Вопрос: _ позволяют осуществлять календарное планирование работ, оптимизировать использование ресурсов, сокращать продолжительность работ, организовывать оперативное управление и контроль реализации проекта
(*ответ*) Сетевые модели
 Циклограммы равноритмичного потока
 Циклограммы неритмичного потока с однородным изменением ритма
_ работы – это работы, лежащие на критическом пути и не имеющие резервов времени; они должны выполняться в точно заданный срок
(*ответ*) Критические
_ резерв времени (для данной работы) – это резерв времени, который равен ее позднему окончанию за минусом раннего окончания данной работы либо позднему началу данной работы за минусом раннего начала этой работы
(*ответ*) Полный
_ резерв времени показывает, насколько можно увеличить продолжительность данной работы либо сдвинуть ее раннее начало, не изменяя как раннего начала последующих работ, так и конечного срока графика
(*ответ*) Частный
 Полный 
 Особый 
_ резерв времени работы показывает, насколько можно увеличить время выполнения данной работы при условии, что срок выполнения всех работ по проекту не изменится
(*ответ*) Полный
_ резерв времени работы представляет собой часть полного резерва времени, на величину которой можно увеличить продолжительность работы, не изменив при этом раннего начала последующей работы и полные резервы времени всех последующих работ, лежащих на том же пути, что и данная работа
(*ответ*) Частный
 Независимый 
 Локальный 
_ резерв времени работы – это резерв времени, который равен раннему началу последующей работы за минусом раннего окончания данной работы
(*ответ*) Частный
_ резерв времени работы – это часть полного резерва времени, получающаяся в случае, если все предшествующие работы заканчиваются в поздние сроки, а все последующие работы начинаются в ранние сроки
(*ответ*) Независимый
_ сетевые модели – сетевые модели, события которых не имеют вероятностной характеристики, т.е. обязательно свершаются и свершаются в установленной последовательности, хотя продолжительность работ может иметь вероятностную оценку
(*ответ*) Детерминированные
_ сетевых моделей – процедура, заключающаяся в том, чтобы ликвидировать излишние логические связи и события, изменить расположение событий и работ для наглядного изображения, уменьшить количество пересечений
(*ответ*) Упорядочение
_ события – это такие события, в которые входит только одна работа
(*ответ*) Простые
 Исходные 
 Односложные 
_ события – это такие события, в которые входят две или более работы
(*ответ*) Сложные
 Завершающие 
 Комплексные 
_ – геометрическая фигура, состоящая из конечного или бесконечного множества точек (вершин) и соединяющих эти точки линий; если эти линии не ориентированы, они называются ребрами, если ориентированы - дугами
(*ответ*) Граф
_ – горизонтально расположенный альтернативный вероятностный иерархический граф, состоящий из вершин различного типа - точек принятия решений и точек возникновения последствий от принятых решений
(*ответ*) Дерево решений
_ – процесс, не требующий затрат труда, но требующий затрат времени
(*ответ*) Ожидание
_ – путь, который определяет общую продолжительность проекта
(*ответ*) Критический путь
_ – это непрерывная последовательность работ от исходного до завершающего события сетевой модели
(*ответ*) Путь
_ – это результат выполнения одной или нескольких работ, позволяющий начинать следующую работу
(*ответ*) Событие
_ – это связь между двумя или несколькими событиями, не требующая ни затрат времени, ни затрат ресурсов
(*ответ*) Зависимость
_ – это трудовой процесс, требующий затрат времени и ресурсов
(*ответ*) Работа
 Путь 
 Критический путь
_ - линейная диаграмма (горизонтальная гистограмма) продолжительности работ, отображающая работы в виде горизонтальных отрезков
(*ответ*) График Гантта
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку