Организация строительного производства

СОДЕРЖАНИЕ



ВВЕДЕНИЕ

1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

3. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. Расчет потребности в строительных материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах

5. СЕТЕВОЙ ГРАФИК И ЕГО ОПТИМИЗАЦИЯ

ЛИТЕРАТУРА


ВВЕДЕНИЕ



Организация строительного производства обеспечивает целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата – ввод в действие объекта с необходимым качеством в установленные сроки.

До начала строительства объекта должны быть выполнены мероприятия и работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем осуществление строительства запроектированными темпами, включая проведение общей организационно-технической подготовки к производству СМР.

Строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в ПОС и ППР.

Строительство должно вестись в технологической последовательности в соответствии с календарным планом с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.

При организации строительного производства должно предусматриваться своевременное строительство подъездных путей, создание складского хозяйства, развитие производственной базы строительных организаций, подготовка помещений жилищного и социально-бытового назначения и коммунального хозяйства в объеме, необходимом для нужд строительства с учетом возможностей временного использования запроектированных постоянных зданий и сооружений.

			
ОБЩАЯ ЧАСТЬ

		

		Строительство жилого дома предусмотрено на площадке с расчетной сейсмичностью 7 балов.

		Расчетная зимняя температура наружного воздуха - -19оС.

		Нормативный скоростной напор ветра – 0,48кН/м2.

		Нормативная снеговая нагрузка – 0,5кН/м2.

		Класс здания – II.

		Степень огнестойкости здания – II.

		Степень долговечности – II.

		Рельеф местности ровный.

		Здание семиэтажное четырехсекционное с техническим этажом, общая высота 19,6м, размеры в плане72,4х11,52м.

		Обеспечение нужд строительства водой осуществляется от существующего водопровода, находящегося в районе строительной площадки; электроснабжение осуществляется от существующей трансформаторной подстанции; теплоснабжение осуществляется от действующей районной котельной.

		Конструктивные решения здания:

					Несущими являются внутренние поперечные панели и панели наружных торцевых стен;

					Фундаменты из сборных элементов - под наружные стены из бетонных блоков, под внутренние – из железобетонных подушек;

					Внешняя поверхность панелей наружных стен облицована керамической плиткой; поверхности всех панелей внутри здания имеют фактурный слой, подготовленный под окраску;

					Перегородки толщиной 6см из холодного бетона;

					Перекрытия из сплошных плоских панелей размером «на комнату» толщиной 10см из холодного бетона.

					Лестницы из крупных маршей и площадок. Площадки сверху облицованы керамической плиткой, марши имеют готовые проступи;

					Крыша бесчердачная (совмещенная) с утеплителем из пенобетона с 4-слойным ковром из рулонных материалов.

					Окна деревянные со спаренными переплетами по ГОСТ11214-78;

					Двери деревянные по ГОСТ 6629-74*;

					Полы в жилых комнатах, передних и кухнях дощатые по лагам, в санузлах – из керамической плитки по шлакобетону с гидроизоляцией из двух слоев рубероида на битумной мастике;

					Внутренняя отделка: стены комнат покрываются водным колером по шпаклевке или обоями по бумаге без шпаклевки. Стены кухонь, санузлов, передних и лестничных клеток покрываются масляной краской на высоту 1,5м. потолки всех помещений окрашиваются водяной краской по шпаклевке;

					Наружная отделка: облицовке цоколя керамической плиткой.

		

	
2. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ



Подсчет объемов строительно-монтажных работ осуществляем в соответствии с правилами исчисления объемов работ технической части каждого сборника СНиП IV-2-91. Приложение Т.1-П. Сборники элементных сметных норм на строительные конструкции и работы (Госстрой СССР). Объемы работ по отдельным конструктивным элементам определяем в единицах измерений СНиП (ч. IV).

Подсчет объемов монтируемых железобетонных конструкции и изделий осуществляем табличным методом с указанием расхода бетона на одно изделие, его геометрических размеров и массы. Результаты расчетов заносим в таблицу 1. Результаты подсчета остальных работ вносятся в ведомость объемов работ (таблица 2).





Таблица 1 – Сборные железобетонные конструкции

№ п/п

Тип, марка изделия

Геометрически размеры, мм

Эскиз изделия

Количество, шт

Объем, м3

Масса, т

Примечание





Сечение

Длина, L





шт

всего

шт

всего







Высота, Н

Ширина, В

















1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А. Подземная часть дома (1-464)

1

Фундаменты-подушки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФП1

200

600

2300

 

128

0,27

34,56

0,65

83,2

 

 

ФП2

200

600

700

 

116

0,08

9,28

0,2

23,2

 

2

Фундаменты-блоки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФБ1

580

400

2580

 

60

0,59

35,4

1,42

85,2

 

 

ФБ2

580

400

580

 

28

0,13

3,64

0,3

8,4

 

3

Наружные стеновые панели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НС6

1960

210

3180

 

16

0,6

 

 

 

 

 

НС7

1960

210

2580

 

36

0,5

18

1,2

43,2

 

 

НС8

1960

210

400

 

4

0,64

2,56

1,48

5,92

 

4

Внутренние стеновые панели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВС10

1830

140

5820

 

8

1,45

11,6

3,52

28,16

 

 

ВС11

1830

140

4520

 

4

1,16

4,64

2,8

11,2

 

 

ВС12

1830

140

2300

 

84

1,38

115,92

0,57

47,88

 

 

ВС13

1830

140

1650

 

4

1,02

4,08

0,42

1,68

 

 

ВС14

1830

140

4640

 

8

1,17

9,36

2,83

22,64

 

5

Панели перекрытия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П1

100

3180

5700

 

16

1,81

28,96

4,42

70,72

 

 

П2

100

2580

5700

 

32

1,47

47,04

3,57

114,24

 

6

Лестничная площадка ЛП1

70

1350

2460

 

4

0,31

1,24

0,77

3,08

 

7

Лестничный марш ЛМ2

70

1200

2730

 

8

0,3

2,4

0,74

5,92

 

Б. Надземная часть дома и крыша (1-464)

8

Наружные стеновые панели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

НС1

2580

210

3180

 

112

1,3

145,6

1,3

145,6

 

 

НС3

2680

210

2580

 

224

1,3

291,2

1,3

291,2

 

 

НС4, НС4-2

2680

210

3180

 

28

2,13

59,64

2,13

59,64

 

 

НС5

1250

210

3180

 

28

0,6

16,8

0,6

16,8

 

9

Внутренние стеновые панели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВС1

2580

120

5640

 

84

1,92

161,28

4,22

354,48

 

 

ВС2, ВС2-2

2580

120

4450

 

112

1,58

176,96

3,48

389,76

 

 

ВС3

2580

120

5810

 

14

1,96

27,44

4,32

60,48

 

 

ВС4

2580

120

4840

 

168

1,65

277,2

3,62

608,16

 

 

ВС5

2580

120

1020

 

28

0,35

9,8

0,77

21,56

 

 

ВС6

2580

120

6010

 

42

2,03

85,26

4,46

187,32

 

 

ВС7, ВС7-2

2580

120

1270

 

28

0,43

12,04

0,95

26,6

 

 

ВС8

2580

120

2630

 

42

0,89

37,38

1,96

82,32

 

 

ВС9

2580

120

3370

 

28

1,14

31,92

2,51

70,28

 

10

Балконные плиты БП1

105

2580

3400

 

72

0,35

25,2

0,76

54,72

 

11

Внутренние перегородки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВП1

2580

60

1570

 

112

0,27

30,24

0,59

66,08

 

 

ВП2

2580

60

1140

 

224

0,2

44,8

0,43

96,32

 

 

ВП3

2580

60

1940

 

70

0,33

23,1

0,73

51,1

 

 

ВП4

2580

60

760

 

70

0,14

9,8

0,3

21

 

12

Электр. коробка ЭК1

2530

50

600

 

28

0,15

4,2

0,34

9,52

 

13

Вентиляционные блоки ВБ1

2680

200

1570

 

112

0,52

58,24

1,14

127,68

 

14

Перемычки

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

 

Пр1

450

180

2760

 

56

0,23

12,88

0,5

28

 

 

Пр2

250

120

2620

 

56

0,08

4,48

0,18

10,08

 

15

Панели перекрытий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П1

100

3180

5700

 

112

2,01

225,12

4,42

495,04

 

 

П2, П2-2, П2-3

100

2580

5700

 

154

1,59

244,86

3,5

539

 

 

П3, П3-2

100

2580

5700

 

70

1,61

112,7

3,54

247,8

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

Лестничные площадки ЛП1

70

1350

2460

 

56

0,35

19,6

0,76

42,56

 

17

Лестничные марши ЛМ1

70

1200

3510

 

56

0,53

29,68

1,17

65,52

 

18

Карнизные блоки КБ1

60

580

3180

 

112

0,17

19,04

0,37

41,44

 

19

Парапетные стеновые панели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПС1

2600

180

3180

 

20

1,49

29,8

2,09

41,8

 

 

ПС3

2600

180

2580

 

32

1,21

38,72

1,69

54,08

 

20

Плиты кровельные

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК1

100

3180

5730

 

16

1,82

29,12

4,01

64,16

 

 

ПК2

100

2850

5730

 

36

1,47

52,92

3,25

117

 

























21

Панели короба маш. отделения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭК-1Б

860

120

2680

 

252

0,27

68,04

0,6

151,2

 

 

ЭК2

860

120

3360

 

196

0,3

58,8

0,66

129,36

 

 

ЭК11

860

120

1710

 

28

0,18

5,04

0,4

11,2

 

22

Ограждения балконов ЭБ

980

40

3580

 

96

0,15

14,4

0,244

23,424

 

23

Изделия по входу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭВ-1

1190

160

3680

 

8

1,16

9,28

2,91

23,28

 

 

СВ-1

110

160

3650

 

4

0,07

0,28

0,18

0,72

 

24

Плита козырька входа ПКВЗ

120

2310

3740

 

4

0,304

1,216

0,958

3,832

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 - Ведомость объемов работ



№ п/п

Наименование работ и комплексов работ

Формула подсчета

Ед. изм

Кол-во

Примечание

























1

2

3

4

5

6

 

I. Земляные работы

 

 

 

 

2

Планировка площадей бельдозером мощностью 79кВт

S=(A+10)(B+10)

1000м2

2,91

 

3

Разработка и перемещение грунта Iгруппы бульдозером ДЗ-18 на базе трактора Т100 и перемещение на расстояние до l=100м

V=(A+10)(B+10)0,02

1000м3

0,58

 

4

Разработка грунта Iгруппы экскаватором обратная лопата ЭО-51112 с вместимостью ковша 1м3 в отвал 

V=H( (AB+ВВ)(А+В)+АВВВ+АВ)/6

1000м3

2,01

 

5

Разработка грунта Iгруппы вручную (подчистка)

V=0,07H( (AB+ВВ)(А+В)+АВВВ+АВ)/6

100м3

1,41

 

6

Уплотнение слоя грунта толщиной 50см грунтоуплоняющими машинами

V=АВ

1000м2

1,01

 

7

Устройство песчанного основания 

V=0,15АВ

м3

150,88

 

8

Обратная засыпка пазух фундамента бульдозером

V=(0,65+1,65)РН/Кор

1000м3

0,39

 

9

Обратная засыпка пазух фундамента вручную

V=(п.4 +п.5 -(А-2)(В-2)Н-п.7)/кор

100м3

3,36

 

 

II. Возведение подземной части здания

 

 

 

 

10

Укладка фундаментных плит массой до 0,5т при глубине котлована до4м

Принимается по таблице 1

100шт

1,16

 

11

Укладка фундаментных плит массой до 1,5т при глубине котлована до4м

Принимается по таблице 1

100шт

1,28

 

12

Укладка фундаментных блоков массой до 0,5т при глубине котлована до4м

Принимается по таблице 1

100шт

0,28

 

13

Укладка фундаментных блоков массой до 1,5т при глубине котлована до4м

Принимается по таблице 1

100шт

0,60

 

14

Установка панелей наружных несущих стен площадью до 8м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т

Принимается по таблице 1

100шт

0,80

 

15

Установка панелей внутренних несущих стен площадью до 8м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т

Принимается по таблице 1

100шт

0,88

 

16

Установка внутренних стеновых панелей площадью до 8м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т

Принимается по таблице 1

100шт

0,20

 

17

Устройство горизонтальной гидроизоляции цементной с жидким стеклом

Принимается по таблице 1

100м2

0,97

 

18

Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции в 2 слоя

Принимается по таблице 1

100м2

3,07

 

19

Монтаж лестничных площадок массой до 1т

Принимается по таблице 1

100шт

0,04

 

20

Монтаж лестничных маршей массой до 1т со сваркой

Принимается по таблице 1

100шт

0,08

 

21

Устройство панелей перекрытий площадью более 5м2 пр наибольшей массе монтажных элементов до 5т

Принимается по таблице 1

100шт

0,48

 

 

III. Возведение надземной части здания



 

 

 

22

Установка панелей внутренних несущих стен площадью до 6м2

Принимается по таблице 1

100шт

0,56

 

23

Установка панелей внутренних несущих стен площадью до 10м2

Принимается по таблице 1

100шт

5,04

 

24

Установка панелей наружных несущих стен площадью до 15м3

Принимается по таблице 1

100шт

2,52

 

25

Установка панелей наружных стен площадью до 6м2 

Принимается по таблице 1

100шт

0,28

 

26

Установка наружных несущих панелей стен площадью до 15м2 

Принимается по таблице 1

100шт

1,12

 

27

Герметизация горизонтальных стыков наружных стеновых панелей пенополитсиролом

L=Lнс*число панелей

100м

16,73

 

28

Герметизация вертикальных стыков наружных стеновых панелей пенополитсиролом

L=Ннс*число панелей

100м

10,06

 

29

Монтаж панелей короба машинного отделения массой до 2,5т

Принимается по таблице 1

100шт

3,36

 

30

Монтаж электрических коробок массой до1т

Принимается по таблице 1

100шт

0,28

 

31

Монтаж вентиляционных блоков массой до 2,5.

Принимается по таблице 1

100шт

1,12

 

32

Монтаж перемычек массой до 0,3т

Принимается по таблице 1

100шт

0,56

 

33

Монтаж лестничных площадок массой до1т

Принимается по таблице 1

100шт

0,56

 

34

Монтаж лестничных маршей массой более 1т

Принимается по таблице 1

100шт

0,56

 

35

Устройство перегородок площадью до 6м2

Принимается по таблице 1

100шт

4,76

 

36

Монтаж панелей перекрытий площадью до 20м2 с опиранием на 2 стороны

Принимается по таблице 1

100шт

3,36

 

37

Монтаж панелей покрытий площадью до 20м2 с опиранием на 2 стороны

Принимается по таблице 1

100шт

0,52

 

38

Монтаж парапетных панелей площадью до 15м2

Принимается по таблице 1

100шт

0,52

 

39

Укладка балконных плит 

Принимается по таблице 1

100шт

0,84

 

40

Устойство ограждений балконов

Принимается по таблице 1

100шт

1,12

 

41

Гидроизоляция по балконам обмазочная в один слой толщиной 2мм

S=LбпВбп

100м2

2,43

 

42

Укладка карнизных плит массой до 0,5т

Принимается по таблице 1

100шт

1,12

 

43

Монтаж изделий по входу площадью до 6м2

Принимается по таблице 1

100шт

0,08

 

44

Монтаж изделий по входу массой до 0,3т

Принимается по таблице 1

100шт

0,04

 

45

Монтаж козырька входа

Принимается по таблице 1

100шт

0,04

 

 

IV Устройство 

кровли

 

 

 

 

46

Устройство пароизоляции оклеечной в 2 слоя

S=LздВзд

100м2

8,34

 

47

Устройство утеплителя из пенобетона

S=LздВзд

100м2

8,34

 

48

Устойство цементной стяжки по покрытию толщиной 15мм

S=LздВзд

100м2

8,34

 

49

Наклейка рулонного ковра из рубероида в 4слоя с зищитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике

S=LздВзд

100м2

8,34

 

 

V Полы черные

 

 

 

 

50

Устройство бетонного подстилающего слоя под полы в подземной части здания

S=LздВзд

м3

128,22

 

51

Гидроизоляция полов оклеечная на резино-битумной мастике в подземной части здания

S=LздВзд

100м2

8,55

 

52

Теплоизоляция полов из керамзита в подземной части здания

S=LздВзд

100м2

8,55

 

53

Устройство лаг по плитам перекрытий в жилых комнатах, пердних, кухнях

S=LВ*число соответствующих помещений комнат

100м2

46,48

 

54

Устройство бетонных подстилающих слоев в под полы в с/у

S=LВ*число соответствующих помещений комнат*h

м3

44,52

 

55

Гидроизоляция полов в с/у из 2-х слоев рубероида на битумной мастике

S=LВ*число соответствующих помещений комнат

100м2

2,97

 

56

Устройство цементной стяжки по балконам толщиной 20мм

S=LВ*число соответствующих помещений комнат

100м2

2,43

 

 

VI Заполнение проемов

 

 

 

 

57

Заполнение дверных проемов площадью до 3м2

S=ВдНд*число проемов

100м2

13,49

 

58

Заполнение оконных проемов 2-ми спаренными переплетами

S=ВоНо*число проемов

100м2

5,93

 

 

VII Чистые полы

 

 

 

 

59

Покрытия полов подземной части здания цементные толщиной 20мм

S=LздВзд

100м2

8,55

 

60

Покрытия полов дощатые, толщиной 29мм

S=LВ*число соответствующих помещений комнат

100м2

46,48

 

61

Покрытия полов из керамических плиток

S=LВ*число соответствующих помещений комнат

100м2

2,97

 

 

VIII Внутренняя отделка

 



0,00

 

62

Остекление окон из двух спаренных преплетов

S=ВсНс*число проемов

100м2

5,93

 

63

Остекление балконных дверей из двух спаренных полотен

S=ВдНд*число проемов

100м2

2,13

 

64

Отделка поверхностей стен под окраску

S=HcBc*число этажей, включая подвал

100м2

214,88

 

65

Отделка поверхностей потолков под окраску

S=LпBп*число этажей, включая подвал

100м2

66,72

 

66

Окраска потолков и стен клеевая улучшенная

S=HcBc*число этажей, включая подвал

100м2

86,11

 

67

Окраска потолков масляными составами

S=LпBп*число этажей, включая подвал

100м2

77,76

 

68

Окраска стен масляными составами

S=HcBc*число этажей, включая подвал

100м2

158,34

 

69

Окраска заполнений оконных проемов масляными составами

S=ВоНо*число проемов*переводной коэф-т(2,5)

100м2

14,82

 

70

Окраска заполнений дверных проемов масляными составами

S=ВдНд*число проемов

100м2

26,98

 

71

Окраска дощатых полов масляными составами

S=LВ*число соответствующих помещений комнат

100м2

46,48

 

 

IX Наружная отделка

 

 

 

 

73

Улучшенная штукатурка наружной поверхности цоколя 

S=HцPзд

100м2

1,76

 

74

Облицовка цоколя искусственными плитками



S=HцPзд

100м2

1,76

 

 

X Разные работы

 

 

 

 

75

Устройство песчаного основания под отмостку

V=1,5*0,15Pзд

м3

35,17

 

76

Покрытие отмостки тощиной 25 мм асфальто-бетонной смесью жесткой

V=1,5Pзд

100м2

2,34

 

77

Устройство мусоропровода

 

1 м-д, 1 этаж

28,00

 

78

Монтаж металлических пожарных лестниц

 

1т

3,00

 

 

XI Специальные виды работ

 

 

 

 

79

Санитарно-технические работы (водоснабжение, канализация, теплоснабжение)

 

 

 

 

80

Электромонтажные работы, включая слаботочны еустройства (телефон, радио, телевидение)

 

 

 

 

81

Благоустройство и озеленение территории

 

 

 

 

82

Подготовка объекта к сдаче

 

 

 

 

83

Прочие неучтенные работы

 

 

 

 


3. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА



Сметную стоимость строительства объекта в данном курсовом проекте определяем по укрупненным показателям стоимости 1м3 строительного объема здания в ценах 1984г с умножением на коэффициент индексации по состоянию на 4 квартал 2003г.

Vстр =16347м3

16347∙31,69=517955руб.

517955∙27,02=13995тыс. руб.


4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА



При разработке проекта организации строительства в соответствии со СНиП 3.01.01-85 предусматривается обеспечение объекта всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ в сроки, установленные календарными планами и графиками строительства.

В проектах производства работ принимаются решения по прокладке временных водо-, тепло- и энергосбережения и освещения строительной площадки и рабочих мест на основании расчетов в потребности этих ресурсов и источников их покрытия.



4.1. Расчет потребности в строительных материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах



Потребность в строительных материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах на производство строительно-монтажных работ и на изготовление деталей конструкций для строительства объекта определяется в проектно-сметной документации в соответствии с ГОСТ 21.109-80.

Расчет потребности строительства в материалах, деталях, конструкциях и полуфабрикатах производится на основании подсчитанных объемов работ и норм расхода материалов на единицу измерения конструкций и видов работ, приведенных в таблицах СНиП части IV главы 2-й «Сметные нормы и правила»

Расчет выполняется в табличной форме. В таблице 4 одинаковые строительные материалы в различных видах работ суммируем. Результаты расчетов вносим в таблицу 3 как исходные данные для расчета площадей приобъектных складов.


5. СЕТЕВОЙ ГРАФИК И ЕГО ОПТИМИЗАЦИЯ



В качестве характеристики используется коэффициент неравномерности движения рабочих kр, показывающий отношение среднесписочного состава рабочих в сутки Nср(сут) к максимальному числу рабочих в сутки Nmax(сут):

До оптимизации по людским ресурсам

.

Среднесуточный состав рабочих определяется по формуле:

, где 

ΣQ =7272чел-дни – общая трудоемкость всех работ;

T=381день – общая продолжительность критического пути (см. сетевой график).

После оптимизации по людским ресурсам

.

	
ЛИТЕРАТУРА

	

	 СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства / Госстрой СССР.- М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 56 с.

	Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства: Учеб. для строит. вузов и фак. – 3-у изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – 559 с.: ил.

	СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений/ Госстрой СССР.-М.: Стройиздат, 1987.-553 с.

	СНиП Ш-4-80* Техника безопасности в строительстве, разд. 8-18/Госстрой России.-М.: ГПЦПП, 1993, - 88 с.

	СНиП 12-03-99 Безопасность труда в строительстве. ч.1 Общие требования/ госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 1999, 40 с.

	СНиП часть 1У Сметные нормы. 1982 г. 

	Методические указания по разработке курсового проекта по дисциплине "Организация, планирование и управление строительством» для студентов специальности « Промышленное и гражданское строительство»(1202). Сост. Барыкин И.А., Краснодар, КПИ, 1980 г.

	 Методические указания по дисциплине "Организация и планирование строительного производства" и раздела дипломного проекта "Организация строительства" для студентов специальности 29.03 – Промышленное и гражданское строительство специализации "Технология и организация строительства". Сост. Король С.П., Краснодар, КубГТУ, 1995 г.

	 Методические указания по разработке строительного генерального плана в составе курсового проекта по дисциплине "Организация и планирование строительного производства" и в разделе дипломного проекта "Организация строительства" для студентов всех форм обучения специальности 29.03 – Промышленное и гражданское строительство специализации "Технология и организация строительства". Сост. Король С.П., Краснодар, КубГТУ, 1995 г.

	Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине "Организация и планирование строительного производства" для студентов всех форм обучения специальности 29.03 – Промышленное и гражданское строительство специализации "Технология и организация строительства". Сост. Король С.П., Краснодар, КубГТУ, 1995 г.

	Методические указания по выполнению технико-экономических расчетов в составе курсового проекта по дисциплине "Организация и планирование строительного производства" и раздела дипломного проекта "Организация строительства" для студентов всех форм обучения специальности 29.03 – Промышленное и гражданское строительство специализации "Технология и организация строительства". Сост. Король С.П., Краснодар, КубГТУ, 1995 г.





4