ну вот посчитайте примерно по времени, электрика от щитка это месяц примерно, у нас очень много подсветкиЗаливка полов стяжки, просушить нужно как следуетПотолки мы делали разноуровневые, сложный монтаж, в самый неподходящий момент не работал лифт, ждали, да и сам монтаж был почти месяц, где-то лампы, где-то ленту делали, штукатурка и так далееМы на разные работы нанимали разных людей, но часто накладки происходят что вроде запланировали другие работы, а не успели предыдущее купить/смонтировать и приходится ждать, но ведь строители не сидят и не ждут пока их позовут, они же на другом объекте работают, приходилось снова "занимать на них очередь", поэтому простой мог быть и 1-2 недели,а  без этой работы например следующую не начнешь, ну и так далее Не то что непрерывный процесс длится у нас, а получается что из-за разных накладок уходит время, но мы и не торопимся, нас так устраивает, иногда даже сами тянем время, потому что все очень дорого и просто нет денег, ждем до з/п