Исходя из моего субъективного опыта ремонта (скоро буду прекращать, т.к. закончить его, как известно нельзя)могу поделиться следующим:1. если будете менять проводку, хотя бы частично, лучше начать с нее, это пыльная и грязная работа, когда штробят летит куча бетонной пыли,отваливаются кусочки бетона, потом замазывают штробы - тоже куча грязи2. если будете стяжку делать на полу - то лучше потом ее, т.к. она долго сохнет, если обычная стяжка. 3. потолок (штукатурить-сохнет, грунтовать и шпаклевать-сохнет, грунтовать и красить - сохнет), тоже пыли-грязи куча4. пока сохнет потолок после штукатурки - штукатурка-грунтовка стен, пока сохнут стены - шпаклевка потолка, потолок сохнет - грунтовка-шпаклевка стен, и т.д.5. если менять окна - до поклейки обоев 6. ламинат, потом обои, потом плинтусы и двери (т.к. наличники поверх обоев и плинтусы). Если плитка на фартук на кухне - лучше сначала фартук сделать, а потом положить ламинат (если его будете туда класть)Про сантехнику не написали - сантехнические работы также лучше до отделочных сделать, т.е. после проводки и стяжки. Если есть возможность - надзирать за процессом по очереди лично. Если нервных клеток мало - проще все таки разориться на бригадира, пообещав ему дополнительный бонус и рекламу за хорошо сделанную работу через 1 месяц после окончания ремонта.