Сейчас делаем 2 комнаты. Пол не трогаем, его потом циклевать.Стены/потолок - 1 день смыть, стереть, сколупать старую краску, оторвать обои, смыть краску со стен. Целый день ушел, потом промазать все грунтовкой.2 день - все стены и потолок выровнять ротбандом, Волма.3 день - все сохнет, можно делать что-то другое, окно там, батарею (откосы какие смотря, наши тоже штукатурные. сохнет долго)..4 день - все сохнет, погода плохая.Материалы современнее некуда. Волма сохнет быстрее Ротбанда.5 день - грунтовка, потолок и стены Ветонитом под покраску, в спальне под обои тонкий слой ветонита.6 день - еще раз ветонит, зашкурить, еще раз ветонит финишная отделка.7 день - шкурим, грунтовка, красим потолок 2 слоя, немного успеем поклеить обои.8 день - красим потолок 3 слой, покрасим стены 2 слой.9 день  3 слой стены, обои доклеят, окно покрасят.У меня 2 помещения небольших, по +-12 метров, работают 3 человека.Быстрее никак. все блин сохнет!Вы за неделю никак, минимум 2 недели, у вас еще пол, вероятно, под него новую стяжку, еще неделю прибавьте минимум.