AEISni yaratish bo'yicha ishlarni oldindan rejalashtirish

|
AEISni yaratish bo'yicha ishlarni oldindan rejalashtirish
|
bet | 3/4 | Sana | 21.09.2024 | Hajmi | 410,38 Kb. | | #271870 |
Bog'liq Amaliy-1 dttl1.4 AEISni yaratish bo'yicha ishlarni oldindan rejalashtirish
Korxonada AEISni yaratish zarurligi to'g'risida qaror qabul qilish uchun avtomatlashtirish ob'ektining loyihalash oldidan so'rovini o'tkazish kerak; foydalanuvchilar tomonidan avtomatlashtirilgan tizimga qo'yiladigan talablarni shakllantirish, AEISni yaratish bo'yicha ishlarning asosiy yo'nalishlarini aniqlash. Buning uchun dastlabki taqvim rejasi tuzilishi kerak, unda ish vaqti va dastlabki moliyaviy xarajatlar aniqlanishi kerak. Ta'limni loyihalashni amalga oshirayotganda, dastlabki ish rejalashtirish quyida keltirilgan metodikaga muvofiq amalga oshirilishi mumkin.
Ish jadvali uchun shakl tayyorlang (1.2-jadval).
Berilgan variantga muvofiq 1.1 va 1.3-jadvallarga muvofiq AEISni yaratish bosqichlarining tarkibini aniqlang (1.3-jadval): RaI bosqichini chiqarib tashlash "-" belgisi bilan belgilanadi; TP va RD bosqichlarining "Muhandislik dizayni" bosqichiga qo'shilishi "+" belgisi bilan belgilanadi; dizayn bosqichlarining nomlari jadval jadvaliga kiritilishi kerak (1.2-jadval).
Har bir i bosqichda ish hajmini foizda ( d i ) belgilang; yig'indisi d i 100% ga teng bo'lishi kerak. Ushbu ishda vazifalar variantlari bo'yicha d i qiymatlarining tavsiya etilgan intervallari 1.4-jadvalda keltirilgan.
Shartning bajarilishini tekshiring
K st
∑ d i = 100, (1.1)
i = 1
bu erda K st - dizayn jarayonining belgilangan bosqichlari soni.
Joriy yilda ish boshlanishini hisoblab, 1.5-jadval ma'lumotlari bo'yicha kunlardagi ishlarning umumiy davomiyligini ( T o ) aniqlang (hisob-kitoblarni soddalashtirish uchun dam olish va ta'til kunlarini istisno qilmang). T o va d i qiymatlari mutaxassislarning (loyiha menejerlari, ushbu bilim sohasidagi mutaxassislar) tajribasi va bilimlari, shunga o'xshash loyihalar haqidagi ma'lumotlarga asoslanib belgilanadi.
Har bir i -inchi bosqichda ishning stavkasi (formulalar soni) formulasi bo'yicha
K D , i = T o d i / 100. (1.2)
1.2 formula bo'yicha hisoblangan K D , i qiymatlari butun songa qadar yaxlitlanishi kerak. Shartning bajarilishini tekshiring
K st
T o = ∑ K D , i . (1.3)
i = 1
Agar kerak bo'lsa, K D , i qiymatlarini (1.3) shart bajariladigan qilib tuzating.
Belgilangan sanadan boshlab har bir bosqichda ishning boshlanish va tugash sanalarini hisoblang :
- birinchi bosqichda ish boshlanish sanasi 1.5-jadvalda belgilangan,
- ishning i bosqichida ( D o , i ) yakunlangan sana formula bo'yicha aniqlanadi
D o , i = D n , i + K D , i - 1, (1.4)
qaerda D n , i - asarning boshlash sanasi i th bosqichida,
- keyingi, ( i + 1 ) - bosqichda ish boshlangan sana ( D n , i + 1 ) formula bo'yicha aniqlanadi
1
D n , i + 1 = D o , i + 1. (1.5)
Ishning boshlanishi va tugash sanalari, keyinchalik ishning mazmuni va shartlari, mijozlarning talablari va boshqa omillarni hisobga olgan holda aniqlanishi mumkin. Agar loyiha belgilangan oyning boshidan boshlanadigan bo'lsa, unda oxirgi bosqich uchun yakunlash sanasi dizayn ishlarining belgilangan muddatiga (oylarda) mos keladigan oyning oxirgi sanasi bo'lishi kerak.
Dastlabki ikki bosqichda moliyaviy xarajatlarning taxminiy miqdorini hisoblang
|
| |