Вопрос: Установите последовательность шагов в применении правила кодирования событий сетевого графика 
 все события графика должны иметь свои собственные номера
 кодировать события необходимо числами натурального ряда без пропусков
 номер последующему событию следует присваивать после присвоения номеров предшествующим событиям
 стрелка (работа) должна быть всегда направлена из события с меньшим номером в событие с большим номером
Фактическая зависимость между стоимостью и продолжительностью работ по проекту имеет вид
(*ответ*) кривой
 прямой
 ломаной линии
Фиктивная работа – это
(*ответ*) зависимость между событиями, не требующая затрат ни времени, ни ресурсов
 трудовой процесс, не имеющий результатов
 неоплачиваемая работа
 работа, результаты которой никому не нужны
Частный резерв времени на сетевой матрице изображается с помощью
(*ответ*) штрих-пунктирной линии
 сплошной утолщенной линии
 пунктирной линии
 волнистой линии
Верны ли утверждения?
А) Распространенным инструментом изображения технологических и информационных связей в процессах проекта в привязке к системе ответственности являются схемы (Cross-functional Flowcharts)
В) На таких схемах с помощью вертикальных полос изображаются структурные единицы, а с помощью специальных символов — выполняемые операции
(*ответ*) А – да, В - да
 А – да, В - нет
 А – нет, В - да
 А – нет, В – нет 
Верны ли определения?
А) Понятие «проект» построено на признании обязательной уникальности, оригинальности, определенной новизны в целях или результатах проекта
В) Понятие «процесс» построено на стандартности, повторяемости и рутинном характере деятельности, составляющей процесс
(*ответ*) А – да, В - да
 А – да, В - нет
 А – нет, В - да
 А – нет, В – нет 
Верны ли положения?
А) Структура разбиения работ обеспечивает наглядное графическое и компактное текстовое представление содержания проекта
В) Структура разбиения работ обеспечивает основу для определения структуры жизненного цикла проекта
(*ответ*) А – да, В - да
 А – да, В - нет
 А – нет, В - да
 А – нет, В – нет 
Верны ли положения?
А) Структура разбиения работ определяет форматы данных для оценки текущего состояния проекта, периодических проверок и анализа ключевых показателей проекта
В) Структура разбиения работ позволяет выявлять причинно-следственные связи между работами проекта в ходе контроля, корректировки или изменения основных показателей проекта
(*ответ*) А – да, В - да
 А – да, В - нет
 А – нет, В - да
 А – нет, В – нет 
Верны ли положения?
А) Структура разбиения работ позволяет обеспечить достижение целей проекта путем их сравнения с элементами дерева работ различного уровня
В) Структура разбиения работ позволяет разложить сложный по содержанию проект на более простые и управляемые составляющие
(*ответ*) А – да, В - да
 А – да, В - нет
 А – нет, В - да
 А – нет, В – нет 
Верны ли положения?
А) Структура разбиения работ позволяет создать основу для сетевого моделирования, планирования, распределения ответственности
В) Структура разбиения работ позволяет создать основу для управления рисками проекта
(*ответ*) А – да, В - да
 А – да, В - нет
 А – нет, В - да
 А – нет, В – нет
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку