II. Ehtiyojga mos qurilish ashyolarini hisoblash

II. Ehtiyojga mos qurilish ashyolarini hisoblash
“Umumqurilish ishlariga ashyolar sarfi” (Расход материалов на обшестроительные работы, Днипровский С.И. ва бошқалар) kitobi bo‘yicha sarf me’yorini (kitob ma’lumotnomasidan olingan) ish hajmiga ko‘paytirish bilan hisoblaymiz. 1 ta qamrov uchun qurilish ashyolariga ehtiyojlikni hisoblaymiz (3-jadval)
1 – qamrov uchun ishlar hajmi 2 – jadval
T
/
r
|
Ishlar va konstruksiyalar nomi
|
Ish hajmini hisoblash
|
Bo‘shliqlar yuzasi, m2
|
Devor yuzasi (bo‘shliq-larsiz), m2
|
Ish hajmi, m3
|
Dera-za
|
Eshik
|
Umu-miy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.
|
Qalinligi 1,5 g‘ishtli bo‘lgan tashqi devorlar; a) shu jumladan,
eshik bo‘shliqlari
|
(13,500x2x3)+(13,750x2x3)=204m2
|
25,6
|
2.64
|
26,26
|
179,76
|
179,76x0,38=68,3m3
|
2.
|
Qalinligi 1,5 g‘ishtli bo‘lgan ichki devorlar; a) shu jumladan,
eshik bo‘shliqlari
|
(11,2x2x3)+(5,1x2x3)=97,8m2
|
-
|
4,62
|
4,62
|
93,18
|
93,18x0,38=35,4m3
|
3.
|
Qalinligi 1 g‘ishtli bo‘lgan ichki devorlar; a) shu jumladan,
eshik bo‘shliqlari
|
(12,6+2,6)+1,6=16,8m2
|
-
|
(0,7x2)+(0,9x5)+(1,2x2)=8,44
|
8,44
|
16,8-8,44= 8,36 m2
|
8,36 x0,25=
=2,093
|
Jami ikki qavat bino uchun g‘isht terish hajmi 57.834+34.10+17.65+10.85=120.434 m3
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
7.
|
Yuzasi 10 m2 gacha bo‘lgan qavatlararo yopma plitalarni montaj qilish
|
18+20=38 dona
|
-
|
-
|
-
|
-
|
38
|
8.
|
Zina maydonchalari va marshlarni montaj qilish
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2 dona
|
9.
|
B 20 markali beton bilan zilzilabardosh kamarni betonlash
|
13.5x2x0,25x0,22=1,485
13,75x0,5x0,22 =1,51 11,49x0,3x0,22=0,758
5,745+0,45+0,22=0,56m3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,1 m3
|
10
|
Zilzilabardosh kamarni armaturalash
|
4,547x100=352,7kg
|
-
|
-
|
-
|
-
|
352,7 kg
|
11
|
Qamrovdagi tashqi devor perimetri bo‘yicha zilzilabardosh kamar uchun qolip o‘rnatish
|
(13,5+13,75)x0,22= 6,52 m2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6,52 m2
|
12
|
Deraza bo‘shlig‘ini keng kesakili bloklar bilan to‘ldirish
|
(1,6x2+1,6x2)x10=6,6x10=64 pm
|
-
|
-
|
-
|
-
|
64 pm -
10 dona
|
13
|
Eshik bo‘shliqlarini bir tavaqali bloklar bilan to‘ldirish(o‘rnatish)
|
(1x2+2,2x2)x17=106,8 pm
|
-
|
-
|
-
|
-
|
106,8 pm –
17 dona
|
ta qamrov uchun qurilish ashyolariga ehtiyojlik
3-jadval.
T
/
r
|
Ishlarning nomi
|
O‘lchov birligi
|
Ish hajmi
|
Qurilish ashyolari
|
O‘lchov birli-gi
|
O‘lchov birligiga sarflanadi-gan me’yor
|
Ehtiyojlik
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1
|
1,5 g‘isht qalinlikdagi ichki devorlarni o‘rtacha murakkablikda terish
|
m3
|
34,10
|
1 m3 ga: g‘isht
qorishma
|
dona
m3
|
400
0.241
|
400x34,10=13640
0,241x34,10=8,21
|
2
|
1 g‘isht qalinlikdagi ichki devorlarni o‘rtacha murakkablikda terish
|
m3
|
17,65
|
1 m3 ga: g‘isht
qorishma
|
dona
m3
|
388
0,233
|
388x17,65=6848,2
0,233x17,65=8,21
|
3
|
10 m2 gacha yuzaga ega bo‘lgan yopma plitalarni montaj qilish
|
1 dona
|
26
|
Qorishma,
elektrod
|
m3
kg
|
0,058
0,306
|
0,058x26=1,508
0,306x=7,956
|
4
|
Og‘irligi 2,5 tonnagacha bo‘lgan zina maydonchalari va marshlarini
montaj qilish
|
1 dona
|
4
|
qorishma,
elektrod,
mahkamlovchi element,
lok-bo‘yoqlar
|
m3
kg
kg
kg
|
0,0165
0,203
1,56
0,032
|
0,0165x4=0,066m3
0,203x4=0,812kg
1,56x4=6,24kg
0,032x4=0,128kg
|
5
|
Yaxlit quyma zilzilabardosh
kamarni barpo etish
|
m3
|
4,547
|
Beton,
25-40 mmli taxtalar,
70-100mmli mixlar,
elektrodlar,
armaturalar
|
m3
m3
kg
kg
k
|
1,015
0,025
0.04
0,9
0,43
0,5
--
|
1,015x4,547=4,615m3
0,025x4,547=0,11
0,04x4,547=0,181m3
0,9x4,547= 4,0923kg
0,43x4,547=1,955kg
0,5x4,547=2,30kg
454,7kg
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
ta qamrov uchun qurilish ashyolariga ehtiyojlik3-jadval.
Zilzilabardosh kamar qolipining 60% ini 25,6 m2 yuzasi qalinligi 25 mm li taxtadan, 40% ini 40mm li taxtadan (2-jadval,11 band) yasaladi, shunda taxtaning umumiy hajmi bo‘ladi, deb qabul qilamiz. Qolipni qaytadan ishlatilishi (qavatlar va qamrovlarning soniga qarab) 8 martagacha teng deb qabul qilamiz. Yo‘qotish koeffitsientini (“Rasxod materialov na obshestroitelnыe rabotы” umumiy qism 2-jadvalga asosan) 1,257 ga teng bo‘ladi. Qolip qamrovdan qamrovga ko‘chirib o‘rnatiladi. Bino uchun 25 mm li taxtaga extiyoj
m 3 ni, 40 mm li taxtaga ehtiyoj
m3 ni tashkil etadi.
3-jadvalda berilgan raqamlar bo‘yicha qurilish ashyolariga bo‘lgan umumiy ehtiyoj jadvalini tuzamiz (4 - jadval).
Qurilish ashyolariga bo‘lgan umumiy ehtiyojning yig‘indisi4-jadval
T/r
|
Ashyolar nomi
|
O‘lchov birli-gi
|
Ehtiyojlik
|
1 ta qamr ovga
|
1 ta qavatga
|
Bino uchun
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1.
|
G‘isht
|
dona
|
23018+13640+6949+552,27=44058
|
44058x2=88116
|
88116x4=352464
|
2.
|
Sement-ohakli qorishma M-50
|
m3
|
14,17
|
2x14,17= 28,34
|
28,34x4=113,36
|
3.
|
Sement-ohakli qorishma M-35
|
m3
|
0,251
|
0,502
|
2,008
|
4.
|
Ohakli qorishma
|
m3
|
12,322
|
24,644
|
98,576
|
5.
|
Temirbeton elementlarni montaj qilish uchun sementli qorishma
|
m3
|
1,576
|
3,152
|
12,608
|
6.
|
Zilzilabardosh kamar uchun B20 beton qorishmasi
|
m3
|
4,615
|
9,23
|
36,92
|
7.
|
Armatura
|
kg
|
454,7
|
909,4
|
3637,6
|
8.
|
Taxtalar qalinligi 25 mm
|
m3
|
0,11
|
0,22
|
0,88
|
9.
|
Taxtalar qalinligi 40 mm
|
m3
|
0,181
|
0,362
|
1,448
|
10.
|
Elektrodlar
|
kg
|
7,956+0,812+2,3=11,1
|
22,2
|
88,8
|
11.
|
Mahkamlovchi elementlar
|
kg
|
6,24
|
12,48
|
49,92
|
12.
|
Mixlar l =100 mm
|
kg
|
4,0923
|
8,1846
|
33
|
13.
|
Mixlar l =70 mm
|
kg
|
1,955
|
3,91
|
15,64
|
14.
|
Loklar, bo‘yoqlar
|
kg
|
0,128
|
0,256
|
1,024
|
III. Devorlarni g‘ishtdan qurish uchun qorishmalar
Devorlarni g‘ishtlardan qurish uchun qorishmalar qurilish maydoniga tayyor holda tashib keltirilishi yoki qurilish maydonida tayyorlanishi mumkin (loyihaga berilgan vazifaga bog‘liq bo‘lgan variant qo‘llaniladi).
1. Tayyor qorishmalar qurilish maydonidagi (ob’ekt oldidagi) qurilmaga qabul qilinadi, u erda ular mexanik usulda aralashtiriladi va qorishmaga talab etilgan oquvchanlik (quyuqlik) beriladi. Qurilish maydonida bunday qurilmani qo‘llanishi ish joylarida idishlardagi qorishmalarni yordamchi ishchilar tomonidan qo‘lda aralashtirishga sarflanadigan mehnat sarfini kamaytiradi, qorishmaning sifatini oshiradi. Qorishma agregatini 3-malaka darajali mashinist boshqaradi.
Qorishma agregati qurilish maydonida qurilayotgan bino uzunligini o‘rtasida, minorali kranning ta’sir doirasida o‘rnatiladi. Keltirilgan qorishma qurilmani qabul qiluvchi bunkeriga tushiriladi, shnek yordamida aralashtiriladi, sovuq paytda elektr isitkich yordamida isitiladi. Aralashtirilgandan so‘ng qopqoqni to‘sig‘i ochiladi va qorishma tarqatuvchi bunkerga to‘kiladi, so‘ngra kran yordamida g‘isht teruvchilarning ish joylariga uzatilib, u erdagi idishlarga to‘kiladi.
2. Qurilish maydonida qorishmalar qorishma aralashtirgichlarda tayyorlanadi va ish joylariga bunker, badya yoki idishlarda uzatiladi. Bo‘shagandan so‘ng pastga tushiriladi, qorishma bilan to‘ldiriladi, traversa-tizmalar yordamida 2-3 tadan idish kranni yuk ko‘tarish imkoniyatini hisobga olgan holda, birdaniga ko‘tariladi.
Agar qorishma qurilish maydonida tayyorlansa, unda kerak bo‘lgan tarkib tashkil etuvchilarini ehtiyojini hisoblash 5-jadvalda keltirilgan ashyolar sarfini me’yorlaridan foydalanib bajariladi.
1 m3 qorishmaga ashyolar sarfi me’yorlari
5-jadval
t/r
|
Qorishmalarning turlari
|
Qorishma-ning markasi yoki tarkibi
|
Ashyolarning nomlari
|
sement
M-300,
kg
|
so‘ndiril-gan ohak,
m3
|
qum,
m3
|
suv,
litr
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Ohakli
|
2 - 4
|
-
|
0,33
|
1,0
|
200
|
2
|
Sement-ohakli
|
10
|
160
|
0,121
|
1,03
|
250
|
25
|
187
|
0,105
|
1,03
|
250
|
50
|
242
|
0,082
|
1,03
|
250
|
100
|
480
|
0,041
|
1,03
|
250
|
3
|
Sementli
|
25
|
202
|
--
|
1,03
|
300
|
50
|
242
|
--
|
1,03
|
300
|
100
|
480
|
--
|
1,03
|
300
|
|