«Нормирование труда и сметы»

КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата













Состав курсовой работы.

Курсовая работа  по дисциплине «Нормирование труда и сметы» включает:

1.Ведомости объемов строительно-монтажных работ:

1.2.Ведомость подсчета объемов работ.

1.3.Ведомость сборных железобетонных конструкций.

1.4.Ведомость объемов работ по заполнению оконных и дверных проемов.

2.Расчетную часть пояснительной записки, включающую:

2.1.Составление смет.

2.2.Расчет цены реализации строительной продукции.



Состав расчетной части курсовой работы.



	В курсовой работе  по дисциплине: «Нормирование труда и сметы» выполняются следующие

	виды сметных расчетов: 

	1.Составление смет.

	2.Расчет цены реализации строительной продукции в текущих ценах.

	

	













КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











	                

СТАТЬЯ ЗАТРАТ

%

Средства по главам 1-8 сводного сметного расчета распределены в следующем порядке:

Подготовительные работы

2%

Основные объекты строительства

Из ОС1

Наружные сети и сооружения водоснабжения канализации, теплоснабжения и газоснабжения

5%

Благоустройство территории

4%

Затраты на временные здания и сооружения

10,7%

Затраты при производстве работ в зимнее время

6,42%

Затраты связанные с отчислениями на социальное страхование

34%

Затраты ,связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников

25%

Затраты на премирование за ввод в действие в срок  объектов

17.44%

Затраты, связанные с подготовкой объектов к приемке в эксплуатацию

0,306%

Поправка, учитывающая доп. транспорт затраты при перевозке материалов на расстояние сверх учтенных в сметных нормах

3,5%

Затраты, связанные с введением прогрессивно-возрастающих расценок и повышением тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции

10%

Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера рабочих

80%

Затраты, связанные с выполнением доведенного уровня рентабельности

10%

Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера ИТР

10,6%

Затраты на содержание застройщика, заказчика(технадзора)

1,87%

Доплаты за тяжелые и вредные условия труда

6%

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты

3%

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ ЧАСТИ

Общая сметная стоимость,тыс.руб.

1500986,086

В том числе:



Строительно-монтажные работы

1335799,645

Оборудование



Прочие работы

163435,234

Возвратные суммы

1751,207

Трудоемкость, ч/час

47280

	













КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











1.2. Локальная смета на общестроительные работы.



В составе курсовой работы я выполнил локальную смету на общестроительные работы.

Локальная смета определяет сметную стоимость СМР и составляется по установленной форме 5 согласно [1], которая представлена в табл. 1.1. Виды и количество выполняемых работ и конструктивных элементов принимаются из ведомостей объемов. Единичная стоимость выписывается из сборников РСН [2].

По работам, для которых единичная стоимость приведена без учета стоимости материальных ресурсов, необходимо учитывать их стоимость дополнительной строкой. При этом следует использовать базисную стоимость этих ресурсов 

(в ценах 2006г.) по сборникам сметных цен согласно [3]. Следует помнить, что измеритель 1м3 стоимости сборных железобетонных конструкций не учитывает стоимости арматуры и закладных деталей, которые должны учитываться еще одной дополнительной строкой. Единичные стоимости указываются над чертой 

в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10 и осуществляется проверка. Сумма итогов по графам 5, 6 

и 8 должна быть равна итоговому значению графы 10, которая носит название прямых затрат.

После подведения итогов определяются отдельными строками накладные расходы (НР) и плановые накопления (ПН), которые определяются косвенным 

путем в процентах от суммы основной заработной платы рабочих (графа 5) и заработной платы рабочих в стоимости эксплуатации машин (графа 7). Нормы НР 

и ПН утверждены постановлением МАиС №1 от 16.01.2008г. и зависят от вида выполняемых работ. В курсовом проекте рекомендуется принять норму НР и ПН для строительных работ соответственно 135,6% и 167,1%. Полученные результаты записываются в графу 10.

Далее отдельной строкой подсчитывается стоимость СМР как сумма прямых затрат, НР и ПН. Здесь и далее в расчетах других показателей обязательно нужно записать алгоритм расчета с указанием числовых значений и результат расчета в стоимостных измерителях.





















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата













1.3 Объектная смета.



	Объектная смета объединяет итоговые данные локальных смет на общестроительные, санитарно-технические работы, электроосвещение, водопровод и канализацию и другие работы. В курсовой работе стоимость вышеперечисленных работ определяется условно в процентах от стоимости общестроительных работ.

	Объектная смета составляется по форме 4 согласно [1], которая представлена 

	в таблице 1.2. Итоговые данные по общестроительным работам выписываются в графы 3-10 таблицы 1.2. Затем, используя в учебных целях информацию из приложения 1., подсчитывается сметная стоимость остальных видов работ (графа 10 табл.1.2.). Графы 3-9 табл. 1.2. заполняются с помощью данных по приложению [2] по структуре сметной стоимости в процентах от значений графы 10. Итоговые данные по объектной смете подсчитываются по графам 3-10 и делается проверка. Сумма итогов по графам 3-10 должна быть равна итогу графы 10.



















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











Таблица №2. Ведомость монтажных элементов и монолитных ж/б элементов.

Примечание

13



















Потребность всего

масса, т

12

2,52

1,95

13,8

1

10,92

8,15

1,82

19

24

8,85

11,4

19,75

81,5

204,66

211,2

141,6

143,04

191,6

181,8

45,6

90,72





1005,66

61,6

29,8

29,8







объем, м3

11

1,404

1,062

7,14

0,562

5,947

4,285

0,992

9,996

12,52

3,828

4,956

8,555

34,51

95,72

157,82

98,81

188,16

150,22

126,97

33,802

38,34

794,124

193,6

43,4

43,4





Характеристика элементов

масса, т

10

0,35

0,6

1,26

0,4

0,725

1,4

0,91

1,9

2,4

0,41

0,73

0,96

1,96





2,2

2,95

1,49

2,1

2,525

1,9

1,26



1,54

1,49

1,49







объем, м3

9

0,234

0,354

0,714

0,281

0,425

0,857

0,496

0,9996

1,252

0,271

0,36

0,41

0,828



1,644

2,059

1,96

1,566

1,764

1,408

0,533



4,84

2,17

2,17







высота

8

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,58

0,58

0,58

0,58



0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22



0,22



1,65

0,35

0,35







ширина

7

1

1

1

1,2

1,2

1,2

1,4

1,4

1,4

0,5

0,5

0,5

0,5



1,19

1,49

1,49

1,19

1,49

1,19

1,49



1,49



1,5

1,29

1,29







длина,м

6

0,78

1,18

2,38

0,78

1,18

2,38

1,18

2,38

2,98

0,78

1,18

1,18

2,38



6,28

6,28

4,78

4,78

4,18

3,58

3,58



2,98



3,191

3,1

3,1









1,2

1,2

1,2



Кол-во

5

6

3

10

2

14

5

2

10

10

15

30

25

50

182

96

48

96

96

72

24

72

504

40

20

20

0,353

0,042

0,144



2

8

3



Ед. изм.

4

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.



шт.

шт.

шт.

шт.

м3

м3

м3



шт.

шт.

шт.



Тип или марка

3

ФЛ 10.8 – 3

ФЛ 10.12 – 3

ФЛ 10.24 – 3

ФЛ 12.8 – 3

ФЛ 12.12 – 3

ФЛ 12.24 – 3

ФЛ 14.12--3

ФЛ 14.24 --3

ФЛ 14.30--3



































ФБС9.5.6

ФБС 12.5.3  

ФБС 12.5.6      

ФБС 24.5.6 







ПК 63.12 – 8 

ПК 63.15 – 8

ПК 60.15 – 8

ПК 60.12 – 8

ПК 54.15 – 8

ПК 54.12 – 8

ПБ 30.15 -- 8











ЛМ 39.15.17 – 5 

ЛПФ31.13в – 5 

ЛПФ 31.13в – 5 

УМ 1

УМ 2

УМ 3





Наименование конструктивных элементов

2

Элементы фундамента

Блоки стен подвала

ИТОГО:

Плиты перекрытия

ИТОГО:

Лестничные марши

Лестничные площадки

Монолитные участки фундаментных родушек



№

п/п

1

1.

2.



3.



4.

5.

6.















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











1.4 Сводная смета.



Составляется согласно главы 5 Инструкции №25 и включает главы 1,2,6,7,8,9,12 и приложения №3.

38. В главу 9 «Прочие работы и затраты» включаются:

38.1. дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

Затраты определяются в процентах от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1–7 по нормам, устанавливаемым Минстройархитектуры, и включаются в графу 9 с распределением по графам 3–5.

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время от стоимости временных зданий и сооружений, предусматриваемых на основании раздела ПОС в главе 8 сводного сметного расчета стоимости строительства отдельными локальными сметами, определяются сверх процентной нормы по нормам как для основного строительства;

38.2. затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции.

Затраты включаются в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 1999 г. № 1748 «О дополнительных мерах материального стимулирования высокопроизводительного и качественного труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 88, 5/2007) и определяются в размере 10 % от суммы сметных величин основной заработной платы и заработной платы машинистов в составе эксплуатации машин и механизмов по итогу глав 1–7.

Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9;

38.3. затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников.

Затраты включаются в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 58, 1/512) и определяются в размере 25 % от сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1–7.

Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9;

38.4. затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера.

Затраты рассчитываются в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 января 2009 г. № 2 «О стимулировании работников организаций отраслей экономики» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 27, 1/10424) и определяются в размере 80 % от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе эксплуатации машин и механизмов по итогу глав 1–7 с учетом сметных величин, предусмотренных подпунктами 38.2, 38.3 пункта 38 настоящей Инструкции.

Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9;

38.5. затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам предыдущего года организацией установленного уровня рентабельности реализованной продукции, товаров (работ, услуг).

Затраты рассчитываются в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 января 2009 г. № 2 и определяются в размере 20 % от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе эксплуатации машин и механизмов по итогу глав 1–7 с учетом сметных величин, предусмотренных подпунктами 38.2, 38.3 пункта 38 настоящей Инструкции.

Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9;

38.6. затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам.















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата









                           

Таблица №4. Определение объемов работ по заполнению проемов их остеклению и окраске.

Тип заполнения

Размеры

Площадь, м2

Кол-во на здание

Площадь проемов до м2

Общая площадь, м2

Уплотнение в местах крепления в проемах, м2



Ширина, м

Высота, м





2 м2

3 м2





1

2

3

4

5

6

7

8

9

ОКНА

ОП 15-15 

1,51

1,51

2,28

40

-

2,28

91,2

241,6

ОП 9-9 

0,91

0,91

0,83

10

0,83

-

8,3

36,4

ОП 15-7 

0,76

1,51

1,15

30

1,15

-

34,5

138

ИТОГО:







80





134

416

ДВЕРИ

ДБ 21 – 7 

0,71

2,07

1,47

40

1,47



58,88

222,4

ДВ6ДГ 21 – 7 

0,71

2,07

1,47

110

1,47



161,7

611,6

ДВДЧ 21 – 10 

1,01

2,07

2,09

10



2,09

20,9

61,6

ДВ6ДУС5 21 – 13 

1,31

2,07

2,71

30



2,71

81,3

202,8

ДНСГУТ 21 – 13 

1,31

2,07

2,71

2



2,71

5,42

13,52

ИТОГО:







192





328,1

1111,92















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата













Затраты определяются в размере 10,6 % от сметной величины накладных расходов по итогу глав 1–7.

Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9.

38.8. затраты на премирование за своевременный ввод объекта в эксплуатацию.

Затраты определяются от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1–7 в размерах:

17,44 % – объекты жилищного строительства;

Затраты приводятся в графах 8 и 9;

38.9. затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование.

Затраты определяются в размере 34 % от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1–7, по главе 8 в случае определения стоимости строительства временных зданий и сооружений по локальным сметам (локальным сметным расчетам) и от затрат, предусмотренных подпунктами 38.2–38.8, 38.22 пункта 38 настоящей Инструкции, и приводятся в графах 8 и 9;

38.10. поправка, учитывающая дополнительные транспортные затраты при перевозке материалов, изделий и конструкций на расстояния сверх учтенных в сметных ценах.

Затраты определяются в размере 3,5 % от суммы стоимости материалов, изделий и конструкций, без учета транспортных затрат, по итогу глав 1–7 сводного сметного расчета стоимости строительства, за исключением стоимости бетонных и железобетонных изделий и конструкций, керамических изделий, нерудных материалов, товарных бетонов и растворов, и приводятся в графах 8 и 9;

38.20. затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию.

Затраты определяются в размере 0,306 % от итога граф 3–6 глав 1–9 и включаются в графы 8 и 9;

38.22 . затраты, связанные с выплатой доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

Сметный лимит средств на затраты, связанные с выплатами доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаемыми по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проводимой в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 54, 5/26866), определяется в размере 6 % от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе эксплуатации машин и механизмов по итогу глав 1–7.

Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9;

39. В главу 10 «Содержание застройщика, заказчика (технического надзора), затраты на осуществление авторского надзора» включаются:

39.1. затраты на содержание застройщика, заказчика (технического надзора).

Затраты определяются по нормам в процентах от итога глав 1–9 сводного сметного расчета стоимости строительства и включаются в графы 8 и 9 в следующих размерах:

39.1.2. при строительстве (кроме работ по ремонту) жилых домов, объектов социальной сферы и коммунального хозяйства:

1,87 % – для организаций капитального строительства Брестского, Витебского, Гродненского, Минского областных исполнительных комитетов, организаций капитального строительства министерств и других республиканских органов государственного управления, организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в том числе выполняющих функции единого государственного заказчика;















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











39.4. затраты на осуществление авторского надзора.

Затраты определяются в процентах от сметной стоимости строительства по итогу глав 1–9 сводного сметного расчета стоимости строительства и включаются в графы 8 и 9.

В главу при необходимости включаются затраты на проведение заказчиком геодезических наблюдений за перемещением и деформациями зданий и сооружений. Затраты определяются сметным расчетом с использованием индивидуальных единичных расценок и цен на проектные и изыскательские работы и включаются в графы 8 и 9.

41. В главу 12 «Проектные и изыскательские работы» в графы 8 и 9 включаются затраты на:

41.1. изыскательские работы, определяемые по нормативам, утверждаемым в установленном порядке Минстройархитектуры;

41.2. проектные работы, определяемые по нормативам, утверждаемым в установленном порядке Минстройархитектуры;

41.4. проведение экспертизы, определяемые по нормативам, утверждаемым в установленном порядке органами государственного управления;

42. Отдельной строкой в сводный сметный расчет стоимости строительства в графу 9 с распределением по графам 3–8 включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты в процентах от суммы сметной стоимости работ и затрат, включенных в главы 1–12, в размере:

42.1.2. на строительство, осуществляемое по типовым и повторно применяемым индивидуальным проектам:

объектов непроизводственного назначения, в том числе жилых домов – 2 %;

42.2. при одностадийном проектировании (на стадии строительного проекта) – в размере как для двухстадийного проектирования объектов соответствующих отраслей с коэффициентом 0,8;

42.3. при строительстве экспериментальных объектов – в соответствии с Положением о проектировании и строительстве экспериментальных объектов в Республике Беларусь, утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 9 ноября 1998 г. № 376 (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1999 г., № 2);

42.4. при разработке сметной документации на стадии обоснования инвестирования в строительство – в размерах, установленных подпунктами 42.1.1, 42.1.2, 42.1.3 пункта 42 настоящей Инструкции с применением коэффициента:

по объектам сметной стоимостью 30 и менее миллиардов рублей – 1,2;

по объектам сметной стоимостью более 30 миллиардов рублей – 1,4;

42.5. резерв средств на непредвиденные работы и затраты не начисляется на стоимость материалов, изделий и конструкций и стоимость оборудования, мебели и инвентаря, поставляемых по контрактам из-за пределов Республики Беларусь.

43. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты по стройке, в составе которой имеются объекты с разными размерами норматива на непредвиденные работы и затраты, определяется исходя из удельного веса сметной стоимости соответствующих объектов.

45. За резервом средств на непредвиденные расходы и затраты приводится строка: «В том числе затраты по мониторингу цен (тарифов), расчету индексов цен в строительстве».

Указанные средства определяются в соответствии с нормативами, утверждаемыми в установленном порядке, по итогу граф 3–6 глав 1–9.

Значения приводятся в графах 8 и 9.

47. За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства указываются:

47.1. возвратные суммы, учитывающие стоимость использования и реализации:

материалов, изделий и конструкций, полученных от разборки временных зданий и сооружений – в размере 15 % сметной стоимости временных зданий и сооружений, определенной по процентной норме затрат;

































КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











                           

2.Расчет цены реализации строительной продукции.

	В качестве исходных данных используются физические объемы работ по конструктивным элементам и видам работ, предполагаемых к выполнению в течение одного месяца, и указанных преподавателем в задании.. 

Исходные данные приводятся в виде фрагмента локальной сметы на общестроительные работы и выполняются в таблице 1.1 (Форма 5 [1]).

Расчеты себестоимости и прибыли производятся на основании цены реализации строительной продукции, в основу определения которой принят акт приемки выполненных работ, составленный в базисных ценах 2006г. с пересчетом в текущие цены (указывается месяц осеннего семестра 2010г.-октябрь).



2.1 Составление акта приемки-сдачи выполненных работ.

В процессе строительства подрядчик ежемесячно представляет заказчику документ, в котором указываются все выполненные им работы за этот период, и рассчитывается их текущая стоимость.

Для расчета текущей стоимости выполненных работ при составлении акта приемки служит локальная смета на общестроительные работы в базисных ценах 2006 года, составленная на этапе проектирования.

Акт приемки-сдачи составляется в соответствии с рекомендациями и использованием нормативных и информационных материалов Министерства архитектуры и строительства РБ.

Данный порядок составления акта приемки выполненных работ, предназначен для подрядных организаций, финансируемых за счет средств бюджета. По остальным стройкам этот порядок может изменяться, но эти изменения должны быть предусмотрены в договоре подряда.

Кроме прямых затрат в акт приемки выполненных работ включаются:

  1.Накладные расходы;

  2.Плановые накопления;

  3.Средства на временные здания и сооружения;

  4.Зимние удорожания;

  5.Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1%.

В акт включаются также прочие работы и затраты, относящиеся к деятельности подрядчика, перечень которых определяется в зависимости от конкретных условий производства работ.

Состав прочих затрат, учитываемых в учебном расчете.

Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок за увеличение производства продукции определяются в размере 10% от суммы сметных величин основной заработной платы (∑ гр.5) и суммы заработной платы машинистов (∑ гр.7).

Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при  переводе на контрактную форму найма работников. Определяются в размере 25% от суммы сметной величин основной заработной платы (∑ гр.5) и суммы заработной платы машинистов (∑ гр.7).

Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера. определяются в размере 80% от суммы сметной величин основной заработной платы (∑ гр.5) и суммы заработной платы машинистов (∑ гр.7) с учетом затрат, предусмотренных пунктами1 и 2.

Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам. Определяются в размере 10,5% от сметной величины накладных расходов.

Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование. Определяются в размере 34% от суммы сметных величин основной заработной платы (∑ гр.5) и суммы заработной платы машинистов (∑ гр.7) с учетом затрат, предусмотренных пунктами с 1 по 4.















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











2.2 Базисная стоимость работ.



Базисная стоимость работ определяется с использованием сборников РСН 2 

и сборников сметных цен 3.

Акт в базисных ценах 2006г. выполняется в таблице 2.1



2.3. Расчет стоимости выполненных строительно-монтажных работ в текущих ценах.



Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах определяется путем умножения базисной стоимости этих работ на индексы изменения стоимости (по элементам затрат) для региона (области) на момент выполнения расчетов ( указать месяц осеннего семестра 2009г.). Расчет выполняется в таблице 2.2.

	Ежемесячно РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» (РНТЦ) на основании исходных данных, представляемых региональными центрами, рассчитывает индексы изменения стоимости по элементам затрат СМР общеотраслевого назначения, крупнопанельного домостроения, ремонтно-строительных работ, строительства линий электропередачи, мелиоративного и водохозяйственного строительства, объектов метрополитена в г. Минске  и других, которые публикуются в сборнике 6.

	Заработная плата в текущих ценах определяется путем применения к ее величине в базисных ценах индекса изменения заработной платы.

	При определении стоимости эксплуатации машин и механизмов в текущих ценах применяются индексы изменения стоимости эксплуатации машин-представителей к их базисной стоимости. Тип механизма и количество отработанных Машино-часов определяются в соответствии с ресурсно-сметными нормами (расчет №2).

	Расчет стоимости материалов, изделий и конструкций в текущих ценах приводится в расчете №3.

	Транспортные затраты по материалам, изделиям и конструкциям определяются как произведение базисной стоимости в составе сметной цены и индекса изменения стоимости транспортных затрат.

Заготовительно-складские расходы определяются в размере 2,24% от стоимости всех материалов и транспортных затрат в текущих ценах, кроме металлоконструкций, по металлоконструкциям – в размере 0,84%

	Накладные расходы и плановые накопления в текущих ценах определяются путем применения к их величинам в базисных ценах индексов изменения накладных расходов и плановых накоплений.

	При расчете затрат на временные здания и сооружения к их стоимости в базисных ценах применяется индекс изменения стоимости временных зданий и сооружений. Учитывается также и возврат стоимости материалов от стоимости временных зданий и сооружений (15%) с пересчетом в текущие цены по индексу изменения стоимости временных зданий и сооружений.

	Непредвиденные затраты (1%) пересчитываются в текущие цены по индексу, получаемому делением текущей стоимости СМР на базисную стоимость СМР.

	Прочие затраты индексируются индексом заработной платы.

Заготовительно-складские расходы (ЗСР) определяются в размере 2,24%/1,2 от текущей стоимости материалов и текущих транспортных расходов, т.е ЗСР = (Мт + ТРт)*0,0224/1,2

















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата













2.4. Расчет нормативного фонда заработной платы в текущих ценах.



Нормативный фонд заработной платы включает заработную плату рабочих 

и заработную плату машинистов в полном объеме в текущих ценах и заработную плату, находящуюся в других элементах стоимости.

Удельный вес заработной платы по элементам стоимости, по которым она 

не пересчитана в текущие цены, определяется исходя из фактически сложившегося показателя заработной платы в базисной стоимости этих элементов. (см. гр. 4 таблицы 2.3).

Расчет выполняется в таблице 2.3













КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











                           

	3.Литература

	

1. Инструкция по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации. Утвержден постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 03.12.2007 г. № 25 с учетом изменений и дополнений к постановлению № 8 от 10.03.2009 г.

2. Сборники  ресурсно-сметных норм на строительные работы:

	2.1. Земляные работы РСН 8.03.101-2007

	2.2. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные РСН 8.03.106-2007

	2.3. Бетонные и железобетонные конструкции сборные РСН 8.03.107-2007

	2.4. Конструкции из кирпича и блоков РСН 8.03.107-2007

	2.5. Конструкции из кирпича и блоков РСН 8.03. -2007

	2.6. Деревянные конструкции РСН 8.03.110-2007

	2.7. Полы РСН 8.03.111-2007

	2.8. Кровли РСН 8.03.112-2007

	2.9. Отделочные работы РСН 8.03.115-2007

	3. Сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции для условий строительства в Республике Беларусь:

	3.1. РСН 8.06.101-2007

	3.2. РСН 8.06.102-2007

	3.3. РСН 8.06.104-2007

	4. Сборник ресурсно-сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений РСН 8.01.102-2007

	5. Сборник ресурсно-сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время РСН 8.01.103-2007

	6. Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов РСН 8.06.100-2007.

	7. Постановление №2 от 16.01.2008г. Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь «Об утверждении норм накладных расходов и плановых накоплений».

	8. Методические указания по применению ресурсно-сметных норм РСН 8.01.104-2007.

	9. Сборник индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве по регионам и в среднем по Республике Беларусь. РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве», Минск, 2010 г.

	















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











НОРМАТИВНЫЙ ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

 

Наименование элементов стоимости

Базисная стоимость

Доля зарплаты в статьях затрат

Базисные цены 2006 г.

Индекс измения з/платы

Текущие цены

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

1

Основная заработная плата

строка 1

1

4 442 388

2,0632

9 165 535

 

 

 

 

 

 

 

2

заработная плата машинистов

строка 2.1

1

372 917

2,0632

769 402

 

 

 

 

 

 

 

3

Hакладные расходы 

строка 5

0,4868

3 238 565

2,2146

7 172 126

 

 

 

 

 

 

 

4

Плановые накопления 

строка 6

0,2542

2 085 713

1,647

3 435 169

 

 

 

 

 

 

 

5

Затраты временные здания и сооружения

строка 7

0,2

124 636

3,0763

383 419

 

 

 

 

 

 

 

6

ИТОГО

 

 

 

 

20 925 651

 

 

 

 

 

 

 

7

Hепредвиденные затраты

строка 10

 





209 257

 

 

 

 

 

 

 

8

ИТОГО

 

 

 

 

209 257

 

Прочие затраты

 

 

 

 

 

9

Затраты, связаные с введение прогрессивно возрастающих расценок 10

 

 

 

 

993 495

 

 

 

 

 

 

 

10

Затраты, связаные с повыш.тариф.ставки при переводе на контракт рабочих 25

 

 

 

 

2 483 734

 

 

 

 

 

 

 

11

Затраты, связаные с выплаты стимулирующего характера 80

 

 

 

 

10 729 733

 

 

 

 

 

 

 

12

Затраты, связаные с выплаты стимулирующего характера ИTP  10,6

 

 

 

 

1 428 009

 

 

 

 

 

 

 

13

Затраты, связаные с доплатами за работу с вредными или опасным условиями труда 6

 

 

 

 

596 096



















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата









                          





 

 

 

 

 

 

 

14

Затраты, связаные с выполнением установлением уровня рентабельности 20

 

 

 

 

2 682 432

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого прочие затраты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО НФЗП

 

 

 

 

40 048 407















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











	2.5. Расчет налогов и отчислений, для включения в стоимость выполненных работ.

	Ставки налогов и отчислений принимаются в соответствии с налоговым законодательством, действующим по состоянию на 1.01.2009 г.

		Для расчета налогов используем показатели, рассчитанные в таблицах 2.2 и 2.3.	

	

РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ



№ п/п

Налоги и отчисления

Ставка налога

Формула подсчета налога

Сумма, руб.

 

1

Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

1% от НФЗП

НФЗП х1/100 = 40048407х1/100 = 400484

400484

	















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











  

										                                                                      Форма  С-2



Коды



Форма по ОКУД

0501030





Источник финансирования



Бюджетные средства    

УНП



по ОКЮЛП





(наименование организации,  адрес)









Заказчик

    

УНП



по ОКЮЛП





(наименование организации,  адрес)









Генподрядчик

(подрядчик)

    

УНП



по ОКЮЛП





(наименование организации,  адрес)









Объект

  ЖИЛОЙ ДОМ  Г.ЛИДА 







(наименование,  адрес)





Договор подряда (субподряда) 

номер





дата

.  .



А К Т

сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ № 1

за  СЕHТЯБРЬ 2011 г.

 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ



Номер

Обоснова-

ние

Наименование видов работ и материальных ресурсов

Ед.изм

Кол-во

Стоимость ед.изм.  /  Всего,  руб.

Трудо-

затраты,

чел-час 









Зарплата рабочих

Эксплуатация машин и механизм.

Материальные ресурсы

Общая

стоимость



пп

по

смете









Всего

в т.ч.

зарплата

Всего

в т.ч.

транспорт





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



 Общестроительные работы



                             

                             ПОЛЫ  

	 



97.

Е11-8-1



УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ ПЕСЧАНОЙ     

М3

10687

2828

1208

29222

18628

42737

4.90









2

21374

 

5656

 

2416

 

58444

 

37256

 

85474

10

 





98.

Е11-11-11



УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ     

100М2

90338

6389

1126

147074

24410

243801

43.41









10.78

973844

 

68873

 

12138

 

1585458

 

263140

 

2628175

468

 





99.

Е11-4-1



УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ     

100М2

109171

57070

5345

513008

4654

679249

50.83









1.09

118996

 

62206

 

5826

 

559179

 

5073

 

740381

55

 





100.

Е11-4-5



УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ     

100М2

60796

21441

2724

242964

2151

325201

29.69









7.69

467521

 

164881

 

20948

 

1868393

 

16541

 

2500795

228

 





101.

Е11-52-1



УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ     

100М2

297508

4773

865

160162

2376

462443

124.93









3.09

919300

 

14749

 

2673

 

494901

 

7342

 

1428950

386

 





102.

Е11-49-1



УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ     

100М

121547

222544

90536

17298

257

361389

51.04









3.3

401105

 

734395

 

298769

 

57083

 

848

 

1192583

168

 





103.

Е11-34-1



УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДОСОК ПАРКЕТНЫХ     

100М2

94134

35611

2232

4671628

11737

4801373

38.74









9

847206

 

320499

 

20088

 

42044652

 

105633

 

43212357

349

 





104.

Е11-39-1



УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ     

100М

20705

431

184

74848

507

95984

9.35









10.7

221543

 

4612

 

1969

 

800874

 

5425

 

1027029

100

 





          ИТОГО прямые затраты по разделу:

3970889

1375871

364827

47468984

441258

52815744

1765















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата















135.

Е11-2-3



УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ     

М3

7761





43758

32485

51519

3.79









16.8

130385

 



 



 

735134

 

545748

 

865519

64

 





136.

Е11-15-1



УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ     

100М2

90323

16719

4608

343239

91748

450281

44.11









0.84

75871

 

14044

 

3871

 

288321

 

77068

 

378236

37

 





137.

Е11-15-2



УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ: НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ     Кратность К=2

100М2

5202

862

368

85504

13310

91568

2.54









0.84

4370

 K2=2

724

 K2=2

309

 K2=2

71823

 K2=2

11180

 K2=2

76917

2

 K2=2





          ИТОГО прямые затраты по разделу:

471499

36312

8090

 1677743

709478

2185554

227



          ВСЕГО прямые затраты по акту:

4442388

1412183

372917

49146727

1150736

55001298

1991

Hакладные расходы всего:



6 529 554

HP (Oбщестр.работы)

135,6

6 529 554

Плановые накопления всего:



8 046 375

ПH (Oбщестр.работы)

167,1

8 046 375

Bременные (титульные) здания и сооружения

10,7

515 238

Зимнее удорожание





ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ:



70 092 465

Hепредвиденные затраты

1

700 925

BCEГO строительных и иных специальных монтажных работ:



70 793 390

Услуги генерального подрядчика (Приказ MAиC № 371 от 13.11.2009)





Oтчисления на социальное страхование

34

4 754 008

Bведение прогрессивно возрастающих расценок

10

481 531

Доплаты за работу с вредными и(или) опасными условиями труда

6

288 918

Bыплаты стимулирующего характера (Пост.MAиC №8 от 10.03.09)

80

5 200 530

Bыполнение установл. уровня рентабельности (Пост.MAиC №8 от 10.03.09)

20

1 300 132

Bыплаты стимулирующего характера ИTP (Пост.MAиC №8 от 10.03.09)

10,6

692 133

Повыш.тариф.ставки при переводе на контракт рабочих

25

1 203 826

Прочие затраты:



13 921 078

ИTOГO стоимость в базисных ценах:



84 714 468















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата















Форма по ОКУД







Заказчик

    

УНП



по ОКЮЛП



Генподрядчик

(подрядчик)

    

УНП



по ОКЮЛП





(наименование организации,  адрес)









Объект

  ЖИЛОЙ ДОМ  Г.ЛИДА







(наименование)













                     РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

к акту № 1 за СЕHТЯБРЬ 2011 г.



№ пп

Наименование затрат

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.





в базисных ценах 

Индекс за СЕHТЯБРЬ 2011

в текущих ценах 

(гр.3 х гр.4)

1

2

3

4

5



BCEГO трудозатрат. чел-час



2 152





1

Заработная плата

1

4 442 388

2,0632

9 165 535

2

Эксплуатация машин и механизмов всего



1 412 183

2,7314

3 857 237



-     в т.ч. заработная плата машинистов



372 917

2,0632

769 402

3

Mатериалы  -  всего



47 995 991

3,2446

159 298 971



B том числе:











г)  Заготовительно-складские расходы - всего







3 571 179

4

Tранспорт  -  всего



1 150 736



3 699 846



.    в т.ч.  мат-лов по CCЦ (части I. II. III. V)



1 150 736

3,2152

3 699 846

5

Hакладные расходы всего:



6 529 554

2,2146

14 460 350



HP (Oбщестр.работы)

135,6

6 529 554





6

Плановые накопления всего:



8 046 375

1,647

13 252 380



ПH (Oбщестр.работы)

167,1

8 046 375





7

Bременные (титульные) здания и сооружения

10,7

515 238

3,0763

1 585 027

9

ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ:



70 092 465



205 319 346

10

Hепредвиденные затраты

1

700 925

2,929

2 053 009

11

BCEГO строительных и иных специальных монтажных работ:



70 793 390



207 372 355



=== PACЧET ПPOЧИX ЗATPAT ===











Oтчисления на социальное страхование

34

4 754 008

2,0632

9 808 469



Bведение прогрессивно возрастающих расценок

10

481 531

2,0632

993 495



Доплаты за работу с вредными и опасными условиями труда

6

288 918

2,0632

596 096



Bыплаты стимулирующего характера (Пост.MAиC №8 от 10.03.09)

80

5 200 530

2,0632

10 729 733



Bыполнение установл. уровня рентабельности (Пост.MAиC №8 от 10.03.09)

20

1 300 132

2,0632

2 682 432



Bыплаты стимулирующего характера ИTP (Пост.MAиC №8 от 10.03.09)

10,6

692 133

2,0632

1 428 009



Повыш.тариф.ставки при переводе на контракт рабочих

25

1 203 826

2,0632

2 483 734

13

Прочие затраты:



13 921 078



28 721 968



ИTOГO стоимость в базисных ценах:



84 714 468



236 094 323

14

Bозврат стоимости мат-лов от стоим.времен.(титул.) зданий 

15

-77 286

3,0763

- 237 755

15

BCEГO стоимость в текущих ценах:



84 714 468



236 094 323



=== PACЧET HAЛOГOB И OTЧИCЛEHИЙ  ===











ФЗП







40 048 407



Затраты по обязательному страхованию

1





400484

16

Hалоги. отчисл. платежи. относимые на себест-ть подряд.работ







400484

17

Oбъем работ для статотчетности подрядной организации







236494807

19

Oбъем работ для налогообложения







236257052



BCEГO налогов и отчислений







400484

21

ИTOГO с налогами и отчислениями от выручки







236257052

22

HДC. ставка. %











ИTOГO стоимость стр-ва с HДC







236257052

23

BCEГO выполнено работ в текущих ценах







236257052



30

Сумма прописью

Двести тридцать шесть миллионов двести пятьдесят сем тысяч пятьдесят два  белорусских рубля















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата









	        

	  1. Составление сметной документации.

	

	Сметная документация, разрабатываемая в курсовом проекте, составляется обязательно с использованием сметно-ресурсных норм (РСН), введенных в действие с 1.01.2008г. Основным документом, которым необходимо руководствоваться при составлении сметной документации является «Инструкция по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений, и составлению сметной документации» [1].

	

	Пояснительная записка.

	

	Сметная документация на строительство разработана на основании рабочих чертежей  в соответствии с Инструкцией по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства республики Беларусь  №25 от 03.12.2007г.

	Сметная документация составлена на основании ресурсно-сметных норм РСН-2007 для строительства в г. Лида Гродненской области в базисном уровне цен 2006 года.

	Накладные расходы и плановые накопления приняты согласно постановления Министерства архитектуры и строительства  Республики Беларусь №1 от 16.01.2008г. «Об утверждении норм накладных расходов и плановых накоплений» в процентах:

	1.Накладные расходы: общестроительные работы - 135,6%

	2.Плановые накопления: общестроительные работы - 167,1%

	3.Зона строительства:1 















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











                     















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











                     















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

























КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

























КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

























КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

























КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата

























КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата









 















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











                     















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист

















Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











                     















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист















45

Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата













 



















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист















46

Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











                     















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист















47

Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











                     















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист















48

Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











                     















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист















49

Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата



























КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист















50

Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата



























КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист















51

Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











                     

	















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист















52

Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











                     













КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист















53

Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











                     















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист















54

Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











                   















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист















55

Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата









                     















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист















56

Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











                     















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист















57

Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











                    















КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист















58

Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата











                     

	













КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ

Лист















59

Изм.

Колич.

Лист

№ док.

Подпись

Дата