Loyiha boshlanishining artefaktlari

|
Loyiha boshlanishining artefaktlari
|
bet | 2/5 | Sana | 17.05.2024 | Hajmi | 65,73 Kb. | | #240550 |
Bog'liq dt loyihalarni boshqarish maruza2.15 Loyiha boshlanishining artefaktlari.
Loyihani boshlash loyihaning juda erta qismini tashkil etganligi sababli, loyiha haqida ko'p ma'lumotlar hali ham mavjud aniq emas. Hatto mijozlar talablari ham to'liq emas. Demak, barcha tafsilotlarni kutishga hali erta ishlab chiqiladigan loyiha, shu jumladan loyiha rejasi, loyiha jadvali, resurslarni taqsimlash va boshqalar. Ammo biz ushbu bosqichda loyiha ko'lamini, loyiha nizomini va loyiha maqsadlarini aniq muzlatib qo'yishimiz mumkin. Xuddi shunday, agar texnik-iqtisodiy asoslash o'tkazilgan bo'lsa, unda texnik-iqtisodiy hisobot ulardan biri bo'lishi mumkin loyiha uchun artefaktlar.
2.16 Case Study.
1-bobda biz SaaS sotuvchimiz loyihasining taqdimotini ko'rdik. Endi davom etamiz Bizning amaliy tadqiqotlarimiz bilan va amaliy tadqiqotning loyihani boshlash qismi qanday amalga oshirilganligini muhokama qiling SaaS dasturiy ta'minot sotuvchimiz mahsulotining 6.0 versiyasini chiqaring.
2.16.1 Loyiha nizomi.
Sanoatda uchrashuvlarni rejalashtirish uchun yaxshi echimlar mavjud emas. Buni yaratish orqali funksionallik, SaaS sotuvchisi ushbu sohada etakchi bo'lishni xohlaydi. Mavjud va potentsial mijozlar, shuningdek, kutish vaqtini sezilarli darajada qisqartirishi mumkin bo'lgan yaxshi yechimni intiqlik bilan kutishmoqda tovarlarni jo'natish-tashish-qabul qilish operatsiyalari paytida. Uchrashuvni rejalashtirish yechimini yaratgandan va amalga oshirgandan so'ng, SaaS sotuvchisi takliflarni samarali qondirishi mumkin mijozlarining ehtiyojlari.
2.16.2 Loyiha doirasi.
Uchrashuvlarni rejalashtirish funksiyasi 6.0 versiyasi uchun eng katta xususiyatdir. Bo'lishi mumkin emas edi bir iteratsiyada yakunlanadi. Shunday qilib, u to'rtta iteratsiyaga bo'lingan. Kalendarlar birinchi iteratsiyada dock eshiklari, omborlar, tashkilot va boshqalar uchun alohida sur'atda yaratilgan 5.2 versiyasi chiqarilgunga qadar uchrashuvlarni rejalashtirishning mavjud funksiyalari faqat cheklangan edi yuk mashinasining yuk tashish yoki qabul qilish uchun omborlarga kelishini e'lon qilish mexanizmi sifatida. Bu aslida uchrashuv tayinlanmagan, chunki tayinlash uchun hech qanday cheklovlar ko'rib chiqilmagan uchrashuv. Yuklash/tushirish uchun dok eshiklarida yuk mashinasini tayinlash uchun juda ko'p cheklovlar mavjud. hisobga olinadi. Shu sababli, ko'p bosqichlarda funksionallikni yaratishga qaror qilindi. Shunday qilib, ozodlikda 5.3, tayinlash uchun faqat yuk mashinalari va tovarlar turlarining cheklovlari ko'rib chiqildi. Bu nuqtada taqvimlar dok eshiklari uchun ham ishlatilgan (masalan, dok eshigi 6 dan ochiq bo'lsa) dushanba kuni ertalab soat 18:00 gacha, agar biron bir yuk mashinasi soat 18:00 dan keyin kelsa, uning tayinlanishi faqat ko'rib chiqiladi. keyingi kun uchun). 5.5-versiyasida funksional imkoniyatlar ishchi kuchining mavjudligi cheklovlari, sifat nazorati inspektorining mavjudligi, yuk mashinasining kutilayotgan yetib kelish vaqti, uchrashuv tayinlash uchun vaqt oynasi va dok eshigi turini hisobga olish uchun kengaytirildi. 5.8 versiyasida funksionallik ko'rib chiqilishi uchun kengaytirildi biznes hamkori imtiyozlari cheklovlari, yuk mashinasining sig'imi, dok eshigida bron qilish chastotasi, bron qilish muddati. Yakuniy iteratsiyada, uchrashuvlar orasidagi vaqt oralig'idagi cheklovni hisobga olish uchun funksionallik kengaytirildi. Ushbu iteratsiyada sinovdan ko'ra ko'proq vaqt ajratilgan ishlab chiqish sotuvchisi barcha funktsiyalar yaxshi ishlashiga ishonch hosil qilishni xohladi va dasturiy mahsulot muvaffaqiyatsizlikka uchramaydi. Ko'p sonli yomon yaratilgan xususiyatlarga ega bo'lish o'rniga, buni qilish yaxshiroqdir mustahkam va muvaffaqiyatsiz bo'lmaydigan cheklangan miqdordagi xususiyatlarga ega dasturiy mahsulotga ega bo'ling. Ishonchlilik ustuvor vazifa edi. To'rtta iteratsiyadan va butun 6.0 versiyasidan so'ng, dasturiy ta'minot mahsuloti bo'lishi kerak barcha mavjud mijozlar, shuningdek, yangi mijozlar tomonidan yangi funksionallik bilan amalga oshiriladi shu davrda shartnomalar imzolaydi.
|
| |