Вопрос: Соотнесите методы качественной оценки рисков и их определение (описание)
  роза (спираль) рисков < проведение экспертами балльной оценки факторов, проверяемых на риск (чем выше балл, тем выше рискованность), графическое отражение результатов 
  метод аналогий < анализ аналитических проектов для выявления потенциального риска оцениваемого проекта
  метод Дельфи < экспертный метод, исключающий влияние лидеров и возможность обсуждения; учитываются и обрабатываются независимые заключения специалистов
Соотнесите методы количественного анализа рисков инвестиционных проектов и их содержание
  анализ предельного уровня устойчивости проекта < выявление уровня объема выпускаемой продукции, при котором выручка равна суммарным издержкам производства, т.е. нахождение безубыточного уровня
  анализ сценариев развития проекта < оценка влияние на проект возможного одновременного изменения нескольких переменных через вероятность каждого сценария
  дерево решений < создание модели, которая предсказывает значение целевой переменной на основе нескольких переменных на входе
  анализ чувствительности проекта < оценка влияния изменения исходных параметров проекта на его конечные характеристики, в качестве которых, обычно, используется внутренняя норма прибыли
Соотнесите методы оценки стоимости проекта и их содержание
  «сверху вниз» < укрупненная экспертная оценка производится обобщенно и проект оценивается в целом по одному показателю
  «снизу вверх» < оценка затрат на детальных уровнях проекта, а затем суммирование затрат на более высоких уровнях обобщения для получения оценки стоимости (сметы) всего проекта
  «по аналогу» < для предсказания стоимости оцениваемого проекта используются фактические данные о стоимости прежде выполненных проектов
  метод параметрических оценок < нахождение такого параметра проекта, изменение которого влечет пропорциональное изменение стоимости проекта
Соотнесите основные зоны риска и их определение (описание)
  безрисковая зона < область, в которой ожидаются отрицательные или нулевые потери 
  зона допустимого риска < область, в которой данный вид предпринимательской деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность
  зона критического риска < область, в которой потери превышают ожидаемую прибыль
  зона катастрофического риска < область, в которой максимум потерь может быть равен имущественному состоянию предприятия
Соотнесите показатели оценки эффективности инвестиций и их определение
  Чистые денежные поступления (ЧДП) < накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчетный период
  Индекс доходности инвестиций (ИД) < отношение суммы элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютному значению суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности
  Максимальный денежный отток (О) < максимальное значение абсолютной величины отрицательного накопленного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности
Соотнесите показатели эффективности бизнес-проекта и их экономический смысл
  эффективность проекта в целом < характеризует с экономической точки зрения технические и организационные проектные решения, оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования
  общественная эффективность < экономические последствия осуществления проекта для общества в целом, в том числе непосредственные результаты и затраты проекта, затраты и результаты в смежных секторах экономики, экологические, социальные и иные внеэкономические эффекты
  коммерческая эффективность < финансовые последствия осуществления проекта для единственного участника, реализующего проект, в предположении, что он производит все необходимые для реализации проекта затраты и пользуется всеми его результатами
  эффективность участия в проекте < реализуемость и заинтересованность в проекте предприятий-участников, акционеров, структур более высокого уровня
Соотнесите показатели эффективности бизнес-проекта и их экономический смысл
  отклонение по расписанию < характеризует выполнение, опережение или срыв графика проектных работ
  индекс выполнения расписания < характеризует экономичность использования ресурса времени
  отклонение по затратам < характеризует соблюдение сметной дисциплины
  индекс выполнения бюджета < характеризует экономичность использования ресурсов
Соотнесите показатели эффективности проекта и их содержание
  Внутренняя норма доходности < такое положительное значение нормы дисконта, при котором интегральный экономический эффект за экономический срок службы инвестиций обращается в ноль
  срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования < продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости с учетом дисконтирования
  потребность в финансировании с учетом дисконта < максимальное значение абсолютной величины отрицательного накопленного дисконтированного сальдо от инвестиционной и операционной деятельности
  индекс доходности дисконтированных инвестиций < отношение суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной деятельности к абсолютной величине дисконтированной суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности
Соотнесите понятия и их определения
  компас проекта < графическое изображение системных связей проекта с прошлым (предпосылки), будущим (стратегия), внешней и внутренней средой
  карта планирования стоимости < инструмент, обеспечивающий систематизированный подход к планированию стоимости проектов
  матрица ответственности < таблица, отражающая степень участия ответственных лиц в работе структура разбиения работ по организационной структуре
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку