сейчас ремонт заканчиваем, делали так:снос перегородок и всего, что не надо  Затем возведение, потом электрика (советую очень тщательно всё продумать, для этого надо знать, где у вас будет мебель, техника стоять, доп. освещение если надо, вывод под теплый пол), разводка сантехники. Нужно определиться с потолком, если выравнивать и красить, то сначала выравнивание потолка, потом стены, стяжка и в самом конце перед отделкой стен красить(мы делали сначала стяжку потом стены, т.к. стяжка сохнет месяц). Если натяжной (мы делали натяжной), то либо перед обоями (покраской) либо после. Мы делали после поклейки обоев, местами попортили и испачкали. Через день два по стяжке можно ходить.Подготовка под окраску обычно более тщательная и дороже.Окна будете менять?Сначала меняли радиаторы, входная дверь, окна и балконы, установка кондей в два этапа, т.е. сначала вам прокладывают в стены все необходимое и потом когда ремонт завершен приходят и ставят внутренний блок.