К началу ремонта желательно закупить или хотя бы заказать сантехнику, купить батареи -если меняете, заказать кухню - на руках иметь техпроект, посчитать плитку и купить ее или иметь возможность купить ее довольно быстро. Подоконники, если меняете .Купить или заказать паркет, половое покрытие.Подобрать двери -от их размера зависят проемы,если не хотите потом подстраиваться под проемы и платить за нестандарт. Далее купить встройку-светильники на потолок - люстры можно купить позднее. Розетки ,выключатели-электрику неплохо тоже иметь или подобрать и иметь возможность сразу купить. Разобраться с мебелью -от ее расположения зависит почти все и в конце купить обои или заказать приблизительно за 3 месяца до окончания строительства и последнее - натяжные потолки,если есть то их делают довольно быстро и ура !! шторы в последний момент. Вообще ремонт идет оперативно, когда куплено все .