и это тоже мои проходили.1в1. что сказать- все от.езды, приезды- они шабашат на сторону. берут с вашим параллельно закпзы, чтобы не упустить и вас и тех.тем более есть не один отличается, а вся бригада.ясно же, чтотуехали на другой об.ект. что вы как маленькая.. верите..заболел то один то другой на неделю(!)Что бы сделала я. я так и сделала.1. потребовала смету оставшихся работ с суммами 2. потребовала план.нрафик этапов работ со СРОКАМИ И МАКСИМАЛЬНО ДЕТАЛЬНЫЙ. то есть 1-15 августа вырвюавнивание полов и штукатурка стен 15-20 обеспыливанме и грунтовка поверхностей, монтаж ГКЛ потолков 20-22стеклохолст и шпаклевка потолка гкл..и тд и тп.и ходила бы проверять сделанное по графику  то есть не ждите, когда срок сдвинется на месяц. а сразу на моменте 2 дня неуложились - дотошно спрашивать почему, ккк так, что делали в это время?навещать их ежедневно и без предупреждения. понимаю, это очень затратно по времени. но у вас нет выхода.  в разное время в 12, в обед, в 17или 18 (когда они заканчивают, в 19?те в 17 д.б на месте)и тд и тп. 3. сообщить им что взяли кредит на материалы и ремонт поэтому вам нужно закончить как можно скорее, % ежедневно идут.Смотреть на реакцию.  если ваш контроль и ваши строгости возымеют действие это одно. Если нет, то расставаться  удержал неустойку за все косяки и переделки и срыв сроков. Вме косяки документировать  на видео, как и случаи, что вы приехали в рабочее время, а вся бригада отсутствовала.  Буквально выписать это вме на листок, пока помните их промахи, просчёты и отсутствие. Это для разговора конструктивного со знакомыми.но есть вероятность, что поняв, что контроль ужесточился  они решат скорее вам уж доделать тк отмазки их больше не вызывают у вас доверия