
 технологический отдел
В организационную структуру научно-конструкторского бюро «ОКБ» входят:
(*ответ*) отдел кадров
(*ответ*) бухгалтерия
 технологический отдел
В проектном управлении матрица ответственности согласовывает структуру разбиения работ по проекту с _ структурой управления проектом
(*ответ*) организационной
В проектном управлении с помощью матрицы _ на каждую работу назначается свой ответственный исполнитель
(*ответ*) ответственности
В рамках системы сетевого моделирования, применяемой при управлении проектом, сетевые графики обычно имеют три степени детализации:
(*ответ*) простой
(*ответ*) средней сложности
(*ответ*) сложный
 усложненный
В строке матрицы разделения административных задач управления символ «Я» может присутствовать
(*ответ*) только один раз
 от двух до пяти раз
 сколько угодно раз
 столько раз, сколько уровней принятия решения по проекту
В строке матрицы РАЗУ символ «!» может присутствовать
(*ответ*) только один раз
 один и более раз 
 разумное количество раз
 не более 10 раз
В строке матрицы РАЗУ символ «П» может присутствовать
(*ответ*) один и более раз
 только один раз
 сколько угодно раз
 не более пяти раз
В строке матрицы РАЗУ символ «С» может присутствовать
(*ответ*) сколько угодно раз
 только один раз
 от одного до пяти раз
 один и более раз
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Проходной балл ЕГЭ по специальностям Московский государственный институт международных отношений МИД РФ МГИМО
Категория: разное
Ответы:
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения     88.56

Международно-правовой факультет
Юриспруденция (40.03.01 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 77
•    4 года

Факультет Международного бизнеса и делового администрирования
Менеджмент (38.03.02 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
•    Бюджетных мест нет
•    4 года

Факультет Международной журналистики
Журналистика (42.03.02 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
Профиль: Международная журналистика
•    Бюджетных мест: 25
•    4 года
Реклама и связи с общественностью (42.03.01 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
Профиль: Связи с общественностью
•    Бюджетных мест: 21
•    4 года
Социология (39.03.01 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
Профиль: Социология массовых коммуникаций
•    Бюджетных мест: 10
•    4 года

Факультет Международных отношений
Зарубежное регионоведение (41.03.01 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 56
•    4 года
Международные отношения (41.03.05 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 56
•    4 года

Факультет Международных экономических отношений
Экономика (38.03.01 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 82
•    4 года

Факультет политологии
Политология (41.03.04 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
Профиль: Сравнительная политология, политическая экспертиза и экономическая политология
•    Бюджетных мест: 35
•    4 года

Факультет прикладной экономики и коммерции
Торговое дело (38.03.06 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 5
•    4 года
Вопрос: В Республике Альфании предельная склонность населения к потреблению равна 0,75, следовательно, мультипликатор автономных расходов составит
Категория: экономические
Ответы:
Решение:
Автономные расходы – это расходы, независящие от уровня дохода.
Мультипликатор автономных расходов равен единице, делённой на
предельную склонность к сбережению (МРS), причём МРS+МРС=1 или
МРS =1 - МРС
Тогда Мультипликатор = 1 / (1-МРС)=1 / (1-0,75)= 4
Вопрос: Расчет средней продолжительности работы осуществляется исходя из
(*ответ*) двух оценок
 одной оценки
 трех оценок
С помощью _ удобно моделировать структуру продукции проекта, ее различные (структурные или функциональные) составные элементы
(*ответ*) иерархического графа
 графика Гантта
 циклограммы
Сетевая _ является разновидностью сетевой модели
(*ответ*) матрица
Сетевая матрица строится по
(*ответ*) ранним началам и поздним окончаниям работ
 ранним началам и ранним окончаниям работ
 поздним началам и поздним окончаниям работ
Сетевую матрицу можно отнести к
(*ответ*) коридорно-масштабным сетевым моделям
 структурно-функциональным сетевым моделям
 вероятностным сетевым моделям
Событие совершается
(*ответ*) мгновенно и не имеет продолжительности
 в течение максимальной продолжительности предшествующих работ
 в течение продолжительности предшествующей работы
Событие – это
(*ответ*) результат выполнения одной или нескольких работ, позволяющий начинать следующую работу
 начало работы или завершение работы
 одновременное завершение или начало нескольких работ
Событие, стоящее в конце сетевой модели, из которого не выходит ни одной работы, называется _ событием
(*ответ*) завершающим
 итоговым
 суммарным
Событие, стоящее в начале сетевой модели, в которое не входит ни одна работа, называется _ событием
(*ответ*) исходным
 простым
 односложным
События (кроме исходного и завершающего) носят _ характер
(*ответ*) двойственный
 суммарный
 сложный
Сократить продолжительность проекта путем расчленения и запараллеливания критических работ можно
(*ответ*) на 15–20%
 на 100%
 на 80–90%
 на 5–6%
Соотнесите англоязычные символы и виды деятельности, используемые в матрице ответственности 
 Е < исполнение
 А < утверждение
 С < согласование
 S < контроль
Соотнесите названия аналитических параметров сетевых моделей и условные обозначения
 код данной работы < i-j
 код начального события данной работы < i
 код конечного события данной работы < j
Соотнесите названия аналитических параметров сетевых моделей и условные обозначения
 код работы, предшествующей данной < h-i
 код работы, следующей за конечным событием данной работы < j-k
 продолжительность данной работы < ti-j
Соотнесите названия аналитических параметров сетевых моделей и условные обозначения
 код события, предшествующего работе h-j < h
 код события, следующего за работой j-k < k
 код конечного события данной работы < j
Соотнесите названия аналитических параметров сетевых моделей и условные обозначения
 путь < L
 продолжительность пути < TL
 критический путь < Lкр
 продолжительность критического пути < TLкр
Соотнесите работы и коэффициенты напряженности
 критические работы < Кн = 1
 подкритические работы < 0,8 < Кн < 1
 резервные работы < Кн < 0,6
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: К методам и инструментам обеспечения качества в оперативном плане относится
(*ответ*) диаграмма сродства
 бенчмаркинг
 метод средних арифметических и размахов
 метод медиан и размахов
К методам и инструментам обеспечения качества в оперативном плане относится
(*ответ*) диаграмма связей
 метод индивидуальных значений
 метод определения доли дефектной продукции
 анализ сегментирования рынка
К методам и инструментам обеспечения качества в оперативном плане относится
(*ответ*) древовидная диаграмма
 метод определения количества дефектных единиц продукции
 метод определения количества дефектов
 оценка рыночной позиции
К методам и инструментам обеспечения качества в оперативном плане относится
(*ответ*) матричная диаграмма
 метод определения количества дефектов на единицу продукции
 стратегический анализ факторов развития
 метод оптимизации ресурсов
К методам и инструментам обеспечения качества в стратегическом плане относится
(*ответ*) оценка привлекательности бизнеса
 диаграмма сродства
 диаграмма связей
 древовидная диаграмма
К методам и инструментам обеспечения качества в стратегическом плане относится
(*ответ*) бенчмаркинг
 матрица приоритетов
 диаграмма процесса осуществления программы
 стрелочная диаграмма
К методам и инструментам обеспечения качества в стратегическом плане относится
(*ответ*) анализ сегментирования рынка
 матричная диаграмма
 метод определения доли дефектной продукции
 метод определения количества дефектных единиц продукции
К методам и инструментам обеспечения качества в стратегическом плане относится
(*ответ*) оценка рыночной позиции
 метод определения количества дефектов
 метод определения количества дефектов на единицу продукции
 метод средних арифметических и размахов
К методам и инструментам обеспечения качества в стратегическом плане относится
(*ответ*) управление портфелем проектов
 метод медиан и размахов
 метод индивидуальных значений
 метод определения количества дефектов
К методам и инструментам планирования качества проекта относится 
(*ответ*) функционально-стоимостной анализ
 системно-структурный анализ
 комплексный подход
 зональный подход
К методам и инструментам планирования качества проекта относится 
(*ответ*) функционально-физический анализ
 системный анализ
 технологический анализ
 структурно-элементный метод
К методам и инструментам планирования качества проекта относится 
(*ответ*) структурирование функций качества
 формулировка функций качества
 определение зон сосредоточения затрат
 разработка эскизных решений
К методам и инструментам планирования качества проекта относится 
(*ответ*) анализ последствий и причин отказов
 рассмотрение связей системы и надсистемы
 подготовка перечня информационных материалов
 конструктивное упрощение системы
К основным параметрам качества продукции относится 
(*ответ*) функциональность
 гарантия
 доступность
 ощутимость
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: К основным параметрам качества продукции относится 
(*ответ*) эстетика
 структурная взаимосвязь
 качество утилизации продукта после использования
 качество переработки продукта после использования
К основным параметрам качества продукции относится 
(*ответ*) удобство
 адаптация для пользователя
 доступ к аппаратному обеспечению
 выявление ошибок и их исправление
К основным параметрам качества услуги относится 
(*ответ*) гарантия
 эстетика
 экологическая безопасность
 безопасность
К основным параметрам качества услуги относится 
(*ответ*) ощутимость
 бездефектность
 удобство
 функциональность
К типичным этапам жизненного цикла проекта относится 
(*ответ*) техническая поддержка и обслуживание
 описание продукции
 планирование качества
 контроль качества
Основанием для декомпозиции проекта может служить
(*ответ*) структура продукции проекта
 этап работ
 вид работ
 уровень частей продукции
Основанием для декомпозиции проекта может служить
(*ответ*) структура процессов управления проектом и выполнения работ
 уровень этапов календарного плана
 комплекс работ
 пакет работ
Основанием для декомпозиции проекта может служить
(*ответ*) структура функций управления проектом
 полнота определения результатов работы
 возможность оценки качества работы в ходе ее выполнения
 возможность изменения работы
Основанием для декомпозиции проекта может служить
(*ответ*) структура жизненного цикла проекта
 доступность внешних ресурсов
 состав показателей хода выполнения проекта
 система коммуникаций между участниками проекта
При осуществлении контроля качества график накопленных частот представляет собой
(*ответ*) кумулятивную кривую
 гистограмму
 кривую теоретического распределения
 кривую плотности измерений
При осуществлении контроля качества кумулятивную кривую называют
(*ответ*) интегральной кривой
 гистограммой
 полигоном частот
 кривой теоретического распределения
При построении контрольных карт на оси абсцисс откладывают значения 
(*ответ*) контролируемого параметра
 времени взятия выборки
 верхнего контрольного предела
 нижнего контрольного предела
При построении контрольных карт на оси ординат откладывают значения 
(*ответ*) абсцисс
 времени взятия выборки
 верхнего контрольного предела
 нижнего контрольного предела
В диаграммах потоков данных (Data Flow Diagrams - DFD) изображаются независимые друг от друга процессы, хранилища и внешние сущности:
(*ответ*) да
 нет
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Для информационно-технологического моделирования применяют совокупности методов и средств, объединенных в определенную систему, которую часто называют методологиями:
(*ответ*) да
 нет
Достаточно распространенным инструментом, с помощью которого можно изображать технологические и информационные связи в процессах проекта в привязке к системе ответственности, являются межфункциональные схемы (Cross-functional Flowcharts):
(*ответ*) да
 нет
Дуги на SADT-диаграммах изображаются двойными линиями со стрелками на концах:
(*ответ*) нет
 да
Каждая диаграмма в SADT является моделью определенного уровня детализации:
(*ответ*) да
 нет
Матрица ответственности позволяет адекватно отобразить информационные и технологические аспекты работ:
(*ответ*) да
 нет
Наглядно изобразить информационно-технологическое взаимодействие структурных единиц, участвующих в выполнении процессов по проекту, можно с помощью диаграммы взаимодействия:
(*ответ*) да
 нет
Одной из самых известных и распространенных методологий анализа и проектирования систем является техника структурного анализа и проектирования - SADT:
(*ответ*) да
 нет
Построение информационно-технологической модели начинается со сбора информации о процессе:
(*ответ*) да
 нет
При разработке информационно-технологической модели процесса в рамках любого процесса выделяют сроки, входящие документы, исполнителей, решаемые задачи, результирующие документы и потребителей информации:
(*ответ*) да
 нет
Простые схемы рабочих потоков (Work-flow Charts) в проектах представляют исполнителей, предметы труда, результаты и работы, связанные в рамках общей деятельности:
(*ответ*) да
 нет
Процессно-ориентированный подход к организации деятельности включен в качестве официальной базовой методологии в стандарты ISO 9000, регламентирующие построение систем менеджмента качества: 
(*ответ*) да
 нет
Рабочий регламент на базе информационно-технологической модели должен обеспечить проведение анализа фактических отклонений от планового уровня затрат на производство строительно-монтажных работ:
(*ответ*) да
 нет
Распространенным инструментом информационно-технологического моделирования является блок-схема процесса:
(*ответ*) да
 нет
Ручная операция выделяется для того, чтобы внести отличие от операций, выполняемых машиной:
(*ответ*) да
 нет
В настоящее время широкое распространение получили корпоративные и отраслевые стандарты управления проектами, в рамках которых закреплены типовые структуры разбиения работ, или шаблоны структур разбиения работ:
(*ответ*) да
 нет
Все работы в СРР должны проверяться с точки зрения ресурсного обеспечения:
(*ответ*) да
 нет
Декомпозиция - разделение объекта, процесса, проекта на составные части:
(*ответ*) да
 нет
Дерево работ обязательно должно быть симметричным:
(*ответ*) нет
 да
Дерево работ проекта позволяет выявить области деятельности, которые выполняются внешними исполнителями:
(*ответ*) да
 нет
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Индуктивная структуризация проекта - определение элементов СРР в результате сложения и элементов предшествующего уровня на основе подхода снизу вверх:
(*ответ*) да
 нет
Конечную ответственность за правильность структуры работ и результаты проекта несет автор проекта:
(*ответ*) нет
 да
Основанием для декомпозиции проекта может служить структура продукции проекта:
(*ответ*) да
 нет
При индуктивной структуризации проекта элементы СРР определяются на основе подхода сверху вниз:
(*ответ*) нет
 да
При разработке СРР необходимо, чтобы каждый элемент структуры представлял собой отдельный (единичный) осязаемый и проверяемый результат:
(*ответ*) да
 нет
Продолжительное физическое или умственное усилие, направленное на достижение результата, называется работой:
(*ответ*) да
 нет
Рабочие пакеты - единицы управления проектом:
(*ответ*) да
 нет
Разработка структуры разбиения работ представляет собой декомпозицию проекта на его составляющие:
(*ответ*) да
 нет
Совокупность отношений между элементами системы задает структуру:
(*ответ*) да
 нет
Структура разбиения работ является основанием для разработки матрицы ответственности:
(*ответ*) да
 нет
Американский стандарт по управлению проектами ANSI РМВоК 2000 выделяет три группы процессов управления качеством:
(*ответ*) да
 нет
В ходе информационного этапа ФСА исследуются, анализируются и формулируются требования к будущей продукции:
(*ответ*) да
 нет
Градация - совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные или предполагаемые потребности:
(*ответ*) нет
 да
Диаграмма сродства - инструмент, позволяющий выявить основные нарушения процесса путем объединения родственных данных:
(*ответ*) да
 нет
Задача производителя состоит в том, чтобы с помощью различных методов преобразовать требования ("голос") потребителя в инженерные характеристики продукта:
(*ответ*) да
 нет
Затраты делятся на необходимые и излишние:
(*ответ*) да
 нет
Излишние затраты - затраты на выполнение объектом полезных функций:
(*ответ*) нет
 да
На реальном рынке всегда существует конкуренция:
(*ответ*) да
 нет
Наиболее распространенными графиками, которые используют при анализе распределения контролируемой величины, являются гистограммы, полигоны и кумулятивные кривые:
(*ответ*) да
 нет
Структурирование функций качества - спонтанный метод структурирования нужд и пожеланий потребителя через развертывание функций и операций деятельности по обеспечению на каждом этапе жизненного цикла проекта создания продукции такого качества, которое бы гарантировало получение конечного результата, соответствующего ожиданиям потребителя: 
(*ответ*) нет
 да
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Проходной балл ЕГЭ по специальностям Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова МГМСУ
Категория: разное
Ответы:
Средний балл ЕГЭ по всем специальностям и формам обучения     77.42

Лечебный факультет
Лечебное дело (31.05.01 – очная, специалитет, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 370
•    6 лет
Проходной ЕГЭ: 120 (Рус. яз, Химия, Биолог)

Стоматологический факультет
Медико-профилактическое дело (32.05.01 – очная, специалитет, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 430
•    5 лет
Проходной ЕГЭ: 120 (Рус. яз, Химия, Биолог)

Факультет клинической психологии
Клиническая психология (37.05.01 – очная, специалитет, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 40
•    5 лет 6 месяцев
Проходной ЕГЭ: 110 (Рус. яз, Матем, Биолог)

Экономический факультет
Менеджмент (38.03.02 – очная, бакалавриат, аккредитовано)
•    Бюджетных мест: 20
•    4 года
Проходной ЕГЭ: 110 (Рус. яз, Матем, Общест
Вопрос: Верны ли утверждения?
А) В соответствии с общей схемой процессов управления качеством проекта к контролю качества относятся контрольные и испытательные мероприятия
В) В соответствии с общей схемой процессов управления качеством проекта к планированию качества относится функционально-стоимостной анализ
(*ответ*) А – нет, В - да
 А – да, В - да
 А – да, В - нет
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) В соответствии с общей схемой процессов управления качеством проекта к контролю качества относятся статистические методы контроля
В) В соответствии с общей схемой процессов управления качеством проекта к контролю качества относятся проверки, инспекции
(*ответ*) А – да, В - нет
 А – нет, В - нет
 А – нет, В - да
 А – да, В - да
Верны ли утверждения?
А) В соответствии с общей схемой процессов управления качеством проекта к планированию качества относится анализ требований заказчика
В) В соответствии с общей схемой процессов управления качеством проекта к обеспечению качества относятся проверки, инспекции
(*ответ*) А – да, В - да
 А – да, В - нет
 А – нет, В - нет
 А – нет, В - да
Верны ли утверждения?
А) В соответствии с общей схемой процессов управления качеством проекта к планированию качества относятся инструменты обеспечения качества и управления проектом
В) В соответствии с общей схемой процессов управления качеством проекта к обеспечению качества относится установление целевых уровней качества
(*ответ*) А – нет, В - нет
 А – да, В - да
 А – да, В - нет
 А – нет, В - да
Верны ли утверждения?
А) В соответствии с общей схемой процессов управления качеством проекта к планированию качества относятся эксперименты
В) В соответствии с общей схемой процессов управления качеством проекта к обеспечению качества относятся оценка качества и идентификация статуса контроля и испытаний
(*ответ*) А – да, В - да
 А – да, В - нет
 А – нет, В - да
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) В управлении проектом принято различать ключевые аспекты качества, к которым относится качество выполнения работ по проекту в соответствии с плановой документацией 
В) В управлении проектом принято различать ключевые аспекты качества, к которым относится качество утилизации и переработки продукции после использования
(*ответ*) А – да, В - нет
 А – да, В - да 
 А – нет, В - да
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) В управлении проектом принято различать ключевые аспекты качества, к которым относится качество, обусловленное соответствием рыночным потребностям и ожиданиям 
В) В управлении проектом принято различать ключевые аспекты качества, к которым относится качество разработки и планирования проекта
(*ответ*) А – да, В - да 
 А – да, В - нет
 А – нет, В - да
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Использование диаграммы разброса ограничивается выявлением вида и тесноты связи между парами переменных
В) Диаграмма разброса используется для выявления причинно-следственных связей показателей качества и влияющих факторов при анализе причинно-следственной диаграммы
(*ответ*) А – да, В - да
 А – нет, В - нет
 А – нет, В - да
 А – да, В - нет
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Верны ли утверждения?
А) В методологиях Гейна-Сарсона и Йордана-Кода потоки на диаграммах изображаются в виде однонаправленных стрелок
B) Иногда могут использоваться двунаправленные стрелки, например, для описания ситуации, когда информация движется в одном направлении, обрабатывается и движется в обратном направлении
(*ответ*) А – да, В - да 
 А – нет, В - нет 
 А – да, В - нет 
 А – нет, В - да
Верны ли утверждения?
А) Высшие уровни структуры разбиения работ отражают самые значимые, укрупненные комплексы работ, части продукции или фазы жизненного цикла проекта
В) Высшие уровни структуры разбиения работ определяют логико-временные точки количественного и качественного контроля произведенной продукции, а также контроля стоимости и продолжительности проекта
(*ответ*) А – да, В - да 
 А – да, В - нет 
 А – нет, В - да
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Дедуктивный метод структуризации проекта характеризуется высокой степенью креативности и конкретности представления проекта, но при его применении системность и целостность отходят на второй план
В) Индуктивный метод структуризации проекта более систематичен, но при его использовании не всегда достигается осязаемая конкретность показателей работ 
(*ответ*) А – нет, В - нет
 А – да, В - нет 
 А – нет, В - да
 А – да, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Дерево работ предназначено для четкого представления работ и результатов проекта
В) Структура разбиения работ должна состоять из элементов, отражающих идентифицируемые результаты работ (продукция, товары, оборудование, данные, услуги и пр.)
(*ответ*) А – да, В - да
 А – да, В - нет
 А – нет, В - да
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Дерево работ — средство, которое помогает руководителю проекта представить сложные проблемы в виде простых, управляемых элементов
В) Логические связи между работами могут быть прояснены с помощью сетевых моделей
(*ответ*) А – да, В - да
 А – да, В - нет
 А – нет, В - да
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Для разработки структуры разбиения работ необходимо иметь представление о структуре целей и укрупненном содержании проекта 
В) При реализации несложных проектов или проектов, осуществляемых внутри организации, можно использовать структуру разбиения без предварительного определения целей и разработки укрупненного содержания проекта
(*ответ*) А – да, В - да
 А – да, В - нет 
 А – нет, В - да
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Дуги на SADТ-диаграммах изображаются одинарными линиями со стрелками на концах
B) На SADТ-диаграммах каждая дуга представляет собой множество объектов и поэтому именуется существительным
(*ответ*) А – да, В - да
 А – нет, В - нет 
 А – нет, В - да 
 А – да, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Кодификация структуры разбиения работ должна быть системной
В) Каждый из элементов структуры разбиения работ помимо своего названия (имени, обозначающего работы) должен иметь определенный код
(*ответ*) А – да, В - да
 А – да, В - нет
 А – нет, В - да
 А – нет, В - нет
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Верны ли утверждения?
А) На основе структуры разбиения работ разрабатываются сетевые модели, используемые в управлении проектом
В) Структура разбиения работ служит основанием для разработки иерархических стоимостных и ресурсных моделей проекта
(*ответ*) А – да, В - да 
 А – нет, В - нет 
 А – да, В - нет
 А – нет, В - да
Верны ли утверждения?
А) Определение содержания проекта может быть начато до разработки структуры разбиения работ, когда еще нет полной информации о проекте
В) В этом случае модель должна дорабатываться по мере того, как будет появляться информация о целях и содержании проекта
(*ответ*) А – да, В - да 
 А – да, В - нет 
 А – нет, В - да
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Риски, связанные с выполнением определенной работы, влияют на детальность ее представления в рамках структуры разбиения работ
В) Дополнительная детализация в таких случаях не рассматривается как составная часть риск-менеджмента
(*ответ*) А – да, В - нет
 А – нет, В - нет
 А – нет, В - да
 А – да, В - да
Верны ли утверждения?
А) Сложные и продолжительные проекты могут иметь структуру разбиения работ, которые постоянно уточняются
В) Это особенно характерно в случае применения так называемого планирования методом «набегающей волны»
(*ответ*) А – да, В - да 
 А – нет, В - нет
 А – да, В - нет
 А – нет, В - да
Верны ли утверждения?
А) Структура разбиения работ включает все работы, которые должны выполнить все участники проекта и заинтересованные лица
В) За каждым исполнителем закрепляются отдельные работы, являющиеся элементами структуры разбиения работ вне рамок бюджетных и календарных ограничений
(*ответ*) А – да, В - нет
 А – да, В - да
 А – нет, В - да
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Структуры разбиения работ используются для определения создаваемых внешних и внутренних результатов
В) Этими результатами могут быть материальная продукция, информация, а также предоставляемые услуги
(*ответ*) А – да, В - да 
 А – да, В - нет
 А – нет, В - да
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) В методологиях Гейна-Сарсона и Йордана-Кода процесс представляет собой область деятельности, преобразующей входные данные в выходные
B) Каждый процесс должен иметь уникальный номер для ссылок на него внутри диаграммы
(*ответ*) А – да, В - да 
 А – нет, В - нет 
 А – да, В - нет 
 А – нет, В - да
Верны ли утверждения?
А) В методологии SADT в каждой диаграмме должно быть от трех до шести функциональных блоков
B) В методологии SADT диаграмма самого высшего уровня, которая называется контекстной диаграммой, состоит из одного блока
(*ответ*) А – да, В - да
 А – да, В - нет
 А – нет, В - да
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) В методологии SADT функциональные блоки размещаются на диаграмме не случайным образом, а по степени важности 
B) В методологии SADT относительный порядок блоков называется доминированием
(*ответ*) А – да, В - да
 А – да, В - нет
 А – нет, В - да
 А – нет, В - нет
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: В структуру аппарата зам. генерального директора по производству деловеперской компании «Спецмонтаж» входит
(*ответ*) производственно-технический отдел 
 главный инженер проекта
 хозяйственный отдел
В структуру аппарата зам. генерального директора по производству деловеперской компании «Спецмонтаж» входит
(*ответ*) отдел материально-технического снабжения
 хозяйственный отдел
 группа представителей соинвестора
В структуру аппарата зам. генерального директора по производству деловеперской компании «Спецмонтаж» входит
(*ответ*) отдел дизайна
 отдел технического заказчика
 главный инженер проекта
В ходе функционально-стоимостного анализа создается
(*ответ*) функциональная модель
 структура разбиения работ
 техника структурного анализа и проектирования
В S7 обычно включают:
(*ответ*) бенчмаркинг
(*ответ*) оценку привлекательности бизнеса
 стратегический менеджмент
 матрицу приоритетов
В S7 обычно включают:
(*ответ*) оптимизацию ресурсов
(*ответ*) анализ сегментирования рынка
 структурирование функций качества
 диаграмму Парето
Вместе с диаграммой Исикавы обычно используют
(*ответ*) диаграмму Парето
 контрольный лист
 полигон Лоренца
Вместе с диаграммой Исикавы обычно используют
(*ответ*) диаграмму Парето
 длинные волны Кондратьева
 матрицу РАЗУ
Гистограммы используются для
(*ответ*) наглядного представления результатов контроля
 анализа причин и следствий
 определения приоритетов в области управления качеством
Гистограммы используются для
(*ответ*) наглядного представления тенденции изменения контролируемых параметров
 анализа отклонений и их последствий
 функционального анализа
Диаграмма _ — инструмент, позволяющий распределить усилия для разрешения возникающих проблем и выявить основные причины, с которых нужно начинать действовать
(*ответ*) Парето
Диаграмма Исикавы используется для:
(*ответ*) исследования причинно-следственных связей в области качества
 статистического анализа
 сбора первичных данных
Диаграмма Исикавы используется для
(*ответ*) выявления наиболее существенных факторов, влияющих на конечный результат
 оформления отчетной документации
 выявления и анализа зависимости между двумя показателями качества
Диаграмма разброса используется для
(*ответ*) выявления характера связи между двумя показателями
 исследования долгосрочной динамики контролируемого показателя
 сбора данных и их первичной регистрации
Диаграмма сродства используется для
(*ответ*) выявления основных нарушений процесса путем объединения родственных данных
 анализа причин и следствий возникновения брака
 выявления взаимосвязи между двумя группами параметров
Для обеспечения качества используются:
(*ответ*) диаграмма связей
(*ответ*) диаграмма процесса осуществления программы
 информационно-технологическая модель
 модель Сарсона-Кода
Для обеспечения качества используются:
(*ответ*) матрица приоритетов
(*ответ*) стрелочная диаграмма
 SADT
 функционально-стоимостной анализ
Доля проблем в области качества, которые можно разрешить с помощью семи основных инструментов контроля качества, составляет _ %
(*ответ*) 95
 5
 50
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Петля качества охватывает
(*ответ*) все стадии жизненного цикла проекта
 всех сотрудников и руководителей проекта
 все подсистемы управления проектом
При построении диаграммы разброса можно выявить:
(*ответ*) прямую корреляцию
(*ответ*) обратную корреляцию
(*ответ*) криволинейную корреляцию
 полимерную корреляцию
При разработке информационно-технологической модели процесса в рамках любого процесса выделяют следующие элементы: 
(*ответ*) сроки, входящие документы, исполнителей
(*ответ*) решаемые задачи, результирующие документы
(*ответ*) потребителей информации
 источники информации
При реализации процессов планирования качества используются
(*ответ*) функционально-физический анализ
 анализ затрат и доходов
 сетевое моделирование
Применение функционально-физического анализа позволяет повысить качество _ решений, создавать в короткие сроки высокоэффективные образцы техники и технологий, обеспечивать конкурентное преимущество 
(*ответ*) проектных
Проект строительства гостиничного комплекса предполагает анализ себестоимости строительно-монтажных работ (зарплата основная):
(*ответ*) сметная
(*ответ*) плановая
 скорректированная
Проект строительства гостиничного комплекса предполагает анализ себестоимости строительно-монтажных работ (зарплата основная):
(*ответ*) фактическая
(*ответ*) компенсация
 перерасчетная
Проект строительства гостиничного комплекса предполагает анализ себестоимости строительно-монтажных работ (материалы):
(*ответ*) сметная стоимость
(*ответ*) плановая себестоимость
 проектная стоимость
Проект строительства гостиничного комплекса предполагает анализ себестоимости строительно-монтажных работ (материалы):
(*ответ*) фактическая себестоимость
(*ответ*) компенсация
 проектная стоимость
Проект строительства гостиничного комплекса предполагает анализ себестоимости строительно-монтажных работ (эксплуатация механизмов):
(*ответ*) сметная стоимость
(*ответ*) плановая себестоимость
 сверхплановая стоимость
Проект строительства гостиничного комплекса предполагает анализ себестоимости строительно-монтажных работ (эксплуатация механизмов):
(*ответ*) фактическая себестоимость
(*ответ*) компенсация
 плановая стоимость
Процессы планирования и контроля предупреждающих мероприятий должны быть
(*ответ*) организованы внутри существующих процессов
 организованы как внешние функции
 организованы на условиях аутсорсинга
С помощью PDPC изображают
(*ответ*) технологические и управленческие процессы
 динамику изменения параметров качества
 логические связи между проблемами
Современная концепция управления качеством обобщенно называется
(*ответ*) всеобщее управление качеством
 управление по целям
 постоянное совершенствование качества
Современная концепция управления качеством при управлении проектом изложена в стандарте по управлению качеством ISO 10006 и базируется на методологии Всеобщего _ качеством
(*ответ*) управления
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: Верны ли определения?
А) Банк - коммерческое учреждение, являющееся юридическим лицом, которому в соответствии с законом и на основании лицензии предоставлено право привлекать де нежные средства от юридических и физических лиц и размещать их от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности, а также осуществлять иные банковские операции
В) Планирование - приведение двух или нескольких процессов к такому их протеканию, когда одинаковые или соответствующие элементы процессов совершаются с неизменным сдвигом во времени либо одновременно
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А – нет, В - да
 А – нет, В - нет
Верны ли определения?
А) Кризис - основной макроэкономический показатель результатов экономической деятельности страны
В) Кризис - резкий, крутой перелом в чем-либо, тяжелое переходное состояние 
(*ответ*) А – нет, В - да
 А - да, В - да
 А - да, В - нет
 А – нет, В - нет
Верны ли определения?
А) Местное самоуправление - признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций
В) Геополитика - основанная на экономических отношениях и юридических нормах совокупность республиканского бюджета РФ, республиканских бюджетов республик в составе РФ, бюджетов национально-государственных и административно-территориальных образований РФ
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А – нет, В - да
 А – нет, В - нет
Верны ли определения?
А) Интернет - глобальная компьютерная сеть, открытая мировая коммуникационная инфраструктура, состоящая из взаимосвязанных компьютерных сетей и обеспечивающая доступ к удаленной информации и обмен информацией между компьютерами 
В) ВВП - комплекс производственных и непроизводственных отраслей и сфер деятельности, обеспечивающих процесс и условия воспроизводства
(*ответ*) А - да, В - нет
 А - да, В - да
 А – нет, В - да
 А – нет, В - нет
Верны ли определения?
А) Льгота - предоставление каких-либо преимуществ, частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей или облегчение условий их выполнения 
В) Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения
(*ответ*) А - да, В - да
 А – нет, В - да
 А - да, В - нет
 А – нет, В - нет
.Новгород устанавливает право Пскова управляться самобытно своим жалованьем в _ г.
(*ответ*) 1347 
 1447 
 1547 
 1647 
Ассигнования из государственного бюджета на покрытие убытков предприятий, фирм, финансовые поддержки военной промышленности, отраслей инфраструктуры и др.- это 
(*ответ*) дотация 
 субвенция
 франшиза
 лизинг
В 1786 г. были созданы городские думы в
(*ответ*) Москве и Петербурге 
 Твери
 Смоленске
 Ярославле
В законе 1838 года органы крестьянского самоуправления получили 
(*ответ*) регламентацию
 департацию
 паспортизацию
 систематизацию
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку
Вопрос: В каждой волости на крестьянском сходе избирался 
(*ответ*) волостной суд
 районый суд
 областной суд
 губернский суд
В качестве наиболее древнего из известных в нашей стране примеров местного самоуправления можно рассмотреть модель управления, существовавшую в 
(*ответ*) Великом Новгороде
 Киевском княжестве
 Казанском ханстве
 Твери
В качестве позитивных изменений, внесенных положением 1890 г., можно отметить увеличение компетенции 
(*ответ*) земств
 волостей
 губерний
 поселений
В Конституции РФ зафиксирован принцип отделения местного самоуправления от 
(*ответ*) системы органов государственной власти
 финансовой системы
 экономической системы
 налоговой системы
В мировой экономике набирает силу процесс перехода к следующей стадии развития — 
(*ответ*) сетевой организации планирования
 глобализации экономики
 административной экономике
 плановой экономике
В настоящее время на территории Российской Федерации расположены из 18 -ти сформированных во времена СССР _ округов
(*ответ*) 11 
 7 округов
 4 округа
 9 округов
В последние десятилетия большинство экономически развитых государств предпринимает усилия по 
(*ответ*) совершенствованию государственного управления
 криминализации экономики
 уходу от уплаты налогов
 уходу от уплаты сборов
В пригородах России 17 века управляли 
(*ответ*) посадники.
 тысячники
 сотники
 десятники
В России проживает лишь _% населения бывшего СССР 
(*ответ*) 50
 30
 20
 25
В сельский сход входило по 1 человеку от 
(*ответ*) 10 дворов
 15 дворов
 20 дворов
 25 дворов
Взаимоотношения активного соревнования между особями одного или разных видов за средства существования и условия размножения - это
(*ответ*) конкуренция 
 рецессия
 девальвация
 инфляция 
Взаимосвязь, согласование, приведение в соответствие – это 
(*ответ*) координация 
 централизация
 суббординация
 демократизация
Внутренняя политика России будет формироваться 
(*ответ*) на нескольких уровнях (уровень муниципальных образований, уровень субъектов федерации; округа, создаваемые на базе экономического района)
 на одном уровне
 только на уровне муниципальных образований
 только на уровне субъектов федерации
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку