Вы знаете, я начинала согласование .. считайте  ... уже 2 года назад как.По всем инстанциям сама.За это время сменился мэр, начальник перепланировки у проектировщиков и внесены изменения в постановление о перепланировке по Москве ...Алгоритм написать могу. Он по большому счету такой и остался:Проем в несущей стене:Изучаем законодательство http://www.consultant.ru/law/hotdocs/15304.html508 ПП ...1) Получаем в БТИ техпаспорт на квартиру (если нет) ... правда говорят, что БТИ с 1 января перестает существовать как орган ...2) Записываемся на прием к начальнику перепланировок на консультацию, где становится понятно можно ли в этом доме вообще что-то делать (зависит от панельности-кирпичности-этажности-даты постройки и что там под квартирой и над квартирой) и определяется дальнейшая судьба вашего проекта.3) В случае положительного решения, делается Техническое задание (для проема) ...4) После чего делается Проект предполагаемой перепланировки, где учитываются все изменения в квартире (туалеты, легкие перегородки, замена линолеума на плитку и т.д.)5) С ТехЗаданием, Проектом, Техпаспортом на квартиру, Свидетельством на квартиру (пакет доков уточняем по месту) идем в Жил Инспекцию, где через где-то месяц они выносят или не выносят Разрешение на проведение ремонтно-строительных работ по Проекту. На ремонт у нас 4 месяца.6) Делаем проем, ремонт, ставим двери.7) После окончания ремонта идем в ЖилИнспецию и сообщаем о том, что мы все сделали. При этом имеем на руках договор с теми кто делал проем, акт на скрытые работы по проему и акты на скрытые работы по гидро и шумоизоляции.ЖилИнспекция инициирует комиссию: инспектор МЖИ, проектировщики (обычно не приезжают, просто к ним надо съездить на подпись), ДЭЗ (у меня еще эксклюзивно пожарники были и СЭС, хотя обычно их нет - просто я сильно "везучая" ) - все приходят в один назначенный день и час и проверяют соответствие проделанных работ Проекту и всяким там нормам.Если все Ок, то подписывается акт приемки, с ним идем в БТИ и вызываем замер, делаем новый ТехПаспорт и экспликацию (метраж помещений) - что заносится в базу, после чего получаем новое Свидетельство о регистрации (даже если на 0,1 метр изменения есть со старыми данными, то лучше сделать новый документ)Если речь о перепланировке ненесущих стен, а так же организация туалета, совмещение санузла, то алгоритм такой:1) Читаем закон, что бы понимать что можно, а что нельзя.2) Получаем техпаспорт на квартиру3) Делаем копию поэтажки, на которой рисуем то, что хотим сделать4) Идем в ЖилИнспекцию с пакетом документов.5) Получаем разрешение6) Начинаем ремонт7) С Актами на гидро и шумоизоляцию рапортуем в ЖилИнспекцию о готовности ...далее как  при первом варианте.Если перепланировка уже выполнена, то надо сначала ехать в ЖилИнспекцию ... что бы понять по какому алгоритму идти.НО .. если вы меняли полы ... то будьте готовы предоставить Акты на скрытые работы (их можно купить, но это лишние траты  )При сложном варианте проектировщики делают "Техзаключение о допустимости сделанной перепланировки" и далее за разрешением от ЖилИнспекции и ... по стандартной схеме с Актами (особенно если ремонт был лет 15 назад ))) ) о гидро и шумоизоляции.У меня процесс согласования заняло почти 1,5 года. БТИ - 10 дней, Техзадание 40 рабочих дней, Проект 40 рабочих дней. Ремонт физически аж 6 месяцев получился ... если не больше.30 дней МЖИ разрешение делало + у меня месяц ушел на утряску косяков и боданий между проектировщиками, БТИ и МЖИ ... собственник как обычно крайний в этих случаях, но у меня все решилось благополучно и без финзатрат 2 недели ждала комиссию, 1 месяц на вызов техника БТИ и получение новых доков.Если есть возможность сначала получить разрешение, а потом делать ремонт - то это идеально.Я немного схулиганила, спасибо моим соседям, что не звонили с жалобами (ну и я молодец, так как шумели по графику, у соседей выясняли в какое время предпочтительнее тишину устраивать, убирали за собой грязь, вешала объяву в подъезде с извинениями за неудобства когда сильно пачкали и делали стяжку).Проем сделала когда было готово техзаключение и известны параметры усиления.Фактически у меня разрешение было дано 29 августа, а по факту 1 октября мы уже въезжали ))))В моем новом топе смысла нет ... ну если только Вы его откроете, а я вам туда скопирую это сообщение ))) ... так как законодательство меняется, чиновники меняются .. а значит и алгоритм может меняться в любую для собственника сторону ...Если есть вопросы, отвечу что знаю