5 c aloqa tizimida 4-c ya’ni aniqlikning nomi keltirilgan javobni belgilang

|
5 c aloqa tizimida 4-c ya’ni aniqlikning nomi keltirilgan javobni belgilang
|
bet | 1/7 | Sana | 25.05.2024 | Hajmi | 204 Kb. | | #253142 |
Bog'liq 18-24 betlar. E\'zoza
5 C aloqa tizimida 4-c ya’ni aniqlikning nomi keltirilgan javobni belgilang.
4-S – aniqlik (concreteness). Xabarda maksimal xususiyatlar bo‘lishi kerak. Xulosa natijalari yoki natija haqida noaniqlik bo‘lsa ham, abstrakt so‘zlardan chetlanish kerak;
****[2]
5 C aloqa tizimida 5-c ya’ni to‘g‘rilikning nomi keltirilgan javobni belgilang.
5-S - to‘g‘rilik (correctness). Xabarni uzatiladigan til qoidalariga muvofiq tuzilishi kerak. Bu ayniqsa xalqaro loyihalarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi, bu erda atamalardagi oddiy xatolar loyiha ishtirokchilari uchun juda ko‘p muammoga sabab bo‘lishi mumkin.
****[1]
Odatda aloqa (communications) ostida quyidagilardan qaysilari tushuniladi?
Odatda aloqa (communications) ostida quyidagilar tushuniladi: - har qanday axborotni topshirish haqidagi ish yoki haqiqat; - og‘zaki yoki yozma xabar; - oddiy ramzlar tizimidan foydalanadigan odamlar o‘rtasida semantik tuzilmalarni almashish jarayoni.
****[1]
Kim jamoa a’zolari va boshqa loyiha ishtirokchilari o‘rtasida doimiy, ishonchli va keng qamrovli axborot oqimlari uchun mas’uldir?
Loyiha menejeri
****[1]
Kundalik ishlarning ko‘pchiligi loyiha a’zolari o‘rtasida informal ma’lumot almashish orqali amalga oshiriladi. Ushbu aloqalar qaysi vosita yordamida amalga oshiriladi?
suhbatlar, telefon so‘zlashuvlari, elektron pochta xabarlari va hk).
****[2]
Aloqa jarayonida loyiha ishtirokchilari o‘rtasida axborot oqimlarining toza bo‘lishi nima uchun zarur shart hisoblanadi?
o‘zaro tushunish uchun zarurdir
****[2]
Loyihada noto‘g‘ri talqinning sababi nimalarda namoyon bo‘ladi?
Fikrlar, his-tuyg‘ular va noto‘g‘ri fikrlar noto‘g‘ri talqinning sababidir. Biror narsadan qo‘rqadigan, kuchli yoki kuchli nafratlanadigan odamlar muloqot jarayonini buzish orqali o‘zlarini himoya qilishga intiladi
****[1]
****[2]
Sovet olimlari qaysi vositalar yordamida taqvimli rejalashtirish va oqimli qurishning nazariy asoslarini va amaliy usullarini ishlab chiqdilar?
Gantt jadvallari va siklgrammalari yordamida
****[2]
Integratsiya nimalarni o‘z ichiga oladi?
Integratsiya quyidagilarni o‘z ichiga oladi:
1) loyihaning integratsiyasi va strategik rejasi;
2) muayyan loyihalarni boshqarishda integratsiyalash. Loyiha boshqaruvini rivojlantirish modeli (PMMM - Project Management Maturity Model) asosidagi yondashuv. Ushbu model loyiha maqsadlari uchun strategik rejalashtirishni rivojlantirishga yordam beradi. PMMM modeli loyihani boshqarishning boshqa darajasini aks ettiruvchi 5 asosiy darajadan iborat
****[1]
Loyiha boshqaruviga marketing yondashuv nimaga qaratilgan bo'ladi?
iste’molchilarni maksimal darajada qondiradigan ideal mahsulotni yaratishga qaratilgan
****[2]
Loyiha boshqaruvida qaysi metod oldingi natijalardan olingan tajribaga asoslangan holda har bir bosqichda loyihani takomillashtirishga imkon beradi?
1-metod APF (Adaptive Project Framework) Moslashtirilgan/tartibga solinadigan loyiha hajmidan (doirasidan) foydalanish Oldingi natijalardan olingan tajribaga asoslangan holda har bir bosqichda loyihani takomillashtirishga imkon beradi.
****[1]
Loyihalarni boshqarishning qaysi metodida muvaffaqiyat istalgan / kutilgan foydaning yutug‘i sifatida tavsiflanadi.
2-metod Benefit Realization (BF) Maqsad: loyihani amalga oshirishdan foyda Muvaffaqiyat istalgan / kutilgan foydaning yutug‘i sifatida tavsiflanadi
****[2]
Ushbu loyihani boshqarish metodologiyasi qisqa rivojlanish davrlarining xususiyatlarini (imkoniyatlarini) ta’minlaydi, tez-tez chiqariladigan va manfaatdor tomonlar bilan ochiq muloqotni ta’minlaydi. Ushbu metodni belgilang.
7-metod Extreme Programming (XP) Haddan tashqari dasturlash 40 Ushbu loyihani boshqarish metodologiyasi qisqa rivojlanish davrlarining xususiyatlarini (imkoniyatlarini) ta’minlaydi, tez-tez chiqariladigan va manfaatdor tomonlar bilan ochiq muloqotni ta’minlaydi
****[1]
Gantt grafigida nol muddatli vazifa sifatida ko‘rsatiladigan tushunchani belgilang.
Muhim bosqich (nazorat nuqtasi,milestone): Misol uchun, bosqich oxirini ko‘rsatadigan muhim voqea. Gantt grafigida nol muddatli vazifa sifatida ko‘rsatiladi. Loyiha menejeri (loyiha rahbari, project manager, PM):
****[2]
Loyiha-smeta hujjatlari kim tomonidan ishlab chiqiladi?
Loyihalovchi deb ataladigan ixtisoslashgan loyiha tashkilotlari tomonidan ishlab chiqiladi
****[1]
Loyihani naqd pul bilan uzluksiz ta’minlash, shuningdek subpudratchilar bilan hisob-kitoblar bo‘yicha bosh pudratchiga kredit berish kabi vazifalarni bajaruvchi sub’ektni belgilang.
Bankning majburiyatlari loyihani naqd pul bilan uzluksiz ta’minlash, shuningdek subpudratchilar bilan hisob-kitoblar bo‘yicha bosh pudratchiga kredit berish.
****[1]
Loyiha boshqaruvi funksiyalari loyihani boshqarishning qaysi bosqichlarida amalga oshiriladi?
barcha bosqichlarida va bosqichlarida amalga oshiriladi: rejalashtirish, loyiha nazorati, tahlil qilish, qarorlarni qabul qilish, loyiha budjetini tuzish va bajarish, bajarishni tashkil etish, monitoring, baholash, hisobot berish, ekspertizadan o‘tkazish, tekshirish va qabul qilish, hisobga olish, boshqarish.
****[1]
Asosiy fan sohalari bo‘yicha loyihalarni boshqarish tizimining quyi tizimlari keltirilmagan javobni belgilang?
Asosiy fan sohalari bo‘yicha loyihalarni boshqarish tizimining quyi tizimlari quyidagilarga bo‘linadi: loyiha mazmunini boshqarish, ish hajmi, vaqtni boshqarish, davomiylikni boshqarish, xarajatlarni boshqarish, sifatni boshqarish, xaridlar va ta’minotni boshqarish, resurslarni taqsimlashni boshqarish, inson resurslarini boshqarish, risklarni boshqarish, resurslarni boshqarish, integratsiya (muvofiqlashtirish) boshqaruvi, axborot va kommunikatsiyalarni boshqarish.
****[2]
**** - loyiha g‘oyasini shakllantirish jarayoni va loyihaning boshlanishiga ruxsat berish to‘g‘risida qaror qabul qilish jarayoni sifatida belgilanishi mumkin.
Loyiha
****[1]
Loyiha tanlash jarayoni bu –
Loyiha tanlash jarayoni - loyiha g‘oyalarini qabul qilish, ko‘rib chiqish, baholash va tanlash uchun aniq qadam-qadam algoritmdir.
****[1]
Loyiha nizomi bu –
Loyiha nizomi loyihani boshqarishning samarali tizimini yaratishga qaratilgan loyihaga biznes ehtiyojlarini belgilovchi hujjatdir.
****[2]
Belgilangan budjet doirasida loyiha maqsadlariga belgilangan muddatda va sifat darajasida erishish uchun mas’ul bo‘lgan shaxs kim?
loyiha menejeri
****[2]
Loyiha boshqaruvida rejalashtirish nima uchun mo‘ljallangan?
Loyiha boshqaruvida rejalashtirish ish, resurslar va loyihani amalga oshirish sanalari, ishtirokchilarning harakatlarining tutganligi va amaliyotlar samaradorligi bilan bog‘liq noaniqlikni kamaytirish yoki yo’q qilish uchun mo‘ljallangan.
****[1]
Loyiha ishchi hujjatlarining tarkibi nima bilan belgilanadi?
Ishchi hujjatlarning tarkibi buyurtmachi yoki uning vakili bilan kelishilgan standart talablari bilan belgilanadi.
****[2]
**** - bu loyiha parametrlarini muntazam ravishda o‘lchash, har qanday og‘ishlarni aniqlash va kerakli tuzatuvchi xatti-harakatlarni amalga oshirishning murakkab jarayoni.
Loyihani monitoring qilish (loyihaning bajarilishini nazorat qilish)
****[1]
Monitoring jarayoni bosqichlariga kirmaydigan javobni belgilang
Monitoring jarayoni ketma-ket uchta bosqichdan iborat: nazorat ko‘rsatkichlari ro‘yxatini va ularning rejalangan holatini aniqlash, indikatorlarning joriy holatini baholash, mavjud va rejalangan davlatni taqqoslash, sapikatsiz tuzatishlar kiritish.
****[1]
Prognozdan rejaning farqi nimada
****[2]
Bozor iqtisodiyotida rejalashtirishning to‘rtta asosiy tamoyillari bo‘ladi: optimallashtirish, moslashuvchanlik, rejani amalga oshirishda moslashuv va **** . Yulduzchalar o‘rniga tushurib qoldirilgan so‘zni toping.
Ishonchlilik
****[1]
Asosiy rejalashtirish usullaridan bo‘lmish ushbu usulning asosi - texnik va iqtisodiy koeffitsientlarning turli xil variantlarini, moddiy-pul xarajatlarni, tarmoqlarning balans aloqalarini rivojlantirishdir. Ushbu usulni belgilang.
Variant usulining asosi-
****[2]
**** - investorga taqdim etilayotgan investitsiyaviy loyihaning asosiy hujjati bo‘lib, unda loyihaning mohiyati, asosiy xususiyatlari, moliyaviy natijalari va iqtisodiy samaradorligi qisqacha shaklda va umuman qabul qilingan tartibda belgilanadi. Yulduzchalar o‘rniga mos javobni belgilang.
Biznes-reja
****[2]
*** - kuzatuvni, xarajatlarni o‘lchashni, joriy guruhlashni va iqtisodiy faoliyat faktlarining yakuniy sintezini ta’minlovchi loyihalarni boshqarish funksiyasi.
|
| |