Qurilish muhandisligi texnologiyasi - bet 2

|
Qurilish muhandisligi texnologiyasi
|
bet | 2/7 | Sana | 19.05.2024 | Hajmi | 349,18 Kb. | | #244454 |
Bog'liq AHMADJONOVAV4=1646+3399 =5045m3
I-chi variant. To‘g‘ri cho‘michli ekskavator handaqda tuproqni qazib transportga ortishda ishlaydi. Tuproqning ortiqchasi
berilgan masofaga olib ketiladi. Qayta to‘kish uchun qurilish maydonchasida qoldiriladigan tuproq o‘zito‘kar mashinalarda olib chiqib qurilish maydonchasidagi ag‘darmalarga to‘kiladi. Agar ekskavatorning bo‘shatish balandligi bo‘yicha imkoniyat bo‘lsa, tushish yo‘li qiyaligini butunlay (handaq chuqur bo‘lmay ekskavatorning bo‘shatish balandligi katta bo‘lsa) yoki qisman ag‘darmaga qaziladi.
Tushish yo‘li qiyaligini qolgan qismi o‘zito‘kar mashinalarga ortish bilan qaziladi.
II-chi variant. Handaqda tuproq draglayn ekskavatori bilan transportga ortiladi va ag‘darmalarga to‘kiladi.
III-chi variant. Qayta to‘kish uchun kerak bo‘lgan tuproq buldozer bilan qaziladi. Qolgan tuproq to‘g‘ri belkurakli ekskavator
bilan transportga ortib qaziladi.
2-jadvaldan ko‘rinib turibdiki 0,8 dan 6 ming m 3 gacha bo‘lgan tuproq ishlari hajmi uchun cho‘mich hajmi 0,25 dan 0,4 m 3 gacha bo‘lgan ekskavatorlarni qo‘llasa bo‘ladi. Bizning loyihada 1 guruh tuproq bo‘lgani uchun, cho‘mich yaxlit kesuvchi milkli yoki cho‘michi tishli bo‘lgan ekskavatorlar qo‘llansa bo‘ladi. Cho‘michi yaxlit kesuvchi milkli ekskavator faqat I-III guruh tuproqlar uchun qo‘llanishini e’tiborga olish kerak.
Ekskavatorni YaMvaN(ENiR)dagi pasportlari bo‘yicha (E 2-1-7 v Ye 2-1-9) tuproqni qazish uchun to‘g‘ri cho‘michli ekskavatorni qabul qilish mumkinligini aniqlaymiz.
E-302 cho‘michi tishli – 0,3 m3.
E-304 cho‘michi yaxlit kesuvchi milkli – 0,4 m3.
E-2621A – gidravlik uzatkichli (privod) – 0,25 m3.
Draglayn ekskavatorlari.
E-302 cho‘michi tishli – 0,35 m3
E-304 cho‘michi yaxlit kesuvchi milkli – 0,4 m3.
E-304G – cho‘michi tishli – 0,4 m3
E-302 va E-304 to‘g‘ri cho‘michli ekskavatorlar N t=3,4 m to‘kish balandligiga ega. Bunda handaq chuqurligi 3m bo‘lgani uchun ekskavator handaqga tushish yo‘lini o‘zi qaziy oladi, to‘kish balandligi N t=3,3m bo‘lgan E-2621A ekskavatori esa ag‘darmaga handaqga tushish yo‘lini faqat yarmini qaziydi, ya’ni qolgan tuproq esa transportga ortiladi.
Har bir qayd etilgan ekskavatorning ish vaqtini va ishining tannarhini aniqlaymiz (3-jadval). Ishlab chiqarish ishlari variantlarini solishtirish uchun texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarni 4-jadvalga kiritamiz (ularni hisoblash jarayonida).
IShNI OLIB BORISh UChUN MAShINA VA MEXANIZMLAR TANLASh.
Ekskavatorning tavsiya etiladigan quvvati
2-jadval
Tuproq ishlari hajmi, ming m3 da
|
Ekskavator cho‘michi hajmi, m3 da
|
dan
|
Gacha
|
dan
|
gacha
|
0,8
6
15
25
|
6
15
25
40
|
0,25
0,50
0,75
1,5
|
0,4
0,75
1,5
2,0
|
SOLIShTIRILAYoTGAN VARIANTLARNING TEXNIK–IQTISODIY KO‘RSATKIChLARI
4 – jadval
№№
|
Mehnat sarfi
nomlari
|
Narxi, so‘mda Mash -smenadagi mehnat
hajmi
|
V a r i a n t l a r
|
I
|
II
|
III
|
I
|
II
|
III
|
1.
2.
3.
4.
|
Tuproqni ekskavator bilan qazish
Tuproqni buldozer bilan qazish.
O‘zi to‘kar mashinalar-da tuproqni 3 km ga olib borib to‘kish.
Xuddi shu qurilish maydoni chegarasida (200m masofaga).
|
560,17
-
2362-31
287
|
577,28
-
2677-67
-
|
450-83
72-78
2362-31
-
|
21,62
-
101
12,15
|
17,6
-
114,4
-
|
17,4
2,17
101
-
|
|
J a m i
|
3210,01
|
3255-05
|
2885-65
|
133,77
|
132.0
|
120,57
|
Eslatma: narhlar 1991 yil bo‘yicha berilgan, xozirgi narhni aniqlash uchun ularni indeksatsiya koeffitsentiga ko‘paytirish lozim.
TUPROQNI EKSKAVATORLAR BILAN IShLAShDAGI MEHNAT HAJMI VA NARHI
T/r
|
Ekskavator-larni ishchi uskunasi ko‘rinishi.
|
Ekska-vator markasi
|
Cho‘mich hajmi
|
Cho‘mich ko‘rinishi
|
Qazish hajmi, m3
|
Vaqt me’yori, mash.soatda
|
Mehnat hajmi, mash.sm.
|
Umumiy mehnat hajmi, mash.smenada
|
I-mash.
smena-dagi narhi,ming so‘mda
|
Qazish narhi,mln so‘mda
|
trans-portga
|
ag‘darma
|
trans-portga
|
ag‘darma
|
trans-portga
|
ag‘darma
|
1.
2.
3.
4.
5.
|
To‘g‘ri cho‘michli
Tug‘ri cho‘michli
Draglayn
Draglayn
Draglayn
|
E-302
E-304
E-302
E-304
E-304
|
0,3
0,4
0,35
0,4
0,4
|
Tishli
Milkli yaxlit qirquvchi
Tishli
Milkli yaxlit kesuvchi
Tishli
|
8686+1646=10332
8686
8686
8686
|
96
96
1646
1646
1646
|
3,3
2,9
3,1
3,1
2,8
|
2,6
2,2
2,5
2,4
2,2
|
1,83+ 7,6= =9,43
8,28
7,14
7,14
6,45
|
0,15
0,12
1,5
1,46
1,3
|
11.2
9.1
9.33
8.9
8.1
|
500-600
500-600
500-600
500-600
500-600
|
6160
5000
5131.5
4895
4455
|
Ekskavator uchun 1 mash. smenani narhi ilovaning 1-jadvalidan aniqlangan.
III – v a r i a n t
1. Tuproqni buldozer bilan qazish.
1. Buldozer handaqda 443 m3 tuproqni qazib, handaqga tushish yo‘lida esa handaq chuqurligicha tuproqni qaziydi. Dastlab handaqdagi qazish chuqurligini belgilaymiz. O‘rtacha qazish maydoni 68.3x43.3=2957 m2 ni tashkil qiladi.
Zarur bo‘lgan qazish chuqurligi .
2. Buldozerning handaqdan chiqib ketishi qulay bo‘lishi uchun, handaqni ikkala tomonidagi qiyalik nisbati 1 : 10 deb olinadi.
Bunda aniqlangan kerakli chuqurlik hx =
ni tashkil qiladi
3. Buldozerlar bilan qaziladigan tuproq handaqning ikki tomonidagi ag‘darmalarga joylanadi.
Ag‘darmani joylanishi tuproqni qazish tomonidan 1 : 10 deb qabul qilamiz. Bu holda esa ustki kengligi 3m.
Har bir ag‘darmada 1646 : 2 = 823m3 tuproq zich holda joylanadi yoki g‘ovak holatda esa 410 m3 . Kbosh = 8231,27=1045.21 m3 tuproq joylanadi.
Buldozer ko‘p marta ag‘darmaga chiqib tushishi natijasida tuproq zichlanadi, shuning uchun Kbosh=1,27 deb qabul qilamiz.
Shunda ag‘darmadagi tuproqning hajmi 823 1,1 905.3m3 ni tashkil qiladi.
Buldozer va o‘zi to‘kar mashinalarni handaqqa kirib chiqishi uchun tushish yo‘lini handaqning chuqurligiga teng qilib qaziy oladi, ya’ni 0,3 m ga. Shunda handaqga tushish yo‘lini qazish hajmi tahminan
|
| |