-sxema.
Strelali kranlar yordamida yerdan turib 1 yoki 2 kran yordamida, ularni qanday yuk ko‘tarish qobiliyatidan qat’iy nazar;
2-sxema

|
-sxema.
Strelali kranlar yordamida yerdan turib 1 yoki 2 kran yordamida, ularni qanday yuk ko‘tarish qobiliyatidan qat’iy nazar;
2-sxema
|
bet | 17/106 | Sana | 16.05.2024 | Hajmi | 17,83 Mb. | | #238557 |
Bog'liq 5. AVTOMOBIL YO‘LLARIDAGI SUN’IY1docx1-sxema.
Strelali kranlar yordamida yerdan turib 1 yoki 2 kran yordamida, ularni qanday yuk ko‘tarish qobiliyatidan qat’iy nazar;
2-sxema.
“O‘zidan-oldinda” usuli bilan strelali o‘zi yurar kranlar bilan L-24 m gacha uzunlikdagi to‘sin va plitalarni montaj qilish.
3-sxema.
Strelali o‘zi yurar kranlar bilan ishchi ko‘prik ustidan turib montaj qilish sxemasi.
4-sxema.
Strelali kranlar bilan iqlimi sovuq joylarda muz ustidan turib montaj qilish (muz mustahkamligi qattiq bo‘lgan joylarda).
5-sxema.
Kozlovoy kranlar yordamida grunt yuzasidan yoki kran osti estakadalaridan turib montaj qilish.
6-sxema.
Konsol- jihozli kranlar yordamida.
7-sxema.
Suvni ustidan turib qalqib turgan kranlar yordamida.
8-sxema.
Derrik kranlar “O‘zidan-oldinda” yoki MK-63 markadagi rels ustidan xarakatlanadigan kranlar yordamida.
9-sxema.
Temir yo‘llardagi strelali kranlar yordamida temir yo‘l bo‘ylab o‘tayotgan yo‘l o‘tkazgichlar yordamida.
10-sxema.
Maxsus temir yo‘l konsol kranlari bilan temir yo‘l ostidan o‘tayotgan ko‘priklar vayo‘lo‘tkazgichlar uchun.
11-sxema.
Vaqtinchalik estakadalar ustidan ko‘ndalang siljish usuli bilan tayyor tayanchlar yordamida.Agar qurilish maydonida kranlar bo‘lmasa.
3.6-rasm. Strelali kranlar bilan uzlukli to‘sinli oraliq qurilmalarni montaj qilish texnologik sxemalari.
a) grunt ustidan montaj qilish; b) montaj qilingan to‘sin ustidan turib (o‘zidan oldin) montaj qilish; v) ishchi ko‘prigi ustida turib montaj qilish; g) muz ustida turib montaj qilish.
Yuqoridagi qayd etilgan kranlarni turlari bo‘yicha texnik xarakteristikalari spravochniklarda keltirilgan. To‘sin va plitalarni o‘rnatish sifati qurilish tashkilotini imkoniyatlari va tajribalariga bog‘liq bo‘ladi. Ko‘pgina hollarda o‘zi yurar strelali kranlarga extiyoj ko‘proq bo‘ladi.
Montaj qilish paytida to‘sinlarni tayanch qismlarga aniq, bexato o‘rnatish kerak.To‘sinlarni o‘rnatishda loyiha holatidan siljish 5….10 mm dan oshmasligi zarur. Aks holda ekspluatatsiya davri va yashash muddati qisqarishi mumkin. Qovurg‘ali to‘sinlar tayanch qismlarga o‘rnatilgandan so‘ng uni geometrik shakli o‘zgarmasligi uchun to‘sinni konsol qismiga yog‘och ustunlar qo‘yib chiqiladi bu esa to‘siq plitalari choklarini to‘ldirish uchun geometrik holatini saqlab turishiga sabab bo‘ladi. Choklar to‘ldirib bo‘lgandan song montaj vaqtinchalik yog‘och ustunlar olib tashlanadi.
Tavr shaklli to‘sinlarni choklarini to‘ldirish quyidagi tartibda olib boriladi:
Armatura chiqiqlari to‘g‘rilanadi, va korroziyadan chiqindidan tozalanadi.
Choklarga bo‘ylama armaturani o‘rnatib ularni o‘ram simlarni o‘rab chiqiladi.
Armatura chiqiqlari bilan sterjenlar bir-biriga ulanadi.
Shitli qolipni chokni tag qismidan osilgan holatda o‘rnatib mahkamlanadi va beton quyishga tayyorlanadi.
Choklar beton bilan to‘ldiriladi va beton qotishi va qishki vaqtda beton qotishini isitish yo‘llari bilan qotishini ta’minlanishi zarur.
3.7-rasm. Uzlukli to‘sinli oraliq qurilmalarni ,montaj qilish texnologik sxemalari:
a) tik oyoqli kran bilan; b) konsol-shlyuzli kran bilan; v) suzib turuvchi kran bilan; g) rels ustidagi kran bilan.
3.8-rasm. Uzlukli to‘sinli oraliq qurilmalarni montaj qilish texnologik sxemalari:
a) temir yo‘l setrelali kran bilan; b) temir yo‘l konsolli kran bilan yuqoridan turib; v) estakada bo‘ylab siljitish bilan.
Har statiyadan so‘ng sifat nazorati “Buyurtmachi” tomonidan amalga oshirilib, bajarilgan ishlar yuzasidan “akt” tuzilib, bu esa kelgusi ishlar davom ettirilishiga sabab bo‘ladi.
Strelali kranlarni tanlash quyidagi grafik bo‘yicha amalga oshiriladi.
“Strela chiqishi- yuk ko‘tarishi” va “Yukni ko‘tarish balandligi-yuk ko‘tarish”. Chizmalarda yuqoridagilarni aks ettiruvchi grafiklar bo‘lishi kerak.
“Ishlarni ishlab-chiqarish loyihalarida” har bir bajariladigan ishlar uchun texnologik reglamentlarga e’tibor berilishi kerak. Bu reglamentlarni qurilish tashkilotini texnik bo‘limi tomonidan va ba’zi hollarda loyiha va ilmiy idoralar amalga oshiriladi.
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
-sxema.
Strelali kranlar yordamida yerdan turib 1 yoki 2 kran yordamida, ularni qanday yuk ko‘tarish qobiliyatidan qat’iy nazar;
2-sxema
|