1. Очистка площадки для установки фундамента. Утилизация отходов в отведенном метсе (кострище, мусорный контейнер)2. Рытье котлована под фундамент. Складирование земли в отведенном согласно приложению 1.1. месте. Погрузка выкопанной земли в транспортное средство (камаз, зил). Разбрасывание и разравнивание плодородного слоя снятой земли согласно п.ХХ приложения ХХХ3. Устройство песчаной подушки. Разгрузка камаза с песком, сладирование материала согласно п.ХХ приложения ХХХХ4. Утилизация (выброс, вынос, вывоз) мусора, возникшего при производстве работ по п1-4.все, дальше голова сегодня не работает, но я считаю (и всегда так и делаю) продолжать нужно в таком вот подробном духе и то, я думаю что это набросок, нужно каждый пунк еще раз продумать и перечитать. Вплоть до "восстановление испорченного Исполнителем забора (фасада, дорожки, клумбы) с применением материалов таких то (растений таких то, или компенсация такая-то) за счет исполнителя.Только чтобы все было по-честному нужно добавить еще и штрафы с Заказчика если он недопоставит материал, непоставит его в указанные сроки и тд итп.