Организация и планирование производства

Оглавление



Введение

Задание

Расчет ожидаемого объема конструкторской документации и трудоемкости ее разработки

Расчет продолжительности этапов и численности исполнителей

Расчет параметров сетевого графика

Линейная карта сети и график загрузки исполнителей

Оптимизация сетевого графика

Расчет параметров оптимизированного сетевого графика

Линейная карта сети и график загрузки исполнителей

Расчет фонда зарплаты и сметы затрат

Сметная калькуляция на тему


Список использованной литературы

Пархоменко О.М., Голованова Л.Н. «планирование технической подготовки производства», Учебное пособие, 1981г.


Введение.



Эффективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ во многом зависит от качества их планирования. Под качеством планирования подразумевается точность, обоснованность и сбалансированность планов, полнота плановых расчетов, комплексность планирования всех стадий проектирования, производства и эксплуатации новой техники.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы отличаются особой трудоемкостью планирования. Это объясняется сложностью разработок, большими сроками между началом разработок и реализацией их результатов, что создает значительную неопределенность хода работ, творческим характером труда, многовариантностью инженерных решений и необходимостью их оптимизации.

Сложность процессов создания новой техники предопределяет необходимость обеспечения максимальной достоверности и надежности принимаемых решений уже на первых этапах проектирования. Это требование относится как к проектным решениям, так и к планированию сроков, трудоемкости, стоимости работ и других технико-экономических показателей.

Дальнейшее совершенствование планирования технической подготовки производства предусматривает:

		Повышение комплексности планирования, т.е. разработку перспективных комплексных программ, охватывающих все стадии цикла «наука-техника-производство-эксплуатация»; увязку прогнозов, перспективных и текущих планов научно-технического прогресса с другими разделами общехозяйственных планов; планирование обеспечения проектных работ всеми видами ресурсов (рабочей силой, материалами, капитальными вложениями и т.д.);

		Совершенствование технико-экономического обоснования исследований и разработок, определение наиболее перспективных направлений с целью концентрации сил на этих направлениях;

		Совершенствование методов плановых расчетов, применение методов нормативного планирования, основанных на использовании научно обоснованных нормативов;

		Внедрение системы сетевого планирования и управления отдельными темами и комплексной системы объемно-календарного планирования и управлениями многотемными разработками.

Решение этих сложнейших проблем во многом зависит от квалификации и научной подготовки разработчиков новой техники и их руководителей и в упрощенном варианте представлено в данном курсовом проекте.


Задание



Разработать план технической подготовки производства опытного образца ВЧ блока приемопередатчика метеоРЛС «Гроза», состоящего из блоков:

		ВЧ головка (90 элементов);

		Усилитель ВЧ (141 элемент);

		Гетеродин (160 элементов).

Группа новизны 2.







ВЧ

головка

УВЧ

ГетеродинПримем общий объем КД на прибор:

А) Комплект документов на блок

Количество наименований документов на блок: 	nб = 66

Количество листов формата А4 на блок: 		Qб = 13

Количество блоков						i = 3

n’б = i  nб = 3  66 = 200

Б) Комплекты документов для прибора в целом

Количество наименований документов на прибор	nп = 32

Количество листов формата А4 на прибор		Qп = 4

В) Общий комплект документов:



Qоб = 13



Объем конструкторской документации, N



Определим объем КД по видам документов по формуле:









Расчет ожидаемого объема конструкторской 

документации и трудоемкости ее разработки



Таблица 1



Количество наименований

Средний объем документации

Объем документации в листах

Норматив трудоемкости

Ксл

Кн

Трудоемкость

Структура, %



















Объем документации



Трудоемкость

Э1

1

4

4

4,1

1,8

0,65

19,2

0,3

0,34

Э2

6

10

60

4,1





287.8

6,8

5,12

ПЭ3

6

3

18

5,9





124.25

2,2

2,21

МЭ

3

17

51

5,9





300.9

5,48

6,26

ТБЕ

4

22

88

4,7





483.9

9,5

8,6

СБ

30

5

150

7





1228.5

19,2

21,86

СП

30

2

60

4,7





330

9,5

5,86

ДЧ

25

2

50

5,3





310

7,6

5,55

ТУ, ПМ

7

33

231

5,3





1432

19,8

25,49

Таблицы

6

10

60

3,5





245.7

7

4,37

Ведомости

3

12

36

3,5





147.42

3,3

2,62

Эксплуатационная документация

3

40

120

4,7





658.88

9,9

11,72

ИТОГО:

124

10

928







5569.55

100

100



Рассчитаем продолжительность этапов и численность исполнителей.



Определим наименование стадий и этапов, и их трудоемкости, ti. Для этого найдем процент разработки КД в общем объеме работ кд:



Тогда трудоемкости ti.стадий и этапов определим по формуле:



где: Ткд – общая трудоемкость разработки КД (чел./час);

кд – процент разработки КД в общем объеме работ;

i – структурный коэффициент стадий в общей трудоемкости, %;

j – структурный коэффициент этапов и стадий, %.



Задаемся примерными данными о количестве исполнителей по этапам ОКР, nj. Рассчитаем продолжительность отдельного этапа работ Tj, по формуле:



где: Tj – продолжительность j-го этапа (в рабочих днях);

tj – трудоемкость этапа (в чел.-днях);

nj – количество исполнителей одновременно занятых выполнением работы;

Кд – коэффициент неучтенных работ (примем равным 1,1)

Квн – планируемый коэффициент повышения производительности труда (примем равным 1,1).



Расчеты продолжительности этапов сведены в таблицу 2 «Сводные расчеты продолжительности этапов проектирования изделий».





Сводные расчеты продолжительности

этапов проектирования изделий

Таблица 2

Содержание работы

Шифр работы 

Трудоемкость чел./час

Количество исполнителей

Продолжит. работы в днях

1

2

3

4

5

Разработка и анализ ТЗ

0-3

31,12

1

3,89 = 4

Обзор литературы, патентный поиск

0-1

77,79

2

4,86 = 5

Обоснование направлений разработки

1-2

124,46

3

5,2 = 6

Разработка ТЭО, ДСГ (предварительно)

2-3

15,56

1

1,9 = 2

Рассмотрение и утверждение ТП

3-4

15,56

1

1,9 = 2

Обоснование вариантов схемных решений

4-5

233,36

4

7,29 = 8

Разработка принципиальных схем изделия и его отдельных элементов и спецификаций к ним



5-7



280



6



5,83 = 6

Расчеты (электрические, надежности и др.)

6-9

233,36

4

7,29 = 8

Изготовление и испытание макетов

5-6

264,5

5

6,6 = 7

Эскизное конструирование

7-8

124,5

3

5,2 = 6

Разработка патентного формуляра и карты тех. уровня

1-6

186,7

4

5,8 = 6

Разработка ДСГ, сметной калькуляции и др.

3-8

77,8

2

4,8 = 5

Разработка и выпуск пояснительной записки

8-9

124,5

3

5,2 = 6

Защита эскизного проекта

9-10

31,1

1

3,88 = 4

Уточненные расчеты (электрические, надежности)

10-12

622,3

8

9,7 = 10

Корректировка и выпуск структурн. и принцип. схем

10-13

622,3

8

9,7 = 10

Изготовление и испытание макетов

10-11

809

9

11,3 = 12




1

2

3

4

5

Разработка сборочных чертежей и спецификаций к ним

11-13

1867

15

15,6 = 16

Разработка монтажной документации

11-12

622,3

6

12,9 = 13

Разработка деталировочных чертежей

13-14

435,6

5

10,89 = 11

Разработка ТУ, программ и методик испытаний

11-18

746,8

7

13,4 = 14

Разработка ведомостей (попутных и стандартных изделий)



14-18



186,7



4



5,8 = 6

Разработка эксплуатационно-ремонтной документации

12-18

311

5

7,7 = 8

Разработка тех. документов для изготовления опытного образца



14-15



466,7



6



9,72 = 10

Проектирование и разработка оснастки

14-16

1633,5

10

20,4 = 21

Изготовление опытных образцов

15-17

840,1

8

13,2 = 14

Участие конструкторов в изготовлении опытного образца



14-17



233,4



4



7,3 = 8

Лабораторное испытание узлов, блоков и изделий

17-18

700

7

12,5 = 13

Разработка КД

18-19

466,7

5

11,7 = 12

Разработка уточненной сметной калькуляции

13-19

93,3

2

5,83 = 6

Организация в обеспечении опытного производства

16-19

233,4

4

7,3 = 8

Комплексные испытания и доработки

19-20

12,4

1

1,55 = 2

Гос. испытания 

20-21

9,33

1

1,2 = 2

Обработка КД для серийного производства

21-22

6,22

1

0,77 = 1

ИТОГО:



12738

154





Расчет параметров сетевого графика



Ранний срок свершения событий:



Поздний срок свершения событий:



Резерв времени на свершение события:



	Определим топологию критического пути, как последовательность событий, не имеющих резервов времени. Для критического пути коэффициент напряженности kн равен 1.

	Для некритических путей определим:

А) Резерв времени на выполнение работ:



Б) резерв времени первого вида:



В) Резерв времени второго вида:



Г) Свободный резерв:



Д) Коэффициент напряженности:




Полученные данные для работ некритического пути

сведем в таблицу 3.

Код работы











0-3

9

9

9

9

0,31

1-6

22

22

19

19

0,39

3-8

17

17

17

17

0,23

5-6

3

3

0

0

0,83

6-9

3

0

3

0

0,83

10-12

58

58

15

15

0,43

10-13

18

18

18

18

0,36

11-12

43

43

0

0

0,33

11-18

50

50

50

50

0,22

12-18

43

0

43

0

0,33

14-16

20

20

0

0

0,59

14-17

18

18

18

18

0,66

14-18

31

31

31

31

0,84

13-19

54

54

54

54

0,9

16-19

20

0

20

0

0,59

	Пути, обладающие равным резервом времени, равной продолжительностью, а значит, имеющих равный коэффициент напряженности:

5 – 6 и 6 – 9

11 – 12 и 12 – 18

14 – 16 и 16 – 19

строим линейную карту работ и диаграмму ресурсов (рис. 2).


Проведем оптимизацию:

Оптимальное количество исполнителей.





			

			

			

			

			



Высвободившееся количество исполнителей:



				

				

				

				

				

Итого: 16 чел.


Оптимальная продолжительность работ:





						

						

						

						

						

Освободившихся исполнителей направим на напряженные участки критического пути

4 – 5

4 + 1 = 5

11 – 13

15 + 2 = 17

13 – 14

5 + 2 = 7

14 – 15

6 + 2 = 8

15 – 17

8 + 3 = 11

17 – 18

7 + 3 = 10

18 – 19

5 + 3 = 8



Определим ожидаемые сроки исполнения



						

						

						






Полученные данные для работ некритического пути

сведем в таблицу 4



Код 

работы











0-3

9

9

9

9

0,31

1-6

15

15

12

12

0,57

3-8

11

11

11

11

0,48

5-6

3

3

0

0

0,83

6-9

3

0

3

0

0,83

10-12

37

37

13

13

0,41

10-13

13

13

13

13

0,5

11-12

24

24

0

0

0,53

11-18

27

27

27

27

0,47

12-18

24

0

24

0

0,75

13-19

33

33

33

33

0,27

14-16

5

5

0

0

0,86

14-17

8

8

8

8

0,58

14-18

21

21

21

21

0,28

16-19

5

0

5

0

0,86



Строим линейную карту и диаграмму ресурсов оптимального графика (рис. 4).



Анализируем результаты оптимизации:

Абсолютное сокращение критического пути 



	Относительное сокращение критического пути:

	

	Оптимизация за счет изменения числа исполнителей на участках, имеющих резерв времени помогла уменьшить критический путь на 18 дней (13%)


Расчет фонда зарплаты и сметы затрат.



Расчет основной зарплаты производственного персонала

Наименование стадий этапов

Трудоемкость чел/дни

Среднедневная ставка, грн.

Основная зарплата, грн.

Стадия 1,2 ТЗ и ТП

Разработка и анализ ТЗ

Обзор литературы

Обоснование направлений разработки

Разработка ТЭО, ДСГ (предварит.)

Рассмотрение и утверждение ТП

Всего по стадиям 1,2



3,9

9,7



15,56



1,95



1,95

33,06



3,8

3,8



4,7



2,6



5,7

20,6



14,82

36,95



73,12



5,06



11,05

135,01

Стадия 3 Эскизный проект

3.06 Обоснование вариантов схемных решений

3.07 Разраб. принцип. схем и спецификаций к ним

3.08 Расчеты (электрич. и надежн.)

3.09 Изготовл. и испытание макетов

3.10 Эскизное конструирование

3.11 Разработка и выпуск ПФ, КТУ

3.12 Разработка ДСГ

3.13 Разработка и выпуск ПЗ

3.14 Защита ЭП

Всего по стадии 3





29,17



35

29,17



36,06

15,56



23,34

9,73

15,56

3,89

197,48





4,7



5

5,3



3

3,8



3

3

3,8

5,6

37,2





137,1



175

154,6



99,19

59,14



70,01

29,18

59,14

21,77

805,13

Стадия 4 Технические и рабочие проекты

4.15 Уточненные расчеты

4.16 Корректировка и выпуск принцип схем

4.17 Изготовл. и испытание макетов

4.18 Разработка СЧ 

4.19 Разработка монтажной документации

4.20 Разработка деталировочных чертежей

4.21 Разработка ТУ программ и методик

4.22 Разработка ведомостей

4.23 Разработка эксплуатационной и ремонтной документации

Всего по стадии 4





77,79



77,79



101,13

233,38



77,79



54,45



93,35

23,33



38,88

777,89





4,7



3



3,3

3



3,8



3



3,8

4,8



3

32,4





365,6



233,37



303,38

700,13



295,6



163,35



354,73

112,02



116,63

2644,81

Стадия 5 Изготовление опытных образцов

5.24 Разработка технологической документации

5.25 Проектирование и изготовление оснастки

Изготовление опытного образца

Участие конструкторов

5.28 лабораторные испытания

Доработка КД

Разработка уточненной сметной калькуляции

Организация обеспечения опытного образца

Всего по стадии 5







58,33



204,2



105,01

29,18

87,5

58,34



11,66



29,18

583,4







4,8



4,2



3,8

6,6

5

3



3



3

33,4







280,02



857,59



399,05

1925,55

437,5

175,01



34,99



87,53

4197,24

Стадия 6 Комплексные испытания и доработка опытных образцов



12,4



6



74,4

Стадия 7 Госиспытания

9,33

6

55,98

Стадия 8 Отработка КД для серийного производства



6,22



6



37,32

ВСЕГО ПО ТЕМЕ:

1619,78

141,6

7949,26



Руководитель темы з/п = 230 р/мес.

Длительность темы 120 дней



Зарплата = 7949,26 + 1104 = 9053,26 грн.





Сметная калькуляция на тему







Стадии

Собственные расходы по статьям калькуляции







Контр. расходы







Общие расходы





Основная з/п



Дополнительная з/п



Начисления соцстраху



Материалы, полуфабрикаты



Командировочные расходы



Накладные расходы



Итого собственные расходы





1,2. Тех. задание и тех. проект

135,01

33,75

23,63

-

15,93

108,01

316,33

-

316,33

3. Эскизное проектирование

805,13

201,3

140,9

1192,39

31,79

644,1

3015,61

-

3015,61

4. Технич. и раб. проекты

2644,81

661,2

462,84

894,29

31,79

2115,85

6810,78

838,9

7649,68

5. Изготовление опытного образца

4197,24

1049,31

734,52

2980,97

31,79

3357,79

12351,63

6711,16

19062,79

6. Комплексные испытания и доработка образца

74,4

18,6

13,02

596,2

63,59

59,52

825,33

67111,16

7536,49

7. Госиспытания

55,98

13,99

9,79

298,1

111,29

44,78

533,93

2516,69

3050,62

8. Отработка КД

37,32

9,33

6,53

-

31,79

29,86

114,83

-

114,83

ИТОГО на тему:

7949,26

1987,48

1391,23

5961.95

317,97

6359,91

23968,45

16777,91

40746,36