Вопрос: Для оптимизации сетевого графика методом _ необходимо тщательно проанализировать все работы критического пути
(*ответ*) расчленения критических работ и их запараллеливания
 сокращения продолжительности критических работ
 изменения топологии сети за счет изменения технологии работ
 сокращения критического пути использования ресурсов
К организационной структуре строительной компании «ТКЛ» относится 
(*ответ*) отдел труда и заработной платы
 проектный офис
 отдел инновационных технологий
 аппарат руководителя проекта
К организационной структуре строительной компании «ТКЛ» относится отдел
(*ответ*) качества
 инновационных технологий
 проектного офиса
 научной организации труда
К организационной структуре строительной компании «ТКЛ» относится отдел
(*ответ*) кадров
 техники безопасности
 главного энергетика
 научной организации труда
Метод _ – способ расчета сетевого графика, при котором показатели записываются в начале и в конце работы
(*ответ*) расчета аналитических параметров на графике
 диагональной таблицы
 детерминированной сетевой модели
 упорядочения сетевых моделей
Метод изменения топологии за счет изменения технологии работ основан на 
(*ответ*) изменении зависимостей между работами
 оптимизации сетевых моделей по ресурсам
 изменении и запараллеливании работ
 сокращении продолжительности критического пути
Оптимизация _ – приведение параметров сетевого графика к заданным ограничениям, в процессе которого решается вопрос, как уложиться в заданные ограничения по времени с минимальными дополнительными затратами
(*ответ*) сетевого графика по времени и стоимости
 коридорно-масштабного сетевого графика 
 коридорного сетевого графика
 дерева решений по времени и стоимости
Оптимизация _ – приведение параметров сетевого графика к заданным ограничениям, которое осуществляется последовательно в пределах имеющихся частных резервов времени
(*ответ*) сетевого графика по трудовым ресурсам
 коридорно-масштабного сетевого графика 
 коридорного сетевого графика 
 сетевого графика по времени и стоимости
Оптимизация _ – приведение параметров сетевого графика к заданным ограничениям, которое осуществляется последовательно по каждому виду ресурса в пределах имеющихся частных резервов времени
(*ответ*) сетевого графика по материальным ресурсам
 сетевого графика по ресурсам
 коридорного сетевого графика по ресурсам
 коридорного сетевого графика по материальным ресурсам
Оптимизация _ – приведение параметров сетевого графика к заданным ограничениям, которое производится в том случае, если продолжительность работ по графику больше или меньше директивной продолжительности
(*ответ*) сетевого графика по времени
 сетевого графика по резерву времени
 коридорного сетевого графика 
 коридорно-масштабного сетевого графика 
Оптимизация сетевых моделей по времени и стоимости осуществляется с помощью метода
(*ответ*) диагональной таблицы
 Монте-Карло
 PERT/COST
 расчета аналитических параметров на графике
Получение средних продолжительностей работ основано на предположении, что они имеют характер β-распределения при допущении _ распределения продолжительности
(*ответ*) непрерывности
 дискретности
 отрицательности
 незавершенности
Получение средних продолжительностей работ основано на предположении, что они имеют характер β-распределения при допущении _ распределения продолжительности
(*ответ*) унимодальности 
 дискретности
 незавершенности
 дисперсии
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку