Рабочая тетрадь для практических занятий по ПМ.02 "Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов" МДК 02.01"Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции"
Автор: Пчелинцева Юлия Игоревна (Преподаватель специальных дисциплин строительного отделения, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Пашковский сельскохозяйственный колледж»)
Тип документа: УМК. Аудитория: Студенты СПО. Дата публикации: 11.11.2017
Описание: Данная рабочая тетрадь предназначена для студентов 4 курса специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. После изучения каждой отдельной темы теоретического материала, для закрепления практических навыков выполнения расчетов и закрепления полученного материала, обучающиеся должны выполнить практическую работу. Обучающиеся сначала выполняют практическую работу по подсчету объемов работ и в следующей работе закрепляют имеющиеся знания при расчете и оформлении калькуляции трудовых затрат.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края  
«Пашковский сельскохозяйственный колледж»  
 
 
 специальность: 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»  
(углубленный уровень подготовки)  
 
 
Рабочая тетрадь  
для практических занятий по  
ПМ.02 МДК 02.01  
тема 7 «Технология и организация строительных процессов»  
студента  группы  
 
(Ф.И.О.)  
Вариант   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Краснодар 2016   
Рассмотрено и утверждено на заседании 
методического объединения строительного 
отделения  
Руководитель МО  
_______________ Г.А.Игошина  
«___» ___________ 20___г.  
Протокол № _____________  УТВЕРЖДАЮ  
заместитель директора по 
методической работе  
_________ И.М.Строцкая  
«___» ___________ 2015г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработчик:  
Пчелинцева Ю.И.  Преподаватель специальных дисциплин строительного 
отделения  
  
ВВЕДЕНИЕ  
Рабочая тетрадь является важнейшим элементом самостоятельной работы 
студентов. Цель – сформировать у студентов навыки применения теоретических 
знаний, полученных при изучении МДК 02.01  Темы 7 «Технология и 
организация строительных процессов », и определить уровень освоения ПК:  
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 
строительной площадке.  
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно -монтажные, ремонтные 
и работы по реконструкции строительных объектов.  
ПК 2.3. Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и 
расхода материальных ресурсов.  
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 
работ.  
Данная рабочая тетрадь предназначена для студентов 4 курса 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и  сооружений. 
После изучения каждой отдельной темы теоретического материала, для 
закрепления практических навыков выполнения расчетов и закрепления 
полученного материала, обучающиеся должны выполнить практическую работу.  
Количество часов, отданное на тему 7 «Технология и организация 
строительных процессов » - 126, из них 36 часов  практических занятий , 20 часов 
курсовой проект . 
Обучающиеся сначала выполняют практическую работу по подсчету 
объемов работ  и в следующей работе закрепляют имеющиеся знания при расче те 
и оформлении калькуляции трудовых затрат . 
 
 
  
Практическая работа №  1 
Тема:  Земляные работы  
Наименование работы:  Подсчет объемов траншеи  и котлована . 
Необходимая л итература:  Г.К. Соколов «Технология и организация 
строительства» . 
Объем выполняемой работы:  
Задание № 1. Рассчитать объем траншеи по заданным параметрам.  
Исходные данные : 
Таблица 1  
№ 
варианта  Вид грунта  Длина, м  Ширина, м  Глубина, м  
1 Насыпной  16 2,5 1,6 
2 Песчаный  23 2,7 2,7 
3 Гравелистый  22 2,4 1,1 
4 Глина  15 2,2 1,5 
5 Супесь  13 2,6 2,0 
6 Суглинок  18 2,8 2,2 
7 Насыпной  24 1,8 1,8 
8 Песчаный  27 2,2 1,4 
9 Гравелистый  31 2,5 2,5 
0 Глина  14 1,7 1,9 
 
 
1. Вычертите геометрическую  и расчетную  схем ы траншеи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Определите по таблице СНиП угол естественного откоса 
(показатель крутизны откоса).  
Наиболее допустимая крутизна неукрепленных откосов в грунтах 
естественной влажности  
Таблица 2  
Наименование грунтов  Крутизна откосов (отношение его высоты к 
заложению) при глубине выемки не более, м  
1,5 3,0 5,0 
Насыпной неуплотненный  1:0,67  1:1 1:1,25  
Песчаный и гравийный  1:0,5  1:1 1:1 
Супесь  1:0,25  1:0,67  1:0,85  
Суглинок  1:0 1:0,5  1:0,75  
Глина  1:0 1:0,25  1:0,5  
Лессы и лессовидные  1:0 1:05 1:0,5  
 
3. Рассчитать глубину заложения откоса:  
𝑥=ℎ×𝑚 = 
4. Определить  ширину траншеи по верху:  
𝑏 = 2𝑥 + 𝑎= = 
5. Рассчитать объем траншеи:  
𝑉тр=(𝑎+𝑏)
2×ℎ×𝐿= 
 
 
 
 
Задание №  2. Рассчитать объем котлована по заданным параметрам.  
Исходные данные : 
Таблица 3 
№ 
варианта  Вид грунта  Длина, м  Ширина, м  Глубина, м  
1 Насыпной  10,8 7,5 1,9 
2 Песчаный  15,7 12,1 3,6 
3 Гравелистый  26,8 18,4 2,5 
4 Глина  17,5 9,6 3,2 
5 Супесь  22,2 16,5 1,8 
6 Суглинок  20,1 13,3 3,3 
7 Насыпной  18,2 13,8 4,7 
8 Песчаный  19,2 12,3 2,4 
9 Гравелистый  18,9 15,5 3,4 
0 Глина  13,4 8,9 2,3 
 
1. Вычертите геометрическую  и расчетную  схем ы котлована.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Определите по таблице СНиП угол естественного откоса 
(показатель крутизны откоса).  
Наиболее допустимая крутизна неукрепленных откосов в грунтах 
естественной влажности  
Таблица 4  
Наименование грунтов  Крутизна откосов (отношение его высоты к 
заложению) при глубине выемки не более, м  
1,5 3,0 5,0 
Насыпной неуплотненный  1:0,67  1:1 1:1,25  
Песчаный и гравийный  1:0,5  1:1 1:1 
Супесь  1:0,25  1:0,67  1:0,85  
Суглинок  1:0 1:0,5  1:0,75  
Глина  1:0 1:0,25  1:0,5  
Лессы и лессовидные  1:0 1:05 1:0,5  
 
3. Рассчитать глубину заложения откоса:  
𝑥=ℎ×𝑚= 
4. Определить ширину  и длину  котлована по верху:  
с = 2𝑥 + 𝑎  = 
𝑑= 2𝑥 + 𝑏 = 
где: 
a –  
b –  
c –  
d –  
5. Рассчитать объем котлована:  
𝑉кот=(𝑎+𝑏)(𝑐+𝑑)
2×ℎ = 
 
 
Задание № 3.  
Исходными данными для подсчёта земляных работ служит план жилого 
здания. Фундамент под стены здания – ленточный из сборных элементов. Блоки -
подушки ФЛ укладывают на подготовку из бетона δ=100 мм, стеновые блоки 
ФБС устанавливают на блоки -подушки на цементн ом растворе.  
Произведите подсчет объёмов земляных работ в табличной форме с 
выполнением эскиза.  
 
 
 
 
n – вторая цифра номера в журнале  
 
 
 
 
 
 
 

Подсчет объемов земляных работ.  
Таблица 5 
№ 
п/п Наименование 
работ  Эскиз  Формула подсчета  Ед. 
изм. 
1 Грубая 
планировка 
грунта II группы 
бульдозером 
мощностью 96 
КВт   𝑆гр.пл.=(𝑎+2×15)(𝑏+2×15) 
а - длина здания;  
b – ширина здания  м2 
2 Срезка 
растительного 
слоя грунта II 
группы на 
глубину 0,2 м 
бульдозером 
мощностью 96 
КВт   𝑉ср=(𝑎+2с1)(𝑏+2с1)×𝛿 
а - длина здания;  
b – ширина здания  
с1 – ширина отмостки;  
δ – срезка растительного слоя  м3 
3 Механическая 
разработка грунта 
траншеи 
экскаватором с 
обратной лопатой    𝑉мех.тр=(𝑎+𝑏)
2×ℎ×𝐿 м3 
4 Механическая 
разработка грунта 
котлована 
экскаватором с 
обратной  лопатой    𝑉мех.кот=(𝑎+𝑏)(𝑐+𝑑)
2×ℎ м3 
5 Доработка грунта 
вручную    𝑉руч.дор=(𝑎′×𝑎тр×𝐿тр)+(𝑎′×
скот×𝑎кот) 
𝑎′ – толщина ручной доработки;  
𝑎тр – ширина траншеи ; 
𝐿тр – длина траншеи;  
𝑎кот – ширина котлована;  
𝑐кот – длина котлована . м3 
6 Обратная  засыпка 
пазух    𝑉о.з.=(𝑉мех.тр+𝑉мех.кот−𝑉зд+
𝑉руч.дор)−∑𝑉ф тр 
∑Vф тр – объем фундамента  в 
траншеи;  
Vзд– объем здания в котловане  м3 
  
Практическая работа №  2 
Тема:  Земляные работы  
Наименование работы:  Составление калькуляции трудовых затрат . 
Расчет состава комплексной бригады . 
Необходимая л итература:  Г.К. Соколов «Технология и организация 
строительства» , ЕНиР № 2.  
Объем выполняемой работы:  
1. Составить калькуляцию трудовых затрат.  
Калькуляция трудовых затрат  
Таблица 6 
№ 
п/п Наименование 
работ  Ед. 
изм. Объем 
работ  Норма времени  Трудоемкость  Рекоменду -
емый 
состав 
звена  маш×час  чел×час  маш×час  чел×час  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
2. Рассчитать состав комплексной бригады.  
2.1. Определяем по калькуляции трудовых затрат:  
- общую трудоемкость ∑𝑄общ = 
- трудо емкость  бульдозера  ∑𝑄бульд = 
- трудоемкость  экскаватора  ∑𝑄экс= 
- трудоемкость  землекопа ∑𝑄зем= 
 
2.2. Общее количество человек в бригаде.  
𝑁общ =∑𝑄общ×100%
𝑇×𝑛×𝑞= 
где: 
Qобщ – общая трудоемкость;  
T – продолжительность работ  (дни) ( 𝑇=𝑛×𝑘×𝑚, где n – шаг сменности,  
k – количество технологических ярусов,  m – количество захваток ); 
n – продолжительность смены (8ч.);  
q – процент выполнения норм (110%).  
 
- определяем количество бульдозеров : 
𝑁бульд =∑𝑄бульд ×𝑁общ
∑𝑄общ = 
- определяем количество экскаваторов : 
𝑁экс=∑𝑄экс×𝑁общ
∑𝑄общ = 
- определяем количество землекопов : 
𝑁зем=∑𝑄зем×𝑁общ
∑𝑄общ = 
 
 
 
  
Практическая работа №  3 
Тема:  Каменные работы . 
Наименование работы:  Подсчет объемов работ по каменной кладке . 
Необходимая л итература:  Г.К. Соколов «Технология и организация 
строительства»  
Объем выполняемой работы:  
Исходны е данны е: 
Таблица  7 
№ варианта  / 
№ схемы  Наружные 
стены, мм  Внутренние 
стены, мм  Перегородки, 
мм Размеры 
проемов, ( h×b) м 
1, 4, 7, 0  1 640 
(380/260)  380 
(190/190)  
120 О-1   1,5×1,2  
О-2   1,5×1,0  
О-3   1,5×1,5  
О-4   1,5×0, 7 
Д-1   2,1×0,9  
Д-2   2,1×0,8  
Д-3   2,1×0,7  
Д-4   2,1×1,4  
В-1   2,27×3,0  2, 5, 8  2 510 
(260/250)  380 
(190/190)  
3, 6, 9  3 380 
(190/190)  250 
(125/125)  
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Заполнить таблицу подсчета оконных и дверных проемов  
Таблица  8 
Марка, 
тип по 
чертежу  Размеры 
h×b, мм Кол-
во Количество проемов / S, м2 Площадь, 
м2 
       перего -
родки, 
δ=0,12м  ед. всех 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Итого:             
 
2. Заполнить таблицу подсчета объемов кладки.  
Таблица  9 
Ось  Участок 
в осях  Длина 
стены , м Отметка 
кладки  Высота 
участка, 
м Площадь, м2 
Толщина 
стены, м  Объем 
кладки, 
м3 от до стены с 
проемами  проемов  стены 
без 
проемов  
Наружные стены  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Итого:   
Внутренние стены  
           
           
           
Итого:   
Перегородки  
           
Итого:     
  
Практическая работа №  4 
Тема:  Каменные работы . 
Наименование работы:  Составление калькуляции трудовых затрат. 
Расчет состава комплексной бригады.  
Необходимая л итература:  Г.К. Соколов «Технология и организация 
строительства»,  ЕНиР № 1,  ЕНиР № 3.  
Объем выполняемой работы:  
1. Составить калькуляцию трудовых затрат.  
Калькуляция трудовых затрат  
Таблица 10 
№ 
п/п Наименование 
работ  Ед. 
изм. Объем 
работ  Норма времени  Трудоемкость  Рекоменду -
емый 
состав 
звена  маш×час  чел×час  маш×час  чел×час  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
2. Рассчитать состав комплексной бригады.  
2.1. Определить по калькуляции трудовых затрат:  
- общую трудоемкость ∑𝑄общ = 
- трудозатраты каменщиков  ∑𝑄кам= 
- трудозатраты плотников  ∑𝑄плот = 
- трудозатраты такелажников ∑𝑄такел = 
- трудозатраты машинистов  ∑𝑄маш = 
 
2.2. Определить общее количество человек в бригаде.  
𝑁общ =∑𝑄общ×100%
𝑇×𝑛×𝑞= 
где: 
Qобщ – общая трудоемкость;  
T – продолжительность работ (дни) ( 𝑇=𝑛×𝑘×𝑚, где n – шаг сменности,  
k – количество технологических ярусов,  m – количество захваток ); 
n – продолжительность смены (8ч.);  
q – процент выполнения норм (110%).  
 
- определяем количество каменщиков:  
𝑁кам=∑𝑄кам×𝑁общ
∑𝑄общ = 
- определяем количество плотников:  
𝑁плот =∑𝑄плот ×𝑁общ
∑𝑄общ = 
- определяем количество такелажников:  
𝑁такел =∑𝑄такел ×𝑁общ
∑𝑄общ = 
- определяем количество машинистов:  
𝑁маш =∑𝑄маш×𝑁общ
∑𝑄общ = 
 
 
  
Практическая работа №  5 
Тема:  Бетонные и железобетонные работы . 
Наименование работы:  Подсчет объемов бетонных работ . 
Необходимая л итература:  Г.К. Соколов «Технология и организация 
строительства»  
Объем выполняемой работы:  
Исходные данные : 
Фундамент:  
1. Количество  фундаментов  на плане  (𝑁фунд): 
№ 
варианта  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
𝑁фунд 30 18 20 24 12 16 20 42 15 36 
2. Высота подколонной части фундамента : ℎ1=1,5 м. 
3. Габариты подколонной части ф ундамента: 𝐿ф=1,0 м.; 𝐵ф=1,2 м. 
4. Количество ступеней фундамента : 𝑛ст=3. Высота ступени ℎ2(3,4) 
принимается равной  для четного варианта 0,2 м., для нечетного варианта  0,3 м.  
5. Габариты ступени фундамента (ширина ступени) : 
 𝑙1(2,3)=0,3 м.; 𝑏1(2,3)=0,3 м. 
Размеры подошвы фундамента определить самостоятельно, согласно 
полученным ранее сведениям о размерах элементов фундамента.  
Высоту фундамента 𝐻ф определить самостоятельно . 
 
Армирование фундамента:  
Горизонтальное  и вертикальное армирование подколонной части  
фундамента . 
1. Диаметр арматурных стержней : 𝑑𝑠𝑐=12 мм. 
2. Шаг стер жней в сетке подколонной части : 𝑎𝑐=100  мм. 
3. Количество сеток в подколонной части : 𝑛𝑐𝑐=4. 
 
Горизонтальное и вертикальное армирование  ступеней фундамента.  
1. Диаметр арматурных стержней : 𝑑𝑠𝑐=12 мм. 
2. Шаг стер жней в сетке ступеней: 𝑎𝑐=100  мм. 
3. Количество сеток в одной ступени : 𝑛𝑐𝑐=2. 
 
Примечание:  
Вес арматуры равен 0,888 кг/метр.  
Количество стержней в сетках рассчитывать с учетом величины защитного 
слоя бетона, величина которого приним ается равной 30 мм. 
Величина защитного слоя бетона для вертикальн ого армирования 
принимается  30 мм . 
 
 
 
1. Подсчет объемов опалубочных работ . 
1.1. Определить вес опалубки из расчета веса одного квадратного метра 
щита опалубки - 50 кг/м2, одного пог онного метра схватки - 7 кг/м.  
1.2. Длина схваток для подколонн ика или ступеней  фундамента : 
 𝐿сх𝑖=𝐿ф𝑖(𝐵ф𝑖)+0,1 м 
1.3. Схватки устанавливать по низу опалубочного короба каждой 
ступени, на подколоннике с ш агом не более 0,5 м по высоте.  
1.4. Составить спецификацию опалубки для устро йства фундаментов и 
бетонной подготовки . 
 
 

Спецификация элементов опалубки  
Таблица 1 1 Поз. 
Марка  Размеры 
щита, м  
Кол-во, шт  Площадь 
щитов, м2 Масса, кг  Всего , 𝑁фунд длина 
ширин а 
1 щита  
на 1 
фунд амент  
единицы  
на 1 
фунд амент  
Кол-во 
шитов , шт 
Масса, т  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Щиты  
           
           
           
           
           
           
           
           
Схватки  
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 

2. Подсчет объемов арматурных работ . 
2.1. Спец ификация арматурных сеток фундамента . 
Таблица 1 2 Марка  
Диаметр 
арматуры, мм  
Шаг стержней, 
мм 
Длина стержня , 
м 
Масса 1 п.м., кг  
Количество 
стержней в 
сетке, шт  
Масса стержней 
в сетке , кг 
Количество 
сеток , на 1 
фундамент шт  
Всего на 1 
фундамент, кг  Всего , 𝑁фунд Кол-во, шт  
Масса, т  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           
           
           
           
           
           
           
Итого:    
 
2.2. Специфи кация арматурных стержней фундамента.  
Таблица 1 3 Марка  
Диаметр 
арматуры, мм  
Шаг стержней, 
мм 
Длина стержня  
Масса 1 п.м., кг  
Количество 
стержней  
Масса стержней , 
кг 
Всего на 1 
фундамент, кг  Всего , 𝑁фунд Кол-во, шт  
Масса, т  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
Итого:    
 
2.3. Определить о бъем арматурных работ : 
 𝑀арм=Σ𝑀арм .сет.+Σ𝑀арм .ст.= 
где Σ𝑀арм .сет – масса вс ех сеток, т;  
      Σ𝑀арм .ст. - масса всех арматурн ых стержней , т. 
 
3. Подсчет объемов бетонных работ . 
Определить объем работ по приему бетонной смеси для устройства 
фундаментов и бетонных подготовок по геометрическим размерам конструкции . 
Устройство бетонной подготовки, как правило, проводится до опалубочных 
работ и бетонирования фундаментов, то есть объемы бетонных работ следует 
определить отдельно для бет онных подготовок и фундам ентов.  
3.1. Определение размеров бетонной подготовки 𝐿под×𝐵под для 
фундамента с подошвой 𝐿ф3×𝐵ф3: 
 𝐿под=𝐿ф3+0,2 м= 
 𝐵под=𝐵ф3+0,2 м= 
где 𝐿ф3 и 𝐵ф3 ширина и длина нижней ступени фундамента, м.  
3.2.  Определение объема бетонной подготовки:  
 𝑉бет.подг .=𝐿под×𝐵под×ℎпод×𝑁фунд = 
где ℎпод – высота бетонной подготовки, м.  
3.3. Определение объема фундамента.  
 𝑉фунд =(Σ𝑉ступ +𝑉подк)×𝑁фунд = 
где Σ𝑉ступ – объем ступеней одного фундамента, м3; 
  𝑉подк - объем подколонника (стакана) одного фундамента, м3/ 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Определение  объемов работ по приему бетонной смеси.  
 𝑉прием  бет.подг =𝑉подг = 
 𝑉прием  бет.фунд =𝑉фунд = 
где 𝑉подг – объем бетонных подготовок, м3; 
  𝑉фунд – объем фундаментов, м3. 
3.5.  Определение объема работ по подаче бетонной смеси для 
устройства бето нных подготовок  и фундаментов.  
 𝑉под .бет.подг .=𝑉прием  бет.подг .×𝐾= 
 𝑉под .бет.фунд .=𝑉прием  бет.фунд .×𝐾= 
где 𝐾 – коэффициент, учитывающий потери бетонной сме си при подаче к 
месту укладки, 𝐾=1,02. 
 
 
  
Практическая работа № 6 
Тема:  Бетонные и железобетонные работы . 
Наименование работы:  Составление калькуляции трудовых затрат. 
Расчет состава комплексной бригады  
Необходимая л итература:  Г.К. Соколов «Технология и организация 
строительства»,  ЕНиР № 4.  
Объем выполняемой работы:  
1. Составить калькуляцию трудовых затрат.  
Калькуляция трудовых затрат  
Таблица 1 4 
№ 
п/п Наименование 
работ  Ед. 
изм. Объем 
работ  Норма времени  Трудоемкость  Рекоменду -
емый 
состав 
звена  маш×час  чел×час  маш×час  чел×час  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
2. Рассчитать состав комплексной бригады.  
2.1. Определить по калькуляции трудовых затрат:  
- общую трудоемкость ∑𝑄общ = 
- трудозатраты бетонщика ∑𝑄бет= 
- трудозатраты плотника (слесаря) ∑𝑄плот (слес )= 
- трудозатраты арматурщика ∑𝑄арм== 
- трудозатраты машиниста бетоносмесятеля ∑𝑄маш == 
 
 
 
2.2. Определить общее количество человек в бригаде.  
𝑁общ =∑𝑄общ×100%
𝑇×𝑛×𝑞= 
где: 
Qобщ – общая трудоемкость;  
T – продолжительность работ (дни) ( 𝑇=𝑛×𝑘×𝑚, где n – шаг сменности,  
k – количество технологических ярусов,  m – количество захваток ); 
n – продолжительность смены (8ч.);  
q – процент выполнения норм (110%).  
 
- определяем количество б етонщиков:  
𝑁бет=∑𝑄бет×𝑁общ
∑𝑄общ = 
- определяем количество плотников (слесарей):  
𝑁плот (слес )=∑𝑄плот (слес )×𝑁общ
∑𝑄общ = 
- определяем количество арматурщиков:  
𝑁арм=∑𝑄арм×𝑁общ
∑𝑄общ = 
- определяем количество машинистов бетоносмесителя:  
𝑁маш =∑𝑄маш×𝑁общ
∑𝑄общ = 
 
  
Практическая работа №  7 
Тема:  Монтаж строительных конструкций  
Наименование работы:  Подсчет объемов монтажных работ  
Необходимая литература: Г.К. Соколов «Технология и организация 
строительства»  
Объем выполняемой работы:  
Исходные данные:  
Длина здания  - 60 м  
Шаг крайних колонн  - 6 м 
Шаг средних колонн - 12м 
Количество пролётов - 4 пролета  
Пролёт  - 24м 
Шаг ферм  -6 м 
Высота от пола до низа фермы  – 9,6 м 
Несущий элемент покрытия  - ферма  
Бетон стеновых панелей - ячеистый.  
 
План колонн, располож ение подкрановых балок, подстропильных  
ферм  
 

План ферм, плит пок рытия  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема раскладки стеновых панелей  
Фасад 1  
 
Фасад 2  
 
 
Поперечный разрез  
 
 

2. Подсчет объёмов монтажных работ  
Таблица 1 5 
№ Наименование 
элементов  Марка Размер, м  Масса, т Объем 
элемента  Площ ад
ь 
элемент
а Кол
-во длина  ширин
а высот
а оди
н все оди
н все 
1 Колонны  К1 
К2 
К3 0,8 
0,8 
0,5 0,4 
0,5 
0,5 10,6 
9,6 
10,5 7,1 
11,2 
6,6 156,
2 
201,
6 
158,
4 3,09 
4,43 
2,87 68 
79 
70 - 
- 
- 22 
18 
24 
2 Подкрановые 
балки  Пб-1 
Пб-2 6 
12 0,4 
0,6 0,8 
1,4 3,8 
10 76 
300 1,6 
4,3 32 
129 - 
- 20 
30 
3 Подстропильные 
фермы  Пф 12 0,3 2,2 11,3 169,
5 4,9 73,
5 - 15 
4 Плиты покрытия  П-1 6 3,0 0,3 2,7 864 1,2 384 18 320 
5 Стеновые панели  Сп-1 
Сп-2 6 
6 1,2 
1,8 0,3 
0,3 2 
3 720 
300 0,8 
0,8 288 
80 7,2 
10,8 360 
100 
6 Фермы  Ф-1 24 0,24 3,3 9,2 145,
2 4 176 - 44 
7 Оконные блоки  Ок-1 6 - 1,2 0,6 28,8 0,7 33,
6 7,2 48 
 
3. Ведомость подсчета объемов монтажных работ  
Таблица 1 6 
№ Наименование работ  Единицы 
измерения  Количество  Примечание  
1 Монтаж колонн массой : 
до 8 т 
до 15 т шт.   
2 Монтаж подкрановых балок 
массой : 
до 5 т 
до 11 т шт.   
3 Монтаж ферм массой до 12т  шт.   
4 Монтаж подстропильных ферм  
массой до 12т  шт   
5 Монтаж плит покрытия площадью 
до 20 м2 шт.   
6 Монтаж стеновых панелей 
площадью : 
до10  м2 
до15  м2 шт.   
7 Сварка ферм с колоннами  м.п.   
8 Сварка подстропильных ферм с 
колонной  м.п.   
9 Сварка подкрановых балок  м.п.   
10 Сварка стеновых панелей  м.п.   
11 Сварка плит покрытия  м.п.   
12 Заливка швов покрытий  100 м   
13 Герметизация швов панелей : 
горизонтальные  10 м    
вертикальные  
14 Заделка стыков колонн с 
фундаментом  шт.   
 
  
Практическая работа №  8 
Тема:  Монтаж строительных конструкций . 
Наименование работы:  Составление калькуляции трудовых затрат. 
Расчет состава комплексной бригады  
Необходимая л итература:  Г.К. Соколов «Технология и организация 
строительства»,  ЕНиР № 4 , ЕНиР № 22 . 
Объем выполняемой работы:  
1. Составить калькуляцию трудовых затрат.  
Калькуляция трудовых затрат  
Таблица 1 7 
№ 
п/п Наименование 
работ  Ед. 
изм. Объем 
работ  Норма времени  Трудоемкость  Рекоменду -
емый 
состав 
звена  маш×час  чел×час  маш×час  чел×час  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
2. Рассчитать состав комплексной бригады.  
2.1. Определить по калькуляции трудовых затрат:  
- общую трудоемкость ∑𝑄общ = 
- трудозатраты монтажника  ∑𝑄монт = 
- трудозатраты машиниста  ∑𝑄маш = 
- трудозатраты электросварщика  ∑𝑄свар = 
 
2.2. Определить общее количество человек в бригаде.  
𝑁общ =∑𝑄общ×100%
𝑇×𝑛×𝑞= 
где: 
Qобщ – общая трудоемкость;  
T – продолжительность работ (дни) ( 𝑇=𝑛×𝑘×𝑚, где n – шаг сменности,  
k – количество технологических ярусов,  m – количество захваток ); 
n – продолжительность смены (8ч.);  
q – процент выполнения норм (110%).  
 
- определяем количество монтажников : 
𝑁монт =∑𝑄монт ×𝑁общ
∑𝑄общ = 
- определяем количество машинистов : 
𝑁маш =∑𝑄маш×𝑁общ
∑𝑄общ = 
- определяем количество электросварщиков : 
𝑁свар =∑𝑄свар×𝑁общ
∑𝑄общ = 
 
 
  
Практическая работа № 9  
Тема:  Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий  
Наименование работы:  Подсчет объемов кровельных работ  
Необходимая литература:  Г.К. Соколов «Технология и организация 
строительства»  
Объем выполняемой работы:  
Исходные данные:  
1. Согласно варианту,  составить конструкцию кровли.  
№ 
варианта  № схемы  Размеры 
здания, мм  Примечание  
1 4 21,6×13,8  с холодным чердаком  
2 2 28,0×12,4   
3 3 25,2×14,4  с холодным чердаком  
4 1 48,0×12,0   
5 3 16,8×14,4  с холодным чердаком  
6 2 15,4×12,4   
7 4 27,6×13,8  с тёплым  чердаком  
8 2 22,6×12,4   
9 3 18,8×12,0  с теплым чердаком  
0 1 36,0×12,0   
 

 
 
 

2. Подсчет объемов кровли  
Таблица 18  
№ 
п/п Наименование работ  Эскиз  Формула 
подсчета  Ед. 
изм. Кол-
во 
1 2 3 4 5 6 
      
 
  
Практическая работа №10  
Тема:  Работы по устройству  защитных и изоляционных покрытий . 
Наименование работы:  Составление калькуляции трудовых затрат. 
Расчет состава комплексной бригады  
Необходимая л итература:  Г.К. Соколов «Технология и организация 
строительства»,  ЕНиР № 6, ЕНиР № 7. 
Объем выполняемой работы:  
1. Составить калькуляцию трудовых затрат.  
Калькуляция трудовых затрат  
Таблица 19  
№ 
п/п Наименование 
работ  Ед. 
изм. Объем 
работ  Норма времени  Трудоемкость  Рекоменду -
емый 
состав 
звена  маш×час  чел×час  маш×час  чел×час  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
2. Рассчитать состав комплексной бригады.  
2.1. Определить по  калькуляции трудовых затрат:  
- общую трудоемкость ∑𝑄общ = 
- трудозатраты изолировщиков  ∑𝑄изол = 
- трудозатраты кровельщиков  ∑𝑄кров = 
- трудозатраты плотников  ∑𝑄плот = 
 
2.2. Определить общее количество человек в бригаде.  
𝑁общ =∑𝑄общ×100%
𝑇×𝑛×𝑞= 
где: 
Qобщ – общая трудоемкость;  
T – продолжительность работ (дни) ( 𝑇=𝑛×𝑘×𝑚, где n – шаг сменности, 
k – количество технологических ярусов, m – количество захваток ); 
n – продолжительность смены (8ч.);  
q – процент выполнения норм (110%).  
 
- определяем количество изолировщиков : 
𝑁изол =∑𝑄изол ×𝑁общ
∑𝑄общ = 
- определяем количество кровельщиков : 
𝑁кров =∑𝑄кров ×𝑁общ
∑𝑄общ = 
- определяем количество плотников : 
𝑁плот =∑𝑄плот ×𝑁общ
∑𝑄общ = 
 
 
 
 
  
Практическая работа № 11  
Тема:  Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий  
Наименование работы:  Подсчет объемов гидроизоляционных работ.  
Необходимая литература:  Г.К. Соколов «Технология и организация 
строительства»  
Объем выполняемой работы:  
Исходные данные:  
Объект - одноэтажный кирпичный жилой дом, размеры осей в плане 
14,89×12,67 м.  
Фундаменты – ленточные монолитные. Вертикальная гидроизоляция - 
оклеечная, горизонтальная гидроизоляция – рулонная.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Подсчет объемов работ:  
1.1. Устройство горизонтальной рулонной гид роизоляции : 
 𝑆гг=𝑏×𝑙= 
1.2. Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции : 
 𝑆вг=𝑙×ℎ= 
 
 
 
  
Практическая работа №12  
Тема:  Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий . 
Наименование работы:  Составление калькуляции трудовых затрат. 
Расчет состава комплексной бригады  
Необходимая л итература:  Г.К. Соколов «Технология и организация 
строительства»,  ЕНиР № 11. 
Объем выполняемой работы:  
1. Составить калькуляцию трудовых затрат.  
Калькуляция трудовых за трат  
Таблица 20 
№ 
п/п Наименование 
работ  Ед. 
изм. Объем 
работ  Норма времени  Трудоемкость  Рекоменду -
емый 
состав 
звена  маш×час  чел×час  маш×час  чел×час  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
 
2. Рассчитать состав комплексной бригады.  
2.1. Определить по калькуляции трудовых затрат:  
- общую трудоемкость ∑𝑄общ = 
- трудозатраты гидро изолировщиков ∑𝑄г.изол = 
 
2.2. Определить общее количество человек в бригаде.  
𝑁общ =∑𝑄общ×100%
𝑇×𝑛×𝑞= 
 
где: 
Qобщ – общая трудоемкость;  
T – продолжительность работ (дни) ( 𝑇=𝑛×𝑘×𝑚, где n – шаг сменности, 
k – количество технологических ярусов, m – количество захваток ); 
n – продолжительность смены (8ч.);  
q – процент выполнения норм (110%).  
 
- определяем количество гидро изолировщиков:  
𝑁г.изол=∑𝑄г.изол ×𝑁общ
∑𝑄общ = 
 
  
Практическая работа № 13 
Тема:  Работы по устройству отделочных  покрытий . 
Наименование работы:  Подсчет объемов штукатурных  работ  
Необходимая литература:  Г.К. Соколов «Технология и организация 
строительства»  
Объем выполняемой работы:  
Исходные данные:  
Объект - одноэтажный кирпичный жилой дом, размеры осей в плане 
14,89×12, 67 м. 
Высота этажа – 2,8 м.  
Размеры окон: О -1 - 1,2×1,5 м; О -2 – 1,5×1,5 м; О -3 – 1,0×0,6 м.  
Размеры дверей: Д -1 – 1,1×2,1 м; Д -2 – 0,9×2,1 м; Д -3 – 0,7×2,1 м.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Подсчитать площади помещений.  
Экспликация помещений  
Таблица 2 1 
№ п/п  Наименование помещений  Площадь, м2 Прим ечание  
1 2 3 4 
1 Тамбур    
2 Холл    
3 Кухня    
4 Столовая    
5 Санузел    
6 Спальня    
7 Спальня    
8 Гараж    
 
2. Подсчет оштукатуривания поверхностей.  
Таблица 2 2 
№ п/п  Наименование 
помещений  Периметр, 
м Площадь оштукатуривания, 
м2 
стены  потолок  
1 2 3 4 5 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
 
3. Подсчет площадей оконных и дверных откосов : 
 𝑃ок×0,3= 
 𝑃дв×0,3= 
 
  
Практическая работа №14  
Тема:  Работы по устройству отделочных покрытий.  
Наименование работы:  Составление калькуляции трудовых затрат. 
Расчет состава комплексной бригады  
Необходимая л итература:  Г.К. Соколов «Технология и организация 
строительства»,  ЕНиР № 8. 
Объем выполняемой работы:  
1. Составить калькуляцию трудовых затрат.  
Калькуляция трудовых затрат  
Таблица 23 
№ 
п/п Наименование 
работ  Ед. 
изм. Объем 
работ  Норма времени  Трудоемкость  Рекоменду -
емый 
состав 
звена  маш×час  чел×час  маш×час  чел×час  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
2. Рассчитать состав комплексной бригады.  
2.1. Определить по калькуляции трудовых затрат:  
- общую трудоемкость ∑𝑄общ = 
- трудозатраты штукатуров  ∑𝑄штук = 
 
2.2. Определить общее количество человек в бригаде.  
𝑁общ =∑𝑄общ×100%
𝑇×𝑛×𝑞= 
 
где: 
Qобщ – общая трудоемкость;  
T – продолжительность работ (дни) ( 𝑇=𝑛×𝑘×𝑚, где n – шаг сменности, 
k – количество технологических ярусов, m – количество захваток ); 
n – продолжительность смены (8ч.);  
q – процент выполнения норм (110%).  
 
- определяем количество штукатуров : 
𝑁штук =∑𝑄штук ×𝑁общ
∑𝑄общ = 
 
 
 
  
Практическая работа № 15  
Тема:  Работы по устройству отделочных покрытий.  
Наименование работы:  Подсчет объемов полов.  
Необходимая литература:  Г.К. Соколов «Технология и организация 
строительства»  
Объем выполняемой работы:  
Исходные данные:  
Объект - одноэтажный кирпичный жилой дом, размеры осей в плане 
14,89×12,67 м.  Полы выполнены по грунту.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Составить схему пола.  
Экспликация полов  
Таблица 24 
№ поме -
щения  Тип пола  Схема пола  Данные элементов  Площадь, 
м2 
 Керамическая 
плитка     
 Паркет     
 Линолеум     
 бетонные     
 
2. Подсчет объемов полов.  
Таблица 25 
№ 
помещения  Площадь покрытия, м2 Подготовка  
       
        
        
        
        
Итого:         
  
Практическая работа №16  
Тема:  Работы по устройству отделочных  покрытий . 
Наименование работы:  Составление калькуляции трудовых затрат. 
Расчет состава комплексной бригады  
Необходимая л итература:  Г.К. Соколов «Технология и организация 
строительства»,  ЕНиР № 19. 
Объем выполняемой работы:  
1. Составить калькуляцию трудовых затрат.  
Калькуляция трудовых затрат  
Таблица 26 
№ 
п/п Наименование 
работ  Ед. 
изм. Объем 
работ  Норма времени  Трудоемкость  Рекоменду -
емый 
состав 
звена  маш×час  чел×час  маш×час  чел×час  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
2. Рассчитать состав комплексной бригады.  
2.1. Определить по калькуляции трудовых затрат:  
- общую трудоемкость ∑𝑄общ = 
- трудозатраты бетонщиков  ∑𝑄бет= 
- трудозатраты плотника  ∑𝑄плот = 
- трудозатраты паркетчика  ∑𝑄парк = 
- трудозатраты облицовщика -плиточника  ∑𝑄об.пл.= 
- трудозатраты облицовщика синтет. материалами  ∑𝑄об.син.мат .= 
 
2.2. Определить общее количество человек в бригаде.  
𝑁общ =∑𝑄общ×100%
𝑇×𝑛×𝑞= 
где: 
Qобщ – общая трудоемкость;  
T – продолжительность работ (дни) ( 𝑇=𝑛×𝑘×𝑚, где n – шаг сменности, 
k – количество технологических ярусов, m – количество захваток ); 
n – продолжительность смены (8ч.);  
q – процент выполнения норм (110%).  
 
- определяем количество бетонщиков : 
𝑁бет=∑𝑄бет×𝑁общ
∑𝑄общ = 
- определяем количес тво плотников : 
𝑁плот =∑𝑄плот ×𝑁общ
∑𝑄общ = 
- определяем количество плотников:  
𝑁плот =∑𝑄плот ×𝑁общ
∑𝑄общ = 
- определяем количество паркетчиков : 
𝑁парк =∑𝑄парк ×𝑁общ
∑𝑄общ = 
- определяем количество облицовщиков -плиточников : 
𝑁об.пл.=∑𝑄об.пл.×𝑁общ
∑𝑄общ = 
- определяем количество облицовщиков синтет. материалами : 
𝑁об.син.мат .=∑𝑄об.син.мат .т×𝑁общ
∑𝑄общ =