Вы узаконивать это планируете?Если да, то алгоритм такой:1) Собираете документы (техпаспорт квартиры, поэтажка, св-во о регистрации собственности)2) Выясняете кто автор дома ... (по серии смотрите МНИИТЭП или еще кто)3) Читаете Закон о перепланировке и Жилищный Кодекс4) Рисуете желаемую перепланировку5) Если автор дома МНИИТЭП, то не лишним будет съездить к ним и проконсультироваться ... много денег сэкономите заплатив 600 рублей 6) Делаете ТехЗадание о возможности проемов в несущих стенах (МНИИТЭП около 20-25 тыс )7) По результатам делаете Проект (МНИИТЭП от 35 тыс)8) Собираете документы все и прямой наводкой в МЖИ (у них есть сайт, смотрите инфо там) чтобы получить Распоряжение на проведение перепланировки ... это 1 месяц ...9) После получения разрешения (выдают еще Журнал строительных работ) заключаете договор с фирмой, которая имеет СРО на проведение "проемных" работ (МНИИТЭП рекомендует "своих" .. что потом сильно облегчает бумажную волокиту  ) 10) Делаете проем - на руках у вас должны быть договор с фирмой. К этому договору должны быть приложены Лицензия СРО - копия с синей печатью и Акт на скрытые работы, "фирма" заполняет свою часть в Журнале.11) В МЖИ еще нужны будут Акты на гидроизоляцию мокрой зоны и шумоизоляцию полов. 12) Опять дорога в МЖИ к инспектору - на руках Разрешение и Акты на скрытые работы ...13) МЖИ организует выезд комиссии на объект, где смотрят соответствие проведенных работ с Проектом. Если где-то отступление от Проекта, то НЕ ЗАЧЕТ и все по новой ...14) Дальше беготня по инстанциям типа СЭС, пожарники и т.д. - индивидуально в зависимости от вида-типа вашей перепланировки ...15) вызов БТИ для инвентаризации и составления Нового паспорта и экспликации ...16) Переоформление документов в Регпалате, получение нового свидетельства о регистрации.Фирмы которые занимаются "согласованием" часто берут деньги за услуги без гарантии результата. Т.е. не факт, что все вами напридуманное получится у них согласовать. По времени у меня этот процесс (я все сама делаю) занял уже больше года. Пока дошли до 12 пункта ))))Если по Закону, то пока не будет распоряжения от МЖИ вы ни чего делать не можете - т.е. ожидание год!!!!По факту, мы сделали проем как только у меня на руках было техзаключение ...Если дом постройки после 2006 года, то ни какие проемы в НЕСУЩИХ стенах ни где делать НЕЛЬЗЯ ...Ну вот как-то так ...