внутреннюю лестницу сразу не делали, ее лучше с чистым полом делать, как нам сказали.мы делали:апрель коробка  (оцилиндровка), затем сразу же, это уже лето было крыша теплая и окно в ней.осенью - внутреняя покраска, окна.март - черный пол, потом чистовой, внутренние двери, к осени все закончили и въехали. Подводку септика делали параллельно, она стройке не мешает.