Вопрос: При определении требований в рамках разработки структуры разбиения работ необходимо установить
(*ответ*) можно ли установить четкую связь между бюджетом и системой ответственности
 определена ли и утверждена система коммуникаций между участниками проекта
 определены ли альтернативные поставщики продукции, информации или знаний
При разработке информационно-технологической модели процесса каждой операции процесса со всеми его элементами на схеме соответствуют вертикальные полосы, называемые 
(*ответ*) нормалями управления
 матрицами приоритетов
 структурами разбиения работ
При разработке структуры разбиения работ _ кодирования ее работ должна четко показывать место работы во всей модели
(*ответ*) система
При разработке структуры разбиения работ все результаты _ должны явно присутствовать в структуре разбиения работ
(*ответ*) проекта
При разработке структуры разбиения работ каждый элемент, представляющий работу, выполняемую внешним подрядчиком, должен точно соответствовать такому же элементу в _ работ по проекту этого подрядчика
(*ответ*) дереве
При разработке структуры разбиения работ разработка структуры работ должна быть гибкой и динамичной для возможности изменения _ проекта
(*ответ*) содержания
При разработке структуры разбиения работ результаты должны быть четко сформулированы и должны исключать возможность _ работ
(*ответ*) дублирования
При разработке структуры разбиения работ элементы _ работ должны четко ограничивать по размеру результаты проекта
(*ответ*) дерева
Разработка структуры разбиения работ – это _ проекта на его составляющие
(*ответ*) декомпозиция
Структура разбиения работ проекта _ процессов организации может быть использована как шаблон для подготовки СРР проектов реструктуризации, реинжиниринга
(*ответ*) оптимизации
Трилогия Джурана состоит из трех этапов; укажите последовательность их применения
 планирование качества
 контроль качества
 улучшение качества
Укажите последовательность выполнения построения диаграммы разброса
 сбор парных данных (х, у), зависимость между которыми необходимо исследовать, и расположение их в таблицу
 нахождение максимальных и минимальных значений для х и у
 построение графика данных
 осуществление всех необходимых обозначений
Укажите последовательность построения диаграммы Парето
 определение данных, которые нужно собрать; методов и периодов сбора данных
 разработка контрольного листка для регистрации данных с перечнем видов собираемой информации
 заполнение листка регистрации данных и подсчет итогов
 разработка таблицы для проверок данных с графами для итогов по каждому проверяемому признаку в отдельности
 расположение данных, полученных по каждому проверяемому признаку, в порядке значимости и заполнение таблицы
Укажите последовательность проведения функционально-физического анализа
 формулировка проблемы
 описание функций назначения продукции
 анализ надсистемы продукции
 составление списка технических требований к продукции
 построение функциональной модели продукции
 анализ физических принципов действия для функций продукции
Укажите последовательность фаз в структуре разбиения работ девелоперского проекта строительства и реализации жилого здания
 управление проектом
 подготовка документации
 сооружение здания
 реализация площадей
Укажите последовательность фаз в структуре разбиения работ проекта разработки сайта (российская практика) 
 подготовительный этап
 проектирование
 тестирование, пусконаладочные работы
 внедрение
 запуск сайта в эксплуатацию
Укажите последовательность фаз в структуре разбиения работ проекта разработки сайта американского Института управления проектом PMI 
 разработка сайта
 аппаратное обеспечение
 программное обеспечение
 коммуникации
 интеграция
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку