Darsning maqsadi - 1-rasm Ta'lim ip-ni loyihalash jarayonining kontekst diagrammasi

|
1-rasm Ta'lim ip-ni loyihalash jarayonining kontekst diagrammasi
|
bet | 2/4 | Sana | 21.09.2024 | Hajmi | 410,38 Kb. | | #271870 |
Bog'liq Amaliy-1 dttl1.1 Darsning maqsadi
Darsning vazifalari avtomatlashtirilgan iqtisodiy axborot tizimlarini (AEIS) yaratishning tipik bosqichlari va bosqichlarini o'rganish, ishni oldindan rejalashtirish metodologiyasini o'zlashtirish va tegishli ko'nikmalarni egallashdan iborat.
1.2 Topshiriq tartibi
Vazifani bajarish uchun quyidagilar kerak:
1) AEISni yaratish bo'yicha ishlarning bosqichlari, bosqichlari va mazmuni bilan "GOST 34. 601-90. Informatsion texnologiya. Avtomatlashtirilgan tizimlar uchun standartlar to'plami. Avtomatlashtirilgan tizimlar. Yaratilish bosqichlari ”(1.3-bet va [1]);
2) ma'lum bir variantga muvofiq mavzu sohasining qisqacha tavsifi bilan tanishib chiqing (1.6-band va universitetning axborot tizimi serverida, metodik ko'rsatmalar bilan mantiqiy diskda, ko'rsatilgan bo'lim va fanning "Vazifalar" katalogida joylashgan ma'lumotlar oqimlari va echilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar tavsifi, ish variantining raqamini o'z ichiga olgan ism bilan faylda; masalan: L: \\ inform \ IS DESIGN \ Jobs);
3) AEIS buyurtmachisi bo'lgan korxona nomini taklif qilish (ushbu nom loyiha hujjatlarida qo'llaniladi);
4) dastlabki ma'lumotlar asosida loyihalashdan oldin ishlarni bajarish uchun moliyaviy xarajatlarning dastlabki smetasini hisoblang va AEISni yaratish bo'yicha dastlabki ish jadvalini tuzing (1.4-band); 5) ish haqida hisobot tayyorlash (1.5-band).
1.3 AEIS yaratish jarayonining bosqichlari va bosqichlari
Ushbu ustaxonada AEISni yaratish jarayoni GOST 34. 601-90 ga binoan ko'rib chiqiladi, bu erda "belgilangan tartibda, o'zaro bog'liq, ishning bosqichlari va bosqichlarida birlashtirilgan, amalga oshirilishi belgilangan talablarga javob beradigan tizimni yaratish uchun zarur va etarli bo'lgan to'plam" sifatida taqdim etiladi. ”. Ushbu bo'lim standartning asosiy qoidalarini o'z ichiga oladi; uning mazmuni haqida batafsil ma'lumot olish uchun siz GOST 34. 601-90 hujjati bilan bevosita tanishishingiz kerak.
1
-
"AUni yaratish bosqichlari va bosqichlari berilgan natija bilan yakunlanadigan ishni oqilona rejalashtirish va tashkil etish sabablari bilan yaratish jarayonining qismlari sifatida ajralib turadi" (hujjatlar to'plami, quyi tizim, tizim komponenti) ".
"Tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladigan bosqichlar va bosqichlar - AEISni yaratish bo'yicha ishlarning ishtirokchilari, tuzilayotgan tizim xususiyatlariga (shartlar, moliyalashtirish, ijrochilar, korxonaning AEISni amalga oshirishga tayyorligi va boshqalar) qarab" shartnomalar va texnik topshiriqlarda belgilanadi. "
GOST 34.601 tomonidan tavsiya etilgan AEIS hayot tsiklining bosqichlari va bosqichlarining tarkibi 1.1-jadvalda keltirilgan. Ko'rib chiqilayotgan standartda " Barcha bosqichlarda" Loyihalash "bosqichi va ishlarning alohida bosqichlarini chiqarib tashlash, " Texnik loyihalash "va" Ish hujjatlari "bosqichlarini" Texnik loyihalash "bosqichiga birlashtirishga ruxsat beriladi . Yaratilgan AEISning o'ziga xos xususiyatlariga va ularni yaratish shartlariga qarab, ishlarning alohida bosqichlarini avvalgi bosqichlar tugashidan oldin, ishlarning bajarilish vaqtiga parallel ravishda, ishning yangi bosqichlarini kiritishga ruxsat beriladi ».
Quyida ishlarning mazmunini bosqichma-bosqich belgilaydigan GOST 34.601 ilovasidan parchalar keltirilgan. Ushbu iqtiboslar korxonada AUni loyihalashtirish va yaratish bo'yicha ishlarning mazmuni haqida g'oyalarni shakllantirishga imkon beradi:
"1.1 bosqichda ... umuman quyidagilarni bajaring:
- avtomatlashtirish ob'ekti va amalga oshirilayotgan faoliyat to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish;
- ob'ekt va amalga oshirilayotgan faoliyat sifatini baholash, avtomatlashtirish yordamida hal qilinishi mumkin bo'lgan muammolarni aniqlash;
- AU yaratish maqsadga muvofiqligini baholash (texnik-iqtisodiy, ijtimoiy va boshqalar) ».
"1.2 bosqichida ... atom elektr stantsiyasiga talablarni shakllantirish uchun dastlabki ma'lumotlar tayyorlanadi (avtomatlashtirish ob'ektining xususiyatlari, tizimga qo'yiladigan talablarning tavsifi, ishlab chiqish, ishga tushirish va ekspluatatsiya qilish uchun qabul qilinadigan xarajatlarning cheklanishi, tizimdan kutilayotgan ta'sir, yaratish va ishlatish shartlari tizimlar); AU uchun foydalanuvchi talablarini shakllantirish va ro'yxatdan o'tkazish ».
1.1-jadval - Avtomatlashtirilgan tizimlarni yaratish bo'yicha ishlarning bosqichlari va bosqichlari (GOST 34.601 bo'yicha)
Bosqichlar
|
Ish bosqichlari
|
1. AUga qo'yiladigan talablarni shakllantirish
|
1.1. Avtomatlashtirish ob'ektini tekshirish va atom elektr stantsiyasini yaratish zarurligini asoslash
1.2. Foydalanuvchilar talablarini shakllantirish
1.3. Bajarilgan ishlar to'g'risidagi hisobot va AEISni ishlab chiqish uchun arizani ro'yxatdan o'tkazish (taktik va texnik topshiriq)
|
2. Qurilish kontseptsiyasini ishlab chiqish
AS
|
2.1. Avtomatlashtirish ob'ektini o'rganish
2.2. Kerakli tadqiqot ishlarini olib borish
2.3. AEIS kontseptsiyasi uchun variantlarni ishlab chiqish, foydalanuvchi talablariga javob beradigan kontseptsiya variantini tanlash
2.4. Bajarilgan ishlar bo'yicha hisobotni ro'yxatdan o'tkazish
|
3. Texnik topshiriqlar (TOR)
|
3.1. AEISni yaratish uchun texnik shartlarni ishlab chiqish va tasdiqlash
|
4. Loyiha loyihasi
(RaI)
|
4.1. Tizim va uning qismlari uchun dastlabki dizayn echimlarini ishlab chiqish
4.2. AES va uning qismlari uchun hujjatlarni ishlab chiqish
|
5. Texnik
loyiha (TP)
|
5.1. Tizim va uning qismlari uchun dizayn echimlarini ishlab chiqish
5.2. AES va uning qismlari uchun hujjatlarni ishlab chiqish
5.3. AU ni to'ldirish uchun mahsulot etkazib berish bo'yicha hujjatlarni ishlab chiqish va rasmiylashtirish va / yoki ularni ishlab chiqish uchun texnik talablarni (texnik shartlar)
5.4. Avtomatlashtirish ob'ekti loyihasining tegishli qismlarida dizayn topshiriqlarini ishlab chiqish
|
6. Ishchi hujjatlar (RD)
|
6.1. Tizim va uning qismlari uchun ishchi hujjatlarni ishlab chiqish
6.2. Dasturlarni ishlab chiqish yoki moslashtirish
|
7. Ishga tushirish
|
7.1. Avtomatlashtirish ob'ektini AESni foydalanishga topshirishga tayyorlash
7.2. Kadrlar tayyorlash
7 .Z. AEIS etkazib beriladigan mahsulotlarning to'liq to'plami (dasturiy ta'minot, dasturiy ta'minot, dasturiy ta'minot komplekslari, axborot mahsulotlari)
7.4. Qurilish-montaj ishlari
7.5. Ishga tushirish ishlari
7.6. Dastlabki sinovlar
7.7. Sinov jarayoni
7.8. Qabul qilish testlari
|
8. Eskort
AEIS
|
8.1. Kafolatga muvofiq ishlarni bajarish
8.2. Kafolatdan keyingi xizmat
|
"2.1 ... va 2.2 ... bosqichlarida ishlab chiquvchi tashkilot avtomatizatsiya ob'ekti va foydalanuvchi talablarini amalga oshirish imkoniyatlarini baholash va baholash bilan bog'liq bo'lgan tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarini (R&D) batafsil o'rganadi, tuzadi va tasdiqlaydi. tadqiqotlar to'g'risida hisobot berish.
"2.3 bosqichida ... umuman olganda, ular yaratilgan AU kontseptsiyasining muqobil variantlarini va ularni amalga oshirish rejalarini ishlab chiqadilar; ularni amalga oshirish va saqlash uchun zarur resurslarni baholash; har bir variantning afzalliklari va kamchiliklarini baholash; taklif etilayotgan tizimning foydalanuvchi talablari va xususiyatlarini taqqoslash va eng yaxshi variantni tanlash; tizimni qabul qilish sifati va shartlarini baholash tartibini belgilash; tizim ta'sirini baholash ».
"3.1 bosqichda ... ular AES uchun texnik topshiriqlarni, agar kerak bo'lsa AES qismining texnik topshiriqlarini ishlab chiqadilar, rasmiylashtiradilar, kelishadilar va tasdiqlaydilar."
«4.1 bosqichda ... quyidagilar aniqlanadi: AU funktsiyalari; quyi tizimlarning funktsiyalari, ularning maqsadlari va rejalashtirilgan natijalari; vazifa komplekslari va individual topshiriqlarning tarkibi; axborot bazasi tushunchasi, uning kengaytirilgan tarkibi; ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi funktsiyalari; hisoblash tizimining tarkibi; asosiy dasturiy ta'minotning funktsiyalari va parametrlari ».
“5.1-bosqichda ... ular tizim va uning qismlari, tizimning funktsional va algoritmik tuzilishi, xodimlar va tashkiliy tuzilmalar funktsiyalari, texnik vositalar tuzilishi, muammolarni hal qilish algoritmlari va amaliy dasturlash tillari, tashkil etish va saqlash bo'yicha umumiy echimlarni ishlab chiqadilar. axborot bazasi, axborotni tasniflash va kodlash tizimi, dasturiy ta'minot ».
"4.2 va 5.2 bosqichlarida ... qabul qilingan loyiha qarorlarining to'liq to'plamini tavsiflash uchun zarur bo'lgan va AESni yaratish bo'yicha keyingi ishlar uchun etarli bo'lgan hajmda hujjatlarni ishlab chiqish, bajarish, muvofiqlashtirish va tasdiqlashni amalga oshiring".
“5.3 bosqichda ... quyidagilarni amalga oshiring: AESni yakunlash uchun mahsulot etkazib berish bo'yicha hujjatlarni tayyorlash va rasmiylashtirish; ommaviy talablarni aniqlash va ommaviy ishlab chiqarilmaydigan mahsulotlarni ishlab chiqish uchun texnik shartlarni tayyorlash ».
“5.4 bosqichda ... ular ishlab chiqadilar, loyihalashtiradilar, kelishadilar
atom elektr stantsiyasini yaratish bilan bog'liq qurilish, elektrotexnika, sanitariya va boshqa tayyorgarlik ishlari uchun avtomatlashtirish ob'ekti loyihasining qo'shni qismlarida dizayn topshiriqlarini tayyorlash va tasdiqlash ».
"6.1-bosqichda ... AESni ishga tushirish va uni ishlatish bo'yicha ishlarning bajarilishini ta'minlash, shuningdek, qabul qilingan loyiha qarorlariga muvofiq tizimning ekspluatatsion xususiyatlari (sifati) darajasini saqlab qolish uchun barcha kerakli va etarli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ishchi hujjatlarni ishlab chiqish, ijro, kelishuv va tasdiqlash ».
"6.2 bosqichida ... ular tizim dasturiy ta'minotini ishlab chiqadilar, sotib olingan dasturlarni tanlaydilar, moslashtiradilar va (yoki) bog'laydilar, dasturiy hujjatlarni ishlab chiqadilar ...".
"7.1 bosqichida ... AESni foydalanishga topshirish uchun avtomatlashtirish ob'ektini tashkiliy jihatdan tayyorlash bo'yicha ishlar olib borilmoqda, shu jumladan: AES tashkiliy tuzilmasi uchun loyihaviy echimlarni amalga oshirish; boshqaruv ob'ekti bo'linmalarini o'quv va uslubiy materiallar bilan ta'minlash; axborot tasniflagichlarini joriy etish ».
"7.2 bosqichida ... xodimlar o'qitiladi va ularning zavod faoliyatini ta'minlash qobiliyati tekshiriladi."
«7.3 bosqichida ... seriyali va bir martalik ishlab chiqarish qismlarini, materiallar va yig'ish mahsulotlarini sotib olish; kiruvchi sifat nazorati amalga oshiriladi ».
"7.4 bosqichda ... quyidagilarni amalga oshiring: texnik jihozlar va AES xodimlarini joylashtirish uchun ixtisoslashtirilgan binolarni (binolarni) qurish bo'yicha ishlarni bajarish; kabel kanallarini qurish; texnik vositalar va aloqa liniyalarini o'rnatish bo'yicha ishlarni bajarish; o'rnatilgan texnik jihozlarni sinovdan o'tkazish; ishga tushirish ishlarini bajarish uchun texnik vositalarni etkazib berish ».
«7.5 bosqichida ... ular apparat va dasturiy ta'minotni avtonom sozlashni amalga oshiradilar, ma'lumotlar bazasiga ma'lumotlarni yuklaydilar va unga xizmat ko'rsatish tizimini tekshiradilar; barcha tizim vositalarini kompleks sozlash ».
«7.6 bosqichda quyidagilar amalga oshiriladi: Dastur va dastlabki sinovlar metodikasiga muvofiq AUning ishlashga yaroqliligi va texnik topshiriqlarga muvofiqligi bo'yicha sinovlar; nosozliklarni bartaraf etish va AES uchun hujjatlarga, shu jumladan sinov hisobotiga muvofiq ekspluatatsion hujjatlarga o'zgartirishlar kiritish; atom elektr stansiyasini sinovdan o'tkazishga qabul qilish to'g'risidagi guvohnomani ro'yxatdan o'tkazish ».
“7.7 bosqichda ... ular quyidagilarni amalga oshiradilar: AESning eksperimental ishlashi; AES uchuvchi ekspluatatsiyasi natijalarini tahlil qilish; AC dasturini qayta ko'rib chiqish (agar kerak bo'lsa); AES apparatini qo'shimcha sozlash (agar kerak bo'lsa); sinov operatsiyasini yakunlash to'g'risidagi aktni rasmiylashtirish ».
"7.8 bosqichida ... o'tkazish:
- dasturga muvofiq texnik topshiriqlarga muvofiqligi bo'yicha testlar va qabul testlari usullari;
- AU sinovlari natijalarini tahlil qilish va testlar davomida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish;
- AESni doimiy ishlashga qabul qilish to'g'risidagi guvohnomani ro'yxatdan o'tkazish.
"8.1-bosqichda ... kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha ishlar olib borilmoqda,
belgilangan kafolat muddatlari davomida AES ishi davomida aniqlanib, AES uchun hujjatlarga zaruriy o'zgartirishlar kiritildi.
“8.2-bosqichda ... tizimning ishlashini tahlil qilish bo'yicha ishlar olib borilmoqda; AESning haqiqiy ekspluatatsion xarakteristikalarining dizayn qiymatlaridan chetlanishlarini aniqlash; ushbu og'ishlarning sabablarini aniqlash; aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va AESning ekspluatatsion xususiyatlarining barqarorligini ta'minlash; zavod uchun hujjatlarga kerakli o'zgarishlarni kiritish ».
O'quv seminari doirasida AEIS yaratish rejasini ishlab chiqishda 8 bosqichdan foydalanilmaydi.
|
| |