опыт моей подруги: квартира 2ка. отдали ключи 10 июля - 11 июля пригнали местных дворников все разбирать, ломать и выносить (4 человека+руководил папа подруги). Управились за 3 дня. 14 числа ездили покупать материалы (сами только с прорабом тк рабочие были на другом объекте). 15 числа пришли электрики - через 3 дня все закончили (было 3 человека), но они до этого обсудили проект прокладки электрики. 18 приступили к черновой отделке) + пришел сантехник перебирать стояк в ванной (повезло тк сносить строить сантехкабину не надо). Через 2-3 недели обещают закончить черновую отделку и будет сохнуть стяжка. Не знаю насколько обещания рабочих будет соответствовать срокам, посмотрим.