Вопрос: Верны ли утверждения?
А) Количество работ в детализированном графике определяется количеством входящих в него событий
В) Количество работ в детализированном графике определяется технологией изготовления продукции проекта
(*ответ*) А – нет, В - да
 А – нет, В - нет 
 А – да, В - нет
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Линейные сетевые модели просты в исполнении и наглядно показывают ход работы
В) Линейные сетевые модели не могут отразить сложности моделируемого процесса — форма модели вступает в противоречие с ее содержанием
(*ответ*) А – да, В - да
 А – да, В - нет
 А – нет, В - да
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) На практике используются иерархические графы, известные как организационные структуры, изображающие административное подчинение различных штатных единиц
В) Выделяют организационную структуру управления и организационную структуру предприятия
(*ответ*) А – да, В - да 
 А – нет, В - нет 
 А – да, В - нет 
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Наиболее простым, но эффективным и часто применяемым методом упорядочения сетевых моделей является перемещение событий из одних областей графика в другие
В) Наиболее простым, но эффективным и часто применяемым методом упорядочения сетевых моделей является метод логического зонирования по слоям
(*ответ*) А – да, В - нет
 А – да, В - да
 А – нет, В - нет 
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Неориентированный граф является базовой моделью при решении задач планирования маршрута перевозок и других задач материально-технического обеспечения проекта
В) Неориентированные графы используются для моделирования систем самых различных топологий и функциональных назначений
(*ответ*) А – да, В - да
 А – да, В - нет
 А – нет, В - нет
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Правило запрещения тупиков: в сетевом графике не должно быть тупиков, т.е. событий, из которых не выходит ни одна работа, за исключением начального события
В) Правило запрещения тупиков: в сетевом графике не должно быть тупиков, т.е. событий, из которых не выходит ни одна работа, за исключением завершающего события
(*ответ*) А – нет, В - да
 А – да, В - нет 
 А – нет, В - нет
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Правило изображения поставки: в сетевом графике поставки изображаются двойным кружком
В) Правило изображения поставки: в сетевом графике поставки изображаются знаком, отличающимся от знака обычного события данного графика
(*ответ*) А – да, В - да
 А – нет, В - нет 
 А – да, В - нет
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) Правило последовательности изображения работ: сетевые модели следует строить от начала к окончанию, т.е. слева направо
В) Правило последовательности изображения работ: сетевые модели следует строить от начала к окончанию, т.е. справа налево
(*ответ*) А – да, В - нет
 А – да, В - да
 А – нет, В - да
 А – нет, В - нет
Верны ли утверждения?
А) При управлении качеством проекта часто используется составление графиков контроля
В) При управлении качеством проекта часто используется причинно-следственная диаграмма
(*ответ*) А – нет, В - да
 А – да, В - да
 А – да, В - нет
 А – нет, В - нет
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку