Добрый день,помогите с последовательностью ремонта!!!в квартире снесено все, работает электрик. нужно сделать: ремонт паркета, установить дверь, оклеить обои, шпаклевка стен, декоративная штукатурка на кухне, укладка кухонного фартука.кухню нужно закончить к 28 августа.после 28 августа можно клеить обои и устанавливать двери.а какая последовательность всего остального? все говорят по-разному мастера, у кого уточнять?пока план такой после электрика:шпаклевка стенукладка фартуканатяжные потолкидекоративная штукатуркаремонт паркетадвериобоиплинтус и обналичкаправильно?