Вопрос: Важным свойством _ резерва времени работы является то, что он принадлежит не только этой работе, но и всем работам, лежащим на путях, проходящих через данную работу
(*ответ*) полного
Вероятностная продолжительность работы характеризуется
(*ответ*) дисперсией
 средним значением
 модой
Выявление критических и подкритических работ проекта можно осуществлять с помощью коэффициента напряженности. Укажите последовательность производимых при этом действий
(*ответ*) устанавливается величина коэффициента напряженности, которая определяет, какие работы относить к подкритическим
(*ответ*) рассчитываются коэффициенты напряженности всех работ
(*ответ*) формируются так называемые зоны подкритических работ
Главная цель _ состоит в том, чтобы определить конкретные пути и средства повышения производственных и экономических показателей работы строительной компании
(*ответ*) планирования
Главный вид оптимизации сетевой модели – это оптимизация
(*ответ*) по времени
 по стоимости
 по ресурсам
Граничными можно назвать
(*ответ*) общие события для объединяемых сетевых графиков
 завершающие события частных сетевых графиков
 события, имеющие не более одной входящей работы
Детерминированными можно назвать сетевые модели:
(*ответ*) все события которых обязательно произойдут
(*ответ*) продолжительность которых может иметь вероятностную характеристику
 некоторые события которых имеют вероятностную характеристику
Для _ графиков устанавливаются так называемые граничные события, т.е. события, общие для сетей
(*ответ*) «сшивания»
 комбинирования
 укрупнения
Для оценки вероятности того, что проект завершится не позднее директивно установленного срока, необходимы следующие шаги. Укажите их последовательность:
(*ответ*) определить среднее стандартное отклонение длины критического пути
(*ответ*) рассчитать аргумент функции Лапласа (интеграла вероятностей)
(*ответ*) найти значение функции Лапласа по таблицам стандартного нормального распределения
(*ответ*) вычислить вероятность соблюдения директивных сроков выполнения проекта
Для построения сетевого графика необходимо в технологической последовательности установить:
(*ответ*) какие работы должны быть завершены до начала данной работы
(*ответ*) какие работы должны быть начаты после завершения данной работы
(*ответ*) какие работы необходимо выполнять одновременно с выполнением данной работы
 какие работы необходимо выполнять вне связи с работой
Если в строке матрицы РАЗУ присутствует символ «!», то в той же строке должен присутствовать символ
(*ответ*) Р
 А
 К
 Т
Если продолжительность работы увеличить на величину частного резерва времени, то продолжительность критического пути
(*ответ*) увеличится на величину частного резерва
 не изменится
 увеличится в два раза
Если работа выполняется тремя исполнителями, то она изображается на сетевой матрице: в виде
(*ответ*) трех параллельных стрелок
 одной стрелки
 трех последовательных стрелок
Зависимость, идущая по вертикали, на сетевой матрице изображается с помощью
(*ответ*) пунктирной линии
 сплошной утолщенной линии
 штрих-пунктирной линии
 разорванной волнистой линии
Зависимость, идущая под наклоном, на сетевой матрице изображается с помощью:
(*ответ*) штрих-пунктирной линии
(*ответ*) разорванной волнистой линии
 пунктирной линии
 волнистой линии
Иерархический граф организационной структуры используется при проектировании системы управления проектом в рамках подсистемы управления _ проекта
(*ответ*) персоналом
 финансовыми ресурсами
 материальными ресурсами
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку