qurilishi tugallangan binolar, inshootlarning tayyorligi to'g'risida quyidagi shaklda Davlat qabul hay’atiga taqdim etish uchun dalolatnoma

|
qurilishi tugallangan binolar, inshootlarning tayyorligi to'g'risida quyidagi shaklda Davlat qabul hay’atiga taqdim etish uchun dalolatnoma
|
bet | 3/3 | Sana | 08.02.2024 | Hajmi | 1,76 Mb. | | #153071 |
Bog'liq 2-Amaliyqurilishi tugallangan binolar, inshootlarning tayyorligi to'g'risida quyidagi shaklda Davlat qabul hay’atiga taqdim etish uchun dalolatnoma tuzishi, shuningdek, qurilishga tayyorligi to'g'risida davlat qabul hay’ati tomonidan foydalanishga qabul qilish uchun ob'yekt zarur yig'ma materiallarni tayyorlashi shart.
Navbatdagi bosqichda qurilayotgan obyekt Davlat hay’atiga topshiriladi, u ob’yektning ahamiyatiga qarab turli organlar tomonidan tayinlanadi: noyob ob’ektlar – O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan; kompleks davlat va ishlab chiqarish obyektlari - tegishli vazirliklar va idoralar tomonidan; byudjet mablag'lari hisobidan qurilgan barcha uy-joy va fuqarolik ob'ektlari - hokimliklar tomonidan.
Ishlab chiqarish ob'yektlarini foydalanishga qabul qilishda Davlat qabul hay’ati tarkibiga quyidagilar kiritilishi kerak: buyurtmachi, ekspluatatsion tashkilot, Bosh pudratchi, hokimlik, Bosh loyihachi, Davlat arxitektura nazorati organi, sanitariya nazorati, yong'in nazorati organlari vakillari, tabiatni muhofaza qilish Qo'mitasi, bosh texnik davlat mehnat inspektori va moliyalashtirish banki.
Bundan tashqari, hay’at tarkibiga quyidagi tashkilot vakillari:
- o'z nazorati ostidagi ob'ektlar uchun Gosgortexnadzor;
- gidrotexnika inshootlari ob'yektlari bo'yicha "Davlatsubxo’jnazorat";
- neft va gaz sanoati ob'yektlari uchun "O'zgosneftegazinspektsiya";
- “Oʻzbekiston temir yoʻllari” AJ obʼyektlari va kirish temir yoʻl liniyalari boʻlgan korxonalar uchun OʻzDavtemyo’lnazorati;
- “O‘zgosenergonazorat” energetika ob’yektlari va energiyani ko‘p talab qiluvchi sanoat korxonalari;
- Telekommunikatsiya va aloqa vositalari davlat aloqa inspeksiyasi;
- Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi agrosanoat suv xo‘jaligi ob’yektlari uchun;
- Fuqaro muhofazasi obyektlari uchun Favqulodda vaziyatlar vazirligi;
- “O‘zavtoyo‘l” DAK yo‘l qurilishi ob’yektlari uchun;
- O'zbekiston nogironlar jamiyati davlat ob'yektlari uchun;
- davlat ahamiyatiga molik ob'yektlar bo'yicha Milliy xavfsizlik xizmatlari.
Zarur hollarda vakillar:
- budjet mablag‘lari va davlat ulushi ishtirokidagi qo‘shma korxonalar
hisobidan qurilgan ob’ektlar uchun Davlat mulk qo‘mitasi;
- murakkab va noyob ishlab chiqarish texnologiyasiga ega ob'ektlar uchun noyob texnologik uskunalar ishlab chiqaruvchisi.
O'z-o'zini nazorat qilish uchun savollar:
1. Binoni expluatatsiyasi nimalarni o'z ichiga oladi?
2. Odamlarning normal yashash sharoiti, dam olishi va mehnatini ta'minlash uchun nima zarur?
3. Texnik ekspluatatsiyaning binoni loyihalash va qurishdan farqi nimada?
4. Binolarning texnik ekspluatatsiyasi samaradorligini oshirish uchun nima kerak?
5. Amaldagi me'yoriy hujjatga ko'ra, binolarga expluatatsiya tizimi qanday?
6. Bino va inshootlarni texnik ekspluatatsiya qilishning ahamiyati, maqsadi va vazifalari.
7. Binolarni expluatatsiya tizimini qanday tadbirlar turlarini bilasiz? Har bir turning ma'nosi nima?
8. Muayyan bino uchun texnik xizmat ko'rsatishni boshqarish tizimini shakllantirishga qanday omillar ta'sir qiladi?
9. Binolarning texnik ekspluatatsiyasini moliyalashtirish uchun qanday mablag'lardan foydalanish mumkin?
10. UJMSH rahbari, bosh muhandisi, dispetcheri va nazoratchisi qanday vazifalarni bajaradi?
11. Qurilishi tugallangan obyektlarini foydalanishga qabul qilish bosqichlarini ko'rsating.
12. Ishchi komissiya qurilishi tugallangan obyektlarni foydalanishga qabul qilishda nimani tekshiradi?
13. Ishlab chiqarish ob’ektlarini foydalanishga qabul qilishda Davlat qabul
komissiyalari tarkibiga kimlar kiradi?
14. Davlat qabul komissiyasining vazifalari nimalardan iborat?
15. Obyekt foydalanishga qabul qilingandan keyin qabul qilish hujjatlari
qayerda saqlanadi?
16. Davlat qabul komissiyalarining vakolatlari qachon tugaydi?
17. Keyingi ta'mirlash-qurilish ishlariga qadar bino va uning elementlarining
samarali ishlashining taxminiy minimal muddati (kafolat muddatlari) qanday
me'yoriy hujjat bilan tartibga solinadi?
|
|
Bosh sahifa
Aloqalar
Bosh sahifa
qurilishi tugallangan binolar, inshootlarning tayyorligi to'g'risida quyidagi shaklda Davlat qabul hay’atiga taqdim etish uchun dalolatnoma
|