Rejalashtirilgan faoliyat va uning atrof-muhitga ta'siri

2. Rejalashtirilgan faoliyat va uning atrof-muhitga ta'siri
“Feruza” konida 20-26, 1N-2N, 27-46-sonli quduqlarni burg‘ilashdan maqsad qatlamning ish rejimini va kondagi qiziqish zonalarini ishlab chiqarish darajasini aniqlash, chegaralarini aniqlash va aniqlashtirishdan iborat. keyinchalik ekspluatatsiya qilish bilan hosildor dalalar. Dizayn gorizonti Oksford-Kimmeridjian.
20-26,
1N-2N, 27-46 yo'nalishli baholash va qazib olish quduqlarini qurishni taklif qiladi . dizayn chuqurligi vertikal - 3500 m, magistral bo'ylab - 3541 m quduqlar yo'nalishli. Burg'ulash qurilmasi turi - ZJ 70 DBS . Minora turi - JJ 450/45-K. Drayv turi: dizel-elektr.
Quduqlarni qurish ketma-ketlikda amalga oshiriladi, bu ko'p bosqichli jarayon bo'lib, u quyidagi bosqichlardan iborat: qurilish- montaj ishlari; quduqlarni burg'ulash va qoplash; quduqni tekshirish; burg'ulash uskunalarini demontaj qilish. Har bir bosqich atrof-muhitga ta'sir qiladi, kuchi va davomiyligi bilan farqlanadi.
Loyiha 152,7 kun davom etadigan bitta baholash va ishlab chiqarish qudug'ini qurishni nazarda tutadi, shundan:
qurilish-montaj ishlari - 31,0 kun;
burg'ulash uchun tayyorgarlik ishlari - 4 kun;
burg'ulash va mahkamlash - 102,7 kun;
test (o'zlashtirish) - 15,0 kun.
Burg'ilash brigadasi uchun burg'ulash uskunalari va tirkamalarni joylashtirish uchun ajratilgan er uchastkasining hajmi 3,5 gektarni tashkil qiladi [14].
Tayyorgarlik, qurilish-montaj ishlari jarayoni uchastkani tayyorlash, uni joylashtirish, kesishmalarni qurish, asbob-uskunalar va metall konstruksiyalarni ko'chirish marshrutlari, uchastkada quvurlar, elektr tarmoqlari, poydevorlarni qurish, chiqindilarni burg'ulash uchun quyqa chuqurini qurish bilan bog'liq ishlarni o'z ichiga oladi. devorlar uchun gidroizolyatsiya, saytlarni betonlash, o'rnatish oluklari, tovoqlar, uskunalar elementlarini o'rnatish.
Quduqni qurishda tayyorgarlik, qurilish-montaj ishlari jarayonida maxsus qurilish uskunalari va mexanik vositalar qo'llaniladi.
Loyihada burg‘ulash joyini tozalash, burg‘ulash joyini tekislash, maydonchani qirg‘oqqa o‘rnatish, chuqurliklarni to‘ldirish ishlari ko‘zda tutilgan. Burg'ulash uskunalari va derrik qismlarga ajratilgan holda tashiladi va uchastkada montaj ishlari olib boriladi. Burg'ulash dastasini o'rnatish erga amalga oshiriladi va ko'tarish bom yoki ko'targich yordamida chizma yordamida amalga oshiriladi.
Minora burg'ulash bazasiga o'rnatiladi, rotor, loy nasoslari, dizel dvigatellari, burg'ulash chizmalari va boshqalar o'rnatiladi. Loy chuqurlarini, xandaqlarni izolyatsiyalash, minoralar ostidagi maydonlarni betonlash amalga oshiriladi. Tayyorgarlik ishlari va burg'ulash jarayonida tuproq va suv havzalarini muhofaza qilish bo'yicha ishlarning hajmlari va turlari 2.1-jadvalda keltirilgan.
2.1-jadval - Tayyorgarlik ishlari va burg'ulash jarayonida tuproq va suv ob'ektlarini himoya qilish bo'yicha ishlarning hajmi va turlari.
Ishning nomi va xususiyatlari
|
Birlik
o'lchovlar
|
Ovoz balandligi
ishlaydi
|
Tashkilot,
amalga oshirish
ish
|
Burg'ilash maydonini gidroizolyatsiya qilish (beton)
|
m 3
|
25
|
burg'ulash dastgohi
|
Suyuq burg'ulash chiqindilarini yig'ishni tashkil qilish uchun tovoqlar joylashtirish:
|
Chuqurligi 1 m gacha bo'lgan tovoqlar uchun xandaklar qazish
|
100 m
|
1
|
burg'ulash dastgohi
|
Beton tovoqlar
|
m 3
|
10
|
Burg'ulash
|
|
|