1. у нас домик строили 6х8, рытье траншеи глубина 1.5м под ленту заняло 4 дня, копали 3 чела2. 2 чела возводили по мере прокопки опалубки. а вязка арматуры около 3 дней3. 4 дня4. отстояться должен пока окончательно не высохнет, зависит еще от погоды, сыро или сухо на улице. мы ждали 10 дней5. я не помню чем мы утепляли, но утепляли точно + защита от влаги, кажется дня 2 на это ушлодальше не расскажу, уезжала и ответственным оставался муж