Вопрос: При построении сетевых матриц изображение тупиковых событий
(*ответ*) не допускается
 допускается
 допускается в исключительных случаях
При расчете сетевых моделей методом PERT значения  и  рассчитываются при допущении, что распределение продолжительностей работ обладает тремя свойствами: 
(*ответ*) непрерывностью
(*ответ*) конечностью и неотрицательностью диапазона возможных значений продолжительности
(*ответ*) унимодальностью
 дисперсией оценки продолжительности каждой отдельной работы
При сокращении стоимости работ по методу PERT/COST происходит:
(*ответ*) увеличение продолжительности проекта
 увеличение объема работ
 увеличение объема вовлекаемых ресурсов
Применение сетевых матриц в процессе управления проектом позволяет:
(*ответ*) представить этот процесс в наглядной форме
(*ответ*) выявить особенности текущей ситуации, структуру необходимых работ, методы их выполнения
(*ответ*) проанализировать взаимосвязи между исполнителями и работами
 подготовить скоординированный план экономии всех ресурсов
Принадлежность работы к тому или иному коридору определяется _ участком стрелки, обозначающим эту работу
(*ответ*) горизонтальным
Присутствие в одной строке матрицы разделения административных задач управления символов «!» и «Я»
(*ответ*) недопустимо
 допустимо
 обязательно
Присутствие в одной строке матрицы разделения административных задач управления символов «!» и «Р»
(*ответ*) обязательно
 недопустимо
 допускается в отдельных случаях
 зависит от системы ответственности
Присутствие в одной строке матрицы разделения административных задач управления символов «Р» и «Я»
(*ответ*) недопустимо
 допустимо
 обязательно
Проблемы, возникающие при использовании методов PERT, заключаются в том, что:
(*ответ*) для корректного использования методов необходимо большое количество критических работ
(*ответ*) продолжительности работ не всегда имеют β-распределения
 при разных значениях дисперсии продолжительности работ критический путь считается неизменным
Продолжительность каждой работы на сетевой матрице определяется
(*ответ*) длиной проекции стрелки на горизонтальную ось
 длиной стрелки
 математическим ожиданием средней продолжительности
Путем расчленения и запараллеливания критических работ осуществляется оптимизация сетевой модели
(*ответ*) по времени
 по стоимости
 по времени и стоимости
 по ресурсам
Путь - это
(*ответ*) непрерывная последовательность работ от исходного до завершающего события сетевой модели 
 продолжительность всех работ сетевого графика
 кратчайший маршрут от исходного события до завершающего
Работа – это
(*ответ*) трудовой процесс, требующий затрат времени и ресурсов
(*ответ*) процесс, не требующий затрат труда, но требующий затрат времени
 совокупность операций, направленных на получение конкретного результата
Разновидности матрицы ответственности отличаются друг от друга:
(*ответ*) уровнем детализации представления работ
(*ответ*) перечнем структурных единиц
 набором символов, используемых для обозначения участия или ответственности
 охватом работ по проекту
Рассчитывать аналитические параметры сети прямо на графике позволяют:
(*ответ*) секторный метод
(*ответ*) дробный метод
(*ответ*) метод потенциалов
 табличный метод
Рассчитывать сетевые графики с вероятностной продолжительностью работ позволяет методика
(*ответ*) PERT
 СРМ
 GERT
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку