Вопрос: Оценка вероятности превращения каждой некритической работы в критическую и определение подходящего диапазона резерва времени для каждой работы предполагает сложные вычисления методом (ответ вводить без пробелов)
(*ответ*) Монте-Карло
Первую степень детализации имеют:
(*ответ*) укрупненные сетевые графики для руководства компании
(*ответ*) укрупненные сетевые графики для руководителя проекта
 сетевые графики по комплексам работ для руководителей отделов
 детализованные сетевые графики для оперативного управления
Перераспределение ресурсов происходит за счет использования
(*ответ*) частных резервов
 общих резервов
 независимых резервов
Полный резерв времени работы, используемый в методах расчета аналитических параметров сетевой модели, равен _ максимального из путей, проходящих через данную работу
(*ответ*) резерву
Полный резерв времени являете мерой критичности работы: чем меньше полный резерв, тем ближе к критическому пути _ по длине путь, проходящий через данную работу
(*ответ*) максимальный
Последовательность проведения оптимизации сетевых моделей по видам ресурсов устанавливается в зависимости от пределов ограничения каждого из них в конкретных условиях; чаще всего лимитирующими оказываются _ ресурсы
(*ответ*) трудовые
Построение масштабных сетевых графиков осуществляется на масштабной (календарной) сетке времени в основном по _ свершениям событий
(*ответ*) ранним
Потенциал события – это
(*ответ*) максимальное время от данного события до завершающего события
 минимальное время от начального события до данного
 разность полного и частного резерва данного события
 разность полного и частного резерва данного события, деленная на продолжительность критического пути
При вероятностной оценке продолжительности всего проекта рассчитывается
(*ответ*) средняя продолжительность критического пути
 стандартное нормальное отклонение продолжительности критического пути
 среднее квадратическое отклонение продолжительности критического пути
При использовании матрицы РАЗУ наиболее приемлемым методом получения коллективных оценок является нахождение
(*ответ*) средней арифметической
(*ответ*) статистической моды
 суммы всех оценок символов, приходящихся на данную работу
При использовании метода PERT/COST продолжительность проекта можно сократить за счет:
(*ответ*) увеличения бюджета проекта
(*ответ*) привлечения дополнительных ресурсов
 сокращения бюджета проекта
При использовании секторных методов в кружки событий обычно заносятся:
(*ответ*) номер события
(*ответ*) раннее свершение события
(*ответ*) позднее свершение события
 частный резерв времени
При коэффициенте, равном _, сетевые графики считаются графиками средней сложности
(*ответ*) 1,5
 1,3
 2 
При коэффициенте, равном _, сетевые графики считаются простыми
(*ответ*) 1
 1,3
 1,5 
При коэффициенте, равном _, сетевые графики считаются сложными
(*ответ*) 2
 1,5
 2,5 
При обратном проходе в рамках секторного метода рассчитываются:
(*ответ*) поздние окончания
(*ответ*) поздние начала
 ранние начала и окончания
 частные и полные резервы времени
При построении сетевого графика сначала формируется _ сетевая модель, главная цель которой - точно отразить логику взаимосвязи между работами
(*ответ*) эскизная
 контурная
 стреловидная
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку