Вопрос: Основой для создания информационно-технологической модели являются правильно заполненные и проанализированные 
(*ответ*) информационные таблицы
 технологические диаграммы
 структурные матрицы
Помимо отдельных методов и средств для информационно-технологического моделирования применяют совокупности таких методов, объединенных в определенную систему, которую часто называют 
(*ответ*) методологиями
Построение структуры работ может начинаться дедуктивным и _ методом
(*ответ*) индуктивным
При анализе проектных рисков помогут ответы на следующие вопросы:
(*ответ*) насколько быстро изменяется технология по сравнению с продолжительностью проекта
(*ответ*) определены ли и согласованы все требования к продукции проекта
 соответствует ли детализация работ возможности определять и выполнять обязательства по ресурсам
При анализе проектных рисков помогут ответы на следующие вопросы:
(*ответ*) требуется ли тщательный контроль за деятельностью поставщиков и подрядчиков
(*ответ*) определены ли и утверждены формальные процедуры контроля за проектом
 можно ли установить четкую связь между бюджетом и системой ответственности
При анализе проектных рисков помогут ответы на следующие вопросы:
(*ответ*) определены ли требования к ресурсам, необходимым для выполнения работы
(*ответ*) определены ли риски, связанные с влиянием лиц, заинтересованных в проекте
 каким образом определяется состояние хода выполнения работ
При анализе проектных рисков помогут ответы на следующие вопросы:
(*ответ*) определена ли и утверждена система коммуникаций между участниками проекта
(*ответ*) определены ли альтернативные поставщики продукции, информации или знаний
 необходимо ли повышать точность оценок стоимости и продолжительности элементов структуры работ
При определении требований в рамках разработки структуры разбиения работ (СРР) необходимо установить
(*ответ*) можно ли добиться установления ответственности за работы путем последовательного расширения СРР
 какова полнота определения результатов работы
 требуется ли тщательный контроль за деятельностью поставщиков и подрядчиков
При определении требований в рамках разработки структуры разбиения работ (СРР) необходимо установить
(*ответ*) соответствует ли уровень детализации требованиям эффективного планирования и контроля
 необходимо ли повышать точность оценок стоимости и продолжительности элементов структуры работ
 существует ли более одного ответственного за один элемент СРР
При определении требований в рамках разработки структуры разбиения работ (СРР) необходимо установить
(*ответ*) прослеживается ли логика группировки работ в структуре работ по проекту
 содержит ли в себе один элемент СРР различные виды или типы процессов или более одного самостоятельного результата
 есть ли необходимость в более точной оценке продолжительности операций, составляющих элемент дерева работ
При определении требований в рамках разработки структуры разбиения работ (СРР) необходимо установить
(*ответ*) вовлечено ли в осуществление проекта более одной организации
 есть ли необходимость в отдельном определении стоимости рабочих операций или результатов, являющихся составными частями элемента дерева работ
 существуют ли зависимости между результатами одного элемента СРР с другим элементом
При определении требований в рамках разработки структуры разбиения работ (СРР) необходимо установить
(*ответ*) каким образом определяется состояние хода выполнения работ
 обнаружены ли существенными временные разрывы в выполнении отдельных операций, составляющих элемент СРР
 изменяются ли требования к ресурсам в течение жизненного цикла проекта в рамках одного элемента СРР
При определении требований в рамках разработки структуры разбиения работ необходимо установить
(*ответ*) соответствует ли детализация работ возможности определять и выполнять обязательства по ресурсам
 насколько быстро изменяется технология по сравнению с продолжительностью проекта
 насколько требуются дополнительные проверки наличия и качества рабочей силы, основных фондов
При определении требований в рамках разработки структуры разбиения работ необходимо установить
(*ответ*) существует ли возможность установления персональной ответственности в рамках системы соответствующей отчетности 
 предполагается ли оценка качества работы в ходе ее выполнения
 какова возможность изменения работы
При определении требований в рамках разработки структуры разбиения работ необходимо установить
(*ответ*) каким образом контролируется выполнение работ
 насколько высшее руководство поддерживает проект
 определены ли и согласованы все требования к продукции проекта
При определении требований в рамках разработки структуры разбиения работ необходимо установить
(*ответ*) можно ли установить прямую связь между системой ответственности за работы и формальной системой планирования
 определены ли и утверждены формальные процедуры контроля за проектом
 определены ли и утверждены состав показателей хода выполнения проекта
При определении требований в рамках разработки структуры разбиения работ необходимо установить
(*ответ*) каким образом разрабатываются и утверждаются бюджеты
 определены ли требования к ресурсам, необходимым для выполнения работы
 определены ли риски, связанные с влиянием лиц, заинтересованных в проекте
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку