Через 72 часа по ней можно ходить. А лить наливной пол после полного набора прочности - 28 дней. Наливной пол  до чистового покрытий - еще минимум неделя чтобы без испарений в паркет.Возведение перегородок (неделя),электрика, сантехника, это при самом лучшем раскладе - 2 недели, штукатурка 2 недели, шпатлевка (минимум 2 слоя и это же надо каждый вышкурить каждый). Короче объективных работ только на 3 месяца если нет простоя по материалам, нет проблем с рабочими, нет проблем с финансированием и с поставками отделочных материалов.