Это опять я. Прошу вашей помощи теперь в следующем. Мне нужно понимать реальные строки строительства. Примем как будто бы все работают без простоев, рабочие добросовестные, все материалы приезжают во вермя и т.п. Поправки на реальность я внесу.Сколько по времени может реально занять следующие мероприятия, при условии что работают 4-5 челов (не джамшуты):1. Рытье вручную траншеи под ленту и ее подготовка (засыпка песчанно-гравийной подушки) . Периметр 8*12. Объем выимки 103 куба. Глубина 1,8 м2. Возведение досчатой опалубки и вязка арматуры фундмамента. 3. Заливка подбетонки, заливка самого фундамента от минус 1,6 м до плюс 0,6 м (около 10 машин бетона). Миксеры и бетононасос будет.4. Сколько потом фундамент должен остояться прежде чем можно начинать монтаж плиты и кладку стен5. Гидроизоляция фундамента: гидростеклоизол 2 слоя на битумную мастику с двух сторон. Не решили еще будем утеплять экструдированным пенополистрером (скорее всего наврала название). Как вообще советуете или нет?6. Опалубка (нижняя -профнастил и боковая -нестрог доска)и армирование плиты 7,5*117. Заливка  плиты 1 этажа 7,5*11 - около 16 кубов. Миксеры и бетононасос будет.8. сколько потом ждать прежде чем можно класть стены?9. сколько делают плиту 2 этажа, учитывая установку подмостей. 10. Долго ли делаются монолитные перемычки и долго ли ждать пока на них можно делать кладку. Или лучше покупать готовые, чтобы тне терять время.Буду очень признательна, если примерно сориентируете по срокам. Чтобы можно было примерно ориентироваться по времени и по тем срокам что строители называют.