Вопрос: Сравнивая оценки внутренней себестоимости и полезности структурных единиц, можно провести _ анализ организационной структуры управления (ответ вводить без пробелов)
(*ответ*) функционально-стоимостной
Стохастическими можно назвать сетевые модели
(*ответ*) некоторые события которых имеют вероятностную характеристику
 работы которых имеют вероятностную продолжительность
 все события которых обязательно произойдут
Существует несколько методов оптимизации сетевого графика по времени:
(*ответ*) расчленения критических работ и их запараллеливания
(*ответ*) изменения топологии сети за счет изменения технологии работ
(*ответ*) сокращения продолжительности критических работ
 сокращения продолжительности использования ресурсов
Таблица с количеством строк и граф, равным количеству событий, используется при расчете сетевого графика
(*ответ*) методом диагональной таблицы
 секторным методом
 методом потенциалов
Третью степень детализации имеют
(*ответ*) детализированные сетевые графики для оперативного управления
 сетевые графики по комплексам работ для руководителей отделов
 укрупненные сетевые графики для руководства компании
У многоцелевых сетей может быть
(*ответ*) два завершающих событий
(*ответ*) более одного завершающего события
 одно завершающее событие
 ни одного завершающего события
У многоцелевых сетей может быть
(*ответ*) более одного критического пути
 один критический путь
 ни одного критического пути
Укажите последовательность действий при заполнении матрицы РАЗУ
 для определения относительной значимости каждого символа сумму по строке делят на общую сумму всех значений всех символов
 записываются индивидуальные оценки (оценки символов каждым экспертом)
 осуществляется обработка экспертных оценок
Укажите последовательность заполнения таблицы парного сравнения, используемой в матрице РАЗУ
 заполняются ячейки, в которых символы сравниваются сами с собой: в них ставится 1
 заполнение таблицы осуществляется построчно для каждого символа, одновременно заполняется соответствующая графа
 если в строке рассматриваемого символа ставится 2, одновременно в графе сравниваемого символа ставится 0, если в строке ставится 0, в графе - 2
Укажите последовательность шагов при построении масштабного сетевого графика
 осуществляется привязка событий и работ к календарю с помощью календарной линейки
 определяется место каждого события на масштабной сетке
 в качестве исходной модели для построения используется несложный сетевой график
Укажите последовательность шагов при построении сетевой матрицы 
 построение коридорно-масштабной сетки
 построение сетевого графика
 проставление номеров событий
Укажите последовательность этапов жизненного цикла проекта «Регламентации процесса планирования строительной компании «ТКЛ» 
 разработка концепции проекта
 диагностика (оценка обстановки)
 подготовительные работы
 информационные работы (поиск, сбор, обработка, анализ информации)
Укажите последовательность этапов жизненного цикла проекта «Регламентации процесса планирования строительной компании «ТКЛ» 
 разработка вариантов решения
 принятие решения
 постановка задач исполнителям
 реализация решения и контроль исполнения работ
Упорядочение сетевого графика представляет собой
 ликвидацию излишних логических связей и событий, сокращение количества пересечений
 установление оптимального соотношения между количеством работ и количеством событий
 нумерацию событий
Установите последовательность шагов в определении аналитических параметров сетевых моделей 
 определяются раннее начало и раннее окончание каждой работы
 определяются позднее начало и позднее окончание каждой работы
 определяются критические работы и резервы времени для некритических работ
 определяется коэффициент напряженности каждой работы
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку