Вопрос: Верны ли утверждения?
А) При изучении различных методов расчета аналитических параметров сетевой модели определялись два вида резервов времени работ – полный и частный
В) При расчете сетевых моделей часто используется и независимый резерв времени
(*ответ*) А – да, В – да
 А – да, В – нет
 А – нет, В – нет
 А – нет, В – нет
Верны ли утверждения?
А) При использовании матрицы ответственности чаще всего укрупнение деятельности сопровождается укрупненным представлением структурных подразделений
В) При использовании матрицы ответственности иногда в качестве ответственных исполнителей могут выступать не структурные подразделения, а целые организации – участники проекта
(*ответ*) А – да, В – да 
 А – нет, В – нет 
 А – да, В – нет
 А – нет, В – нет
Верны ли утверждения?
А) При оптимизации сетевого графика по трудовым ресурсам в первую очередь оптимизацию следует проводить по тому виду ресурсов, который является отстающим 
В) При оптимизации сетевого графика по трудовым ресурсам в первую очередь оптимизацию следует проводить по тому виду ресурсов, который является определяющим для выполнения данного комплекса работ по проекту
(*ответ*) А – нет, В – да
 А – да, В – да 
 А – да, В – нет
 А – нет, В – нет
Верны ли утверждения?
А) При планировании денежных ресурсов, необходимых для реализации проекта, стремятся к их равномерному распределению в течение года
В) При планировании денежных ресурсов, необходимых для реализации проекта, стремятся к первоочередному финансированию приоритетных работ по проекту
(*ответ*) А – да, В – нет
 А – нет, В – нет
 А – нет, В – да
 А – нет, В – нет
Верны ли утверждения?
А) При планировании сложных проектов огромное значение приобретает рациональное распределение всех видов имеющихся ресурсов
В) Одним из важнейших вопросов при разработке проекта является обеспечение соответствия между установленными сроками выполнения работ и имеющимися ресурсными возможностями
(*ответ*) А – да, В – да 
 А – да, В – нет 
 А – нет, В – да
 А – нет, В – нет
Верны ли утверждения?
А) При построении сетевого графика можно начинать последующую работу, не ожидая полного завершения предшествующей
В) В этом случае нужно «расчленить» предшествующую работу на две, введя дополнительное событие в том месте предшествующей работы, где может начаться новая
(*ответ*) А – да, В – да
 А – да, В – нет
 А – нет, В – да
 А – нет, В – нет
Верны ли утверждения?
А) Циклограмма неритмичного потока с однородным изменением ритма: угол наклона потоков при выполнении работ на различных захватках разный, но в параллельных потоках эти углы одинаковы
В) Циклограмма неритмичного потока с неоднородным изменением ритма: углы наклона отрезков, составляющих поток, не совпадают ни по номерам захваток, ни по различным потокам
(*ответ*) А – да, В – да 
 А – нет, В – нет 
 А – нет, В – да
 А – нет, В – нет
_ - линейная диаграмма продолжительности работ, отображающая работы в виде наклонной линии в двухмерной системе координат, одна ось которой изображает время, а другая – объемы или структуру выполняемых работ
(*ответ*) Циклограмма
_ вероятностная оценка продолжительности всего проекта - это средняя длина критического пути сетевого графика, которая вычисляется как сумма всех средних продолжительностей работ, лежащих на критическом пути
(*ответ*) Обобщенная
_ моделирование целей проекта позволяет выявить зоны конфликта целей и оптимизировать их путем установления взаимных ограничений
(*ответ*) Структурное 
 Линейное 
 Системное
Категория: экономические
Ответы:
Правильные вопросы выделены по тесту
тест уже прошел свою проверку