У нас стресс на стройке, млинШтукатурить должны были начать с 1 июня, начали вчера. Архи звонит вчера и говорит"На след. неделе будут делать стяжку пола"(девочки, не гарантирую правильный термин, т.к. не знаю как по-русски. Это заливают бетоном полы..)А до этого надо утеплить пол+проложить половое отопление. Когда мы будем это делать, я не знаю. Либо ждать 3 недели пока эта фирма освободится.  но пол то долго сохнет, т.е тока через 6 недель можно паркет/плитку ложить. А если добавит к этому 3 недели, то ваще-капец просто.Самый прикол, что эту работу надо делать только после штукатурки. короче, штукатурщик нас подвёл конкретно.Неск. фоток добавилаhttp://picasaweb.google.de/coolefrau/DropBox?authkey=Gv1sRgCM-7kqmU5Zyu2QE#