Речь идет об увеличении смет четырех объектов, за строительство которых отвечал «Олимпстрой». Это санно-бобслейная трасса, ледовый дворец спорта для фигурного катания и шорт-трека, большая ледовая арена для хоккея с шайбой и центральный стадион. Суммарное превышение сметы по четырем объектам составило 17,7 млрд рублей.С 2010 года сложилась устойчивая практика срыва «Олимпстроем» сроков проектирования олимпийских объектов. После того как корпорация в итоге получала одобрение государственной экспертизы на смету, заключались дополнительные соглашения к договорам о строительстве. По условиям этих допсоглашений стоимость контрактов «Олимпстроя» с подрядчиками многократно возрастала.Несмотря на то, что суммы контрактов по другим объектам также были завышены, уголовные дела по ним пока не заведены. «По ледовому дворцу спорта для фигурного катания и соревнований по шорт-треку к июню 2012 года заключено 12 допсоглашений, а смета выросла с 5,6 млрд до 8,8 млрд рублей Первоначальная договорная стоимость Большой ледовой арены для хоккея с шайбой с помощью 18 допсоглашений подскочила с 8,5 млрд до 9,6 млрд рублей».В пресс-службе «Олимпстроя» не стали отрицать, что в компанию приходили аудиторы, но сообщили изданию, что ничего не знают об уголовных делах в отношении первых лиц госкорпорации.В результате завышения смет сочинские объекты сейчас превышают международные стандарты по стоимости в разы. Проектирование велось таким образом, чтобы выйти за рамки установленного госэкспертизой бюджета, Сроки проектирования и согласования проектной документации намеренно затягивались. В итоге теперь невозможно перепроектировать объекты и пересмотреть бюджеты.