Проект организации работ

СОДЕРЖАНИЕ









	Введение ……………………………………………………………………………



	Сетевой график …………………………………………………………………….



	Сводный сметный расчет ………………………………………………………….



	Определение сроков строительства………………………………………………..



	Циклограмма комплексного потока ………………………………………………



	Календарный план строительства …………………………………………………



Определение объемов основных строительных и монтажных 					работ,	потребности в строительных конструкциях, 				изделиях и материалах ……………………………………………………..



	Определение потребности в основных строительных машинах						и транспортных средствах ………………………………………………….



	 Расчет потребности в рабочих кадрах на строительстве …………………………



             Расчет потребности в электроэнергии, паре, воде,							сжатом воздухе и кислороде …………………………………………………



	 Список использованной литературы ……………………………………………….



































ВВЕДЕНИЕ







	Проект организации строительства разработан на основании проекта производства работ на возведение универсального цеха в машиностроительном комплексе, курсового проекта по архитектуре, расчетных нормативов.







ИСХОДНЫЕ   ДАННЫЕ  :



Общая сметная стоимость строительства –  Р = 1 813.31 тыс. руб.

В том числе  стоимость строительно-монтажных работ – Рсмр = 1 300.86 тыс.руб.

Начало строительства  3 января 1997 года

Строительство осуществляется комплексным потоком, состоящим из 3-х объектных потоков и работ, выполняемых вне потоков.

	1 поток –  Основные  производственные здания    Р1 = 1 126.64 тыс.руб.			стоимость производственного корпуса  Рв1 = 505.24 тыс.руб.

	2 поток –  Вспомогательные   производственные здания  Р2 = 169 тыс.руб.

	3 поток – Возведение инженерных сетей   Р3 = 141.92 тыс.руб

	Внепоточные работы  Рвп = 375.75 тыс.руб.



Приняты следующие условия привязки :

К началу строительства объектов первого потока  во втором потоке должны быть построены объекты стоимостью РА2 = 13 тыс.руб.

К окончанию строительства первой очереди во втором потоке должны быть закончены объекты стоимостью РВ2 = 143 тыс.руб ,  а в третьем потоке на Рв3 = 133 тыс.руб.

































СЕТЕВОЙ  ГРАФИК.







	Сетевой график представляет собой график, в котором все элементы технологического процесса объединяются сетью взаимных и косвенных связей.  Последовательность разработки сетевого графика следующая :

все работы, подлежащие выполнению по строительству сооружений группируются так, чтобы они могли быть выполнены одной или несколькими комплексными или специализированными бригадами.

составляется карточка-определитель работ и ресурсов сетевого графика

составляется модель сетевого графика

производится расчет параметров сетевого графика

производится оптимизация сетевого графика



В основу построения модели сетевого графика должны быть положены :

		технологическая последовательность выполнения отдельных видов работ

		возможность одновременного выполнения различных видов строительно-монтажных работ и увязка их во времени

		возможность выполнения различных работ бригадами постоянного состава

		равномерная потребность в рабочей силе, как по отдельным профессиям, так и в целом по объекту

		соблюдение поточности работ

		соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.



После составления модели сетевого графика производится расчет ее основных параметров :  ранних и поздних начал и окончания работ ;  продолжительности критического пути ; работ, лежащих на критическом пути ;  общих и частичных резервов времени работ, не лежащих на критическом пути.



Расчет параметров выполнен непосредственно на графике.



































ОПРЕДЕЛЕНИЕ  СРОКОВ  СТРОИТЕЛЬСТВА







Сроки  строительства определяем по  “ Расчетным показателям для определения продолжительности строительства ”   Т 1,2.

	Расчет осуществляется  по формуле :

		11.19 * 1.300 0.28 = 12.04 мес. ≈ 12 мес. ,					где 	 А1 = 11.19 и  А2 = 0.28  –  параметры  регрессивной 									кривой .

			  с – стоимость строительно-монтажных работ, в млн. руб.



	Продолжительность подготовительного периода  принимаем ( 0.150.23)Тн =

= 1.8 … 2.76 .  Принимаем  Тп = 3  месяца .



 Задел в строительстве определен по СНиП1.04.03-85 “Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений ” и приведен в виде таблицы 1.

		Таблица 1.



Продолжительность строительства

Задел по кварталам, % от сметной стоимости





квартал

Месяц

1

2

3

4

4



12

18

18

55

52

87

84

 100  

100



	







































ЦИКЛОГРАММА  КОМПЛЕКСНОГО  ПОТОКА .









	Продолжительность периода выпуска продукции 1-ого потока определяется из уравнения :

		мес.

	Период выпуска готовой продукции 1-ого потока составит :

		 мес.



Продолжительность периода выпуска продукции 2-ого потока определяется из уравнения :

		мес.

	

мес.



	Начало строительства вспомогательных зданий :

		



	Начало строительства  основных производственных зданий :

		  мес.

	Начало возведения инженерных сетей :

		

























РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОТРЕБЛЕНИЯ 



ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ











	тыс.руб.



	тыс.руб.



	тыс.руб.































































КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА .









	Построение календарного плана строительства машиностроительного завода осуществляется в виде таблицы 5.



Таблица 5.

Календарный план строительства машиностроительного завода.

Наименование объектов и видов работ

Полная сметная стоимость, тыс.руб.

В т.ч. сметная стоимость СМР, тыс.руб.

Распределение объемов работ по кварталам,  тыс.руб.







I

II

III

IV

Основные                   производственные корпуса



1 126.64



830.53









326.43

234.15









670.99

442.29









580.31

416.28









235.75

208.14

Вспомогательные производственные корпуса



169



124.58









Возведение инженерных сетей

141.92

104.62









Работы вне потока

375.75

241.09









ИТОГО :

1 813.48

1 300.86















































ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ 



СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ



РАБОТ,ПОТРЕБНОСТИ В



 СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ,



ИЗДЕЛИЯХ И МАТЕРИАЛАХ .







	Определение объемов основных строительно-монтажных работ , потребностей в строительных материалах, конструкциях и изделиях осуществляется по  “Расчетным нормативам  для составления проектов организации строительства”, часть 1, и приводится в виде таблицы 6, причем для материалов вводится коэффициент, учитывающий ведение работ в зимних условиях, который определяется по следующей формуле :

			,



					где Д=1.56 –   продолжительность зимнего периода, в 

 днях для Нижегородской области .

Таблица 6.

Ведомость объемов основных строительно-монтажных ,

специальных работ, конструкций, изделий и материалов.





№ 





Наименование работ





Единицы измерения



Объемы  строительно-монтажных работ









всего



в т.ч. по главному корпусу

1

2

3

4

5



А.  ОБЪЕМ  РАБОТ







1

Земляные работы :









     выемка

м3

32 867.5

23 576.8



     обратная засыпка

м3

25 755

18 474.8

2

Основание :









    щебеночное

м3

7.25

5.2



     песчаное

м3

547.67

392.9

3

Бетонная подготовка неармированная

м3

2 232.4

1 601.4

4

Фундаменты монолитные :









   бетонные

м3

52.6

37.7



   железобетонные

м3

801.6

574.9

5

Фундаменты сборные :









    бетонные

м3

19.9

14.3



    железобетонные

м3

47.15

33.8

6

Фундаменты под оборудование монолитные :









    бетонные

м3

61.7

44.2



    железобетонные

м3

299.2

214.5

Продолжение таблицы 6.

1

2

3

4

5

7

Каркас зданий и сооружений :









     монолитные железобетонные конструкции

м3

395.3

283.4



     сборные железобетонные конструкции

м3

917.6

657.8



     колонны

м3

186.8

133.9



     балки, ригели

м3

177.72

127.4



     плиты покрытий

м3

58

41.6



     плиты перекрытий

м3

52.6

37.7



     панели подвалов и тоннелей

м3

183.2

131.3



     прочие конструкции

м3

208.6

149.5

8 

Стальные конструкции

т

624

447.3

9

Стены  :









               облицованных

м2

591.2

423.8



                необлицованных

м3

190.4

136.5



     из кирпича 

м3

52.6

37.7

10 

Перегородки кирпичные толщиной 120 мм

м2

179.5

128.7

11

Полы :









     бетонные

м2

253.9

182



     цементные

м2

10.9

7.8



     из керамической плитки

м2

72.5

52



     из бетонной плитки

м2

1 160.6

832



     мозаичные

м2

99.7

71.5



     из стального рифленого листа

м2

123.3

88.4



     из торцовой шашки

м2

6 965.6

4 993.3

12

Проемы :









     фонарные металлические

т

21.4

15.34



     оконные металлические

т

1.6

1.2



     дверные

м2

108.8

78

13

Остекление









     оконных переплетов

м2

241.2

172.9



     фонарей

м2

1 795.4

1 287



     перегородок

м2

137.8

98.8

14

Утеплитель и теплоизоляция :     









     керамзитобетон

м3

126.9

91



     пенополистирольные плиты

м2

7 979.3

5 720

15

Стяжки и выравнивающие слои цементные

м2

446.1

319.8

16

Кровля :









     рулонная  4-слойная

м2

8 929.6

6 401.2

17 

Гидроизоляция :









     оклеечная

м2

108.1

77.5



     обмазочная

м2

237.4

170.2

18

Отделочные работы :









      штукатурка

м2

148.7

106.6



      затирка

м2

426.2

305.5



      облицовка керамическими плитами

м2

237.6

170.3

19

Окраска :









      водоэмульсионная

м2

582.1

417.3



      эмалевая (металлоконструкций)

м2

3 884.5

2 784.6

20

Отмостка асфальтовая по бетонной подготовке

м2

21.8

15.6













Б.  КОНСТРУКЦИИ   И   ИЗДЕЛИЯ















1

Бетон товарный

м3

4 317.5

3 095

2

Раствор

м3

137.5

95.6

3

Сборные ж/б конструкции

м3

917.6

657.8

4

Стеновые керамзитобетонные панели

м3

м2

190.4

591.2

136.5

423.8

5

Стальные конструкции

т

654.7

469.3

6

Опалубка

м2

2 557

1 833

7

Асфальтобетон

т

1.45

1.04

Продолжение таблицы 6.

1

2

3

4

5

8

Арматура для сборных конструкций

т

169.9

121.8

9

Керамзитобетон

м3

14.5

10.4

10

Арматура для монолитных ж/б конструкций

т

165

118.3













В.    МАТЕРИАЛЫ







1

Гравий, щебень

м3

4 413

3 163.7

2

Песок

м3

3 290.4

2 358.7

3

Цемент

т

1 706

1 223

4

Известь

т

26

18.72

5

Лес:









       пиленый

м3

284.7

204.1



       круглый

м3

1 166

835.9

6

Стекло

м2

2 330.3

1 670.5

7

Сталь :









       арматурная

т

88.9

63.7



       сортовая

т

794.3

569.4



       кровельная

т

2.7

1.95

8

Рулонные материалы

м2

54 186.8

38 844

9

Керамзит

м3

157.8

113.1

10

Кирпич

1000 шт

21.8

15.6

11

Битум

т

663.7

475.8

12

Плитка :









        керамическая

м2

74.4

53.3



       облицовочная

м2

244.8

175.5







































































ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ОСНОВНЫХ



СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ



И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ .







	Определение потребностей в основных строительных машинах и транспортных средствах осуществляется по “Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства ” Часть 1 и сводится в таблицу 7.



Таблица 7.

№

Наименование машин

Ед. измер.

Объемы СМР 

1

2

3

4









1

Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 2.5м3, включая тракторы с навесным оборудованием  с емкостью ковша 1 

м3

1

2

Скреперы емкостью ковша 

м3

3

3

Бульдозеры

шт

2

4

Погрузчики одноковшовые

т

2

5

Компрессоры  передвижные производительностью м3/мин

м3/мин

7.4

6

Электростанции передвижные

кВт

11.4



Краны :





7

             -  башенные

т

6.4

8

             -  стреловые :





9

                                      - гусеничные 

т

14

10

                                      - пневмоколесные 

т

7.4

11

             - автомобильные

т

9.5









12

Трубоукладчики

т

6.18

13

Подъемники строительные

т

0.35









Строительные машины для приготовления и транспортирования бет.смеси и раствора 

14

Бетоносмесительные 

 сборно-разборные  передвижные установки емкостью барабана  425-500 л



шт



1

15

То же, емкостью  барабана  325 л

шт

1

16

Растворонасосы 

шт

2

17

Штукатурные агрегаты

шт

1









Энергетическое оборудование и машины для электросварочных работ 

18

Трансформаторные подстанции  (комплектные     сборно-разборные)



шт

1

19

Аппаратура для дуговой сварки

шт

3

20

Агрегаты сварочные постоянного тока

шт

1

Продолжение таблицы 7.

1

2

3

4

21

Трансформаторы для электроподогрева бетона

шт

1

Автотранспорт 



Самосвальный автотранспорт





22

Автомобили

автотонны

48

23

Прицепы

автотонны

1.9

24

Полуприцепы 

автотонны

4.2



Бортовой автотранспорт





25

Автомобили

автотонны

11.68

26

Прицепы

автотонны

2.1

27

Полуприцепы

автотонны

8.9

28

Специализированный

автотонны

8.3



































































РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В  РАБОЧИХ КАДРАХ



НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ .











	В состав работающих входят : 

		рабочие

		инженерно-технические работники (ИТР)

		служащие

		младший обслуживающий персонал (МОП)

		охрана

Число работающих определяется на основе достигнутой выработки на одного работающего и годовому объему работ для строительной организации .

Для промышленного строительства выработка принимается равной 6-8 тыс. руб.



Соотношение различных категорий работающих в общем количестве следующие :

		рабочие  – 83.9 %

		ИТР – 11 %

		служащие – 3.6 %

		МОП и охрана – 1.5 %



Принимаем выработку на  одного работающего 8 000 руб.



Тогда имеем :

		рабочие – 136 человек

		ИТР – 18 человек

		служащие – 6 человек

		МОП и охрана – 3 человека









































РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ



 В ЭЛЕКТРОЕНЕРГИИ, ПАРЕ, 



ТОПЛИВЕ, ВОДЕ,



СЖАТОМ ВОЗДУХЕ И КИСЛОРОДЕ .











	Расчет потребности в электроэнергии, топливе, паре, воде, сжатом воздухе и кислороде осуществляется согласно “Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства ”  Часть 1  по нормативам для первого территориального пояса с пересчетом их по следующим формулам :



потребность в электроэнергии, топливе и паре :					

потребность в воде, сжатом воздухе и кислороде :					

где   k1=1.04 –  коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 

  строительства  в зависимости от района  строительства, средней 

  температуры наружнего воздуха и продолжительности отопительного 

  периода ;

                    k2=1.01 –  коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости 

  в зависимости от района строительства.

	        Р и В  –  ресурсы



	Все расчеты сведены в таблицу 8.

Таблица 8.

Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде, 

сжатом воздухе и кислороде.



№



Наименование показателя



Ед. измер.



Потребность 

1

2

3

4









1

Количество электроэнергии

ква

256.9

2

Количество топлива

т

146.7

3

Количество пара

кг/ч

723.32

4

Количество воды

л/сек

1.7

5

Количество передвижных компрессоров

шт

2

6

Количество кислорода

м3

5 645.9

7

Расход воды на пожаротушение

л/сек

20











СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 



ИСТОЧНИКОВ









Фомин В.Н., Калинина Т.Е. Методические указания по организации и планированию строительного производства (для курсового и дипломного проектирования по специальности 1202 “Промышленное и гражданское строительство”). чI, Горький, 1986г – 62 с.

Фомин В.Н. Методические указания по разработке проекта организации строительства (для курсового и дипломного проектирования по специальности 290300  “Промышленное и гражданское строительство”). Н.Новгород, 1997г – 38 с.

Рунов В.Н. Методические указания по разработке курсового проекта по организации строительства для студентов специальности 1202  “Промышленное и гражданское строительство”. Горький , 1976г – 57 с.

Рунов В.К., Фомин В.Н. Организация и планирование строительства. Учебное пособие для слушателей факультета организаторов промышленного производства. Горький, 1978г – 94 с.

Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. СНиП 1.04.03-85 Госстрой СССР, Госплан СССР. М., 1985 –  552 с

Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. РН-74. чI. М., 1974 – 172 с.