Разругались с мужем. Помогите определить кто прав:Итак дано: 2-х комн. кв в кирпичном доме, ремонт нужен в следующем объеме: замена окон+остекление балкона, покраска потолков, переклейка обоев, санузел-полный ремонт (замена труб, сантехники, плитки), кухня - плитка пол и фартук, стены поклейка обоев + потолки. Замена межкомнатных дверей и перенос 1-го проема, ну и замена входной двери на железную. А, и циклевка паркета и лак.Я считаю, что порядок такой:1. замена окон+балкон2. перенос проема, размыв старых потолков, снятие обоев и подготовка стен.3. кухня - выкладывание плитки + наклеивание обоев+ покраска потолков везде4. санузел - все работы (этот пункт может идти в одно время с 2 и 3)5. циклевка паркета, покрытие его лаком6. наклеивание обоев7 замена межкомнатных дверей8. замена железной двериМуж считает, что окна не делают в самом начале - типа их зас.ут. Но, тогда на какой момент их перенести?