Я на том же этапе, поэтому могу рассказать про свою последовательность, а вы смотрите, что вам из этого нужно а что нет.1. Готовность дома - полы, стены, межкомнатные перегородки, потолки, лестница, окна, двери. Естественно, все в черновом виде. Двери временные.2. Вызов БТИ, обмер, получение техпаспорта.3. С техпаспортом - подача доков на ТУ газ. Вода, свет у нас есть.4. Черновая электрика и слаботочка. К этому моменту вы должны продумать, что, как и где будет на вашей кухне (самое сложное место на мой взгляд), ну и вообще в доме. Чтобы знать, где примерно будут розетки. На данном этапе просто раскидываем провода.5. Отопление + теплые полы, сантехника, канализация. Можно параллельно с электрикой. Опять же, вы уже должны знать, где у вас будет раковина, где унитаз и пр. Можно (и нужно) развести все сразу с радиаторами, потом на время штукатурки радиаторы все равно придется снять.6. Подключение газа.7. Штукатурка стен, стяжка.8. Во время штукатурки вызываете того же электрика, который вам все разводил, он устанавливает подрозетники и розетки, включатели и пр.Это мой порядок, возможно, вы пойдете каким-то другим путем. Я ищу отдельных спецов на все, на электрику, отопление и воду у меня уже есть, даже сметы есть