Хорошо. Тогда давайте посчитаем. Там правда вечно все меняется, так что в чем-то могу ошибаться. 1. Получение паспорта БТИ. 10 рабочих дней.2. Этап обследование и разработка проекта нового проема, организацией с СРО, где-то 15 рабочих дней.3. Так как это несущая стена, то потом согласование с Автором проекта дома. Можно и у них проект заказать, но это дорого очень. Но это может до 30 рабочих дней затянуться.4. Потом согласование с Мосжилинспекцией 20 рабочих дней. При этом собрать все необходимые документы, там большой список, не знаю, сколько будете собирать.5. Потом выполнение проема силами строительной фирмы с СРО с оформлением актов на скрытые работы. Там будет выходить инспекция еще проверять. Ну, может дней 10 на это уйдет, при хорошем раскладе;6. Потом новый план БТИ оформление 25 дней.Вот и считайте, все зависит, как вы быстро будете собирать и носить по инстанциям документы, договариваться с проектными и строительными организациями. И с какого раза у вас примут проект, а не замучают доработками, и как быстро примут готовую работу. Можно и на год удовольствие затянуть.