Вопрос: Вопросы, помогающие определить количество уровней декомпозиции в структуре разбиения работ (СРР):
(*ответ*) есть ли необходимость в отдельном определении стоимости рабочих операций или результатов, являющихся составными частями элемента дерева работ
(*ответ*) существуют ли зависимости между результатами одного элемента СРР с другим элементом
 определены ли альтернативные поставщики продукции, информации или знаний
Вопросы, помогающие определить количество уровней декомпозиции в структуре разбиения работ (СРР):
(*ответ*) различаются ли исходные условия для выполнения отдельных операций, составляющих элемент дерева работ
(*ответ*) отсутствуют ли четкие критерии выполнения элемента структуры работ
 соответствует ли уровень детализации требованиям эффективного планирования и контроля
Вопросы, помогающие определить количество уровней декомпозиции в структуре разбиения работ (СРР):
(*ответ*) существуют ли специальные критерии приемки-сдачи отдельной работы
(*ответ*) существуют ли риски, требующие концентрации внимания на отдельные составляющие элемента СРР
 существует ли возможность установления персональной ответственности в рамках системы соответствующей отчетности
Вопросы, помогающие определить количество уровней декомпозиции в структуре разбиения работ (СРР):
(*ответ*) существуют ли риски, требующие концентрации внимания на отдельные составляющие элемента СРР
(*ответ*) существуют ли у участников проекта особые интересы, которые заставляют фокусировать их внимание на отдельной части элемента СРР
 вовлечено ли в осуществление проекта более одной организации
Вопросы, помогающие определить количество уровней декомпозиции в структуре разбиения работ (СРР):
(*ответ*) нет ли разногласий в понимании содержания или результатов элемента СРР между различными участниками проекта
(*ответ*) есть ли необходимость в отдельном определении стоимости рабочих операций или результатов, являющихся составными частями элемента дерева работ
 соответствует ли детализация работ возможности определять и выполнять обязательства по ресурсам
Высшие уровни _ работ могут быть разработаны на самых ранних этапах концептуального проектирования
(*ответ*) дерева
Дерево _ проекта позволяет выявить области деятельности, которые выполняются внешними исполнителями
(*ответ*) работ
Информационно-технологическая модель позволяет разработать подробную _ проекта
(*ответ*) логико-временную структуру 
(*ответ*) информационно-технологическую систему
 структурно-процессную матрицу
Использование различных структурных правил при построении работ позволяет органично совместить несколько основных управляемых параметров работ — ответственные исполнители, _ стоимости, создаваемые результаты, сроки
(*ответ*) структура
Каждая диаграмма в методологии SADT является _ определенного уровня детализации
(*ответ*) моделью
Количество _ детализации структуры разбиения работ зависит от масштабов проекта и баланса между сложностью, рисками и желанием руководителя проекта контролировать различные составляющие проекта
(*ответ*) уровней
Количество уровней _ структуры разбиения работ может изменяться в ходе выполнения проекта
(*ответ*) детализации
Конечную ответственность за правильность структуры работ и результаты проекта несет _ проекта
(*ответ*) руководитель
Методологии Гейна-Сарсона и Йордана-Кода отличаются друг от друга 
(*ответ*) языком моделирования
 потоками данных
 стратегией анализа укрупненных функций
Модели проекта должны быть взаимосвязаны так, чтобы позволять эффективно управлять его основными показателями – качеством и количеством создаваемой продукции, _ и продолжительностью работ
(*ответ*) стоимостью
На SADТ-диаграммах между блоками для описания их отношений требуются типы взаимосвязей:
(*ответ*) управление
(*ответ*) вход
(*ответ*) выход-механизм
 обратная связь по резервированию
На SADТ-диаграммах между блоками для описания их отношений требуются типы взаимосвязей:
(*ответ*) обратная связь по управлению
(*ответ*) обратная связь по входу
 обратная связь по анализу
На SADТ-диаграммах между объектами и функциями возможны четыре отношения:
(*ответ*) вход
(*ответ*) управление
(*ответ*) выход
(*ответ*) механизм
 обратная связь
Новая компьютеризованная и полностью автоматизированная производственная линия позволяет разместить на ленте конвейера детали на расстоянии одного _ друг от друга
(*ответ*) миллиметра
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку