Строительство цеха по производству металлических конструкций

1



	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА















Пояснительная записка

по дисциплине: «Технология строительных процессов»

на тему: «Цех по производству металлических конструкций в г. Ростов-на-Дону. Разработка технологической карты на производство земляных работ и устройство фундаментов»







Выполнил: Студент группы ПГС-3-72 Карбашов Е.С.

Приняла: Ст.преподаватель Жеглова Н.П.











Пятигорск 2010 г.


СОДЕРЖАНИЕ

	

Введение

Раздел 1. Область применения 

1.1 Характеристика строительной площадки и котлована

1.2 Состав работ, охватываемых картой

1.3 Характеристика условий производства работ 

Раздел 2. Организация и технология строительства

2.1. Указания по подготовке площадки требования к готовности

предшествующих работ  

2.2 Методы выполнения работ  

2.3 Калькуляция трудовых затрат

2.4 Потребность в машинах и механизмах

Раздел 3. Техника безопасности. Технический уход за машинами

Раздел 4. Технико-экономические показатели 

Раздел 5. Технические расчеты и обоснования

5.1 Подсчет объемов земляных масс

5.2 Выбор комплекта машин и оборудования 

5.3 Подбор автосамосвалов для перевозки грунта

5.4 Подбор крана для монтажа сборных железобетонных фундаментов

5.5 Разработка схем проходок и забоев экскаватора при рытье котлованов 

Литература 

Приложение






ВВЕДЕНИЕ



Строительство является одной из основных сфер производственной деятельности человека. 

Строительство – это отрасль материального производства, в которой создаются основные фонды производственного (промышленные предприятия, энергетические комплексы, дороги, магистральные трубопроводы и др.) и непроизводственного (жилые дома, общественные здания, гостиничные комплексы и др.) назначения.

Многообразие конструкций зданий и сооружений порождает необходимость разработки и применения широкого спектра строительных технологий. Ведущим элементом любой строительной технологии является строительный процесс.

Основы теории и практики строительных процессов изучают в дисциплине «Технология строительных процессов». 

Технология строительных процессов рассматривает теоретические основы, способы и методы выполнения строительных процессов, обеспечивающих обработку строительных материалов, полуфабрикатов и конструкций с качественным изменением их состояния, физико-механических свойств, геометрических размеров с целью получения продукции требуемого качества. Понятие «метод», включенное в это определение, определяет принципы выполнения строительных процессов, базирующихся на различных способах воздействия (физических, химических и др.) на предмет труда (строительные материалы, полуфабрикаты, конструкции и др.) с использованием средств труда (строительные машины, средства малой механизации, монтажная оснастка, оборудование, аппараты, ручной и механизированный инструмент, различные приспособления).

Цель данного курсового проекта: «Разработка технологической карты на производство земляных работ и устройство фундаментов».


Раздел 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



1.1 Характеристика строительной площадки и котлована



Технологическая карта разработана на разработку котлована (длина 120м, ширина 30м, глубина -1,45м) экскаватором Э-656, с отвозкой грунта автосамосвалами МАЗ-525 на расстояние 1,5 км. Грунт относится к  группе. Растительный слой толщиной 20 см подлежит срезке бульдозером Д-290 и перемещению за пределы котлована с последующим окучиванием, погрузкой в автосамосвалы и вывоз к месту складирования.

Рельеф местности спокойный. Площадка свободна от валунов, леса и кустарников. Грунтовые воды не обнаружены

Объем грунта в котловане 7 333 м³.



1.2 Состав работ, охватываемых картой



В состав работ входит: срезка растительного слоя грунта и перемещение его за пределы котлована, разработка грунта экскаватором и отвоз его автосамосвалами, разработка недобора грунта и его вывоз за пределы строительной площадки.



1.3 Характеристика условий производства работ



Работы производятся в летнее время при средней температуре воздуха

+ 24,1 ºС, работы ведутся в одну и две смены.






Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

	

2.1 Указания по подготовке площадки и требования к готовности 

предшествующих работ



До начала работ должны быть выполнены следующие мероприятия: геодезическая разбивка контуров земляных сооружений с установкой разбивочных знаков и реперов; устроены временные дороги, освещена территория; оборудованы места заправки и ремонта машин, а также их стоянок в межсменное время; созданы временные бытовые помещения.



2.2 Методы выполнения работы



Срезка и перемещение растительного слоя грунта за пределы строительного котлована производится бульдозером Д-290. 

Разработка котлована производится одноковшовым универсальным экскаватором Э-656, оборудованным прямой лопатой с емкостью ковша 0,65 м³.



2.3 Калькуляция трудовых затрат





Таблица.1. Калькуляция трудовых затрат

№ п/п

Наименование процессов

Ед. изм.

Объем работ

ГЭСН

Норма времени, чел-час

Затраты

Труда рабочих

Норма времени

маш- час

Затраты

Времени машин

Состав звена, ,профессия, разряд













чел- час

чел- дн



Маш-час

Маш-см



1

Срезка растительного грунта бульдозером Д-290

1000 м3

1,96

01-01-032-1

3,25

53,82

6,73

3,25

53,82

6,73

Машинист

6 разр.-1чел.

2

Планировка территории бульдозером Д-290

1000 м2

27,593

01-01-036-3

0,19

7,87

0,98

0,19

7,87

0,98

Машинист6 разр.-1чел.

3

Разработка грунта 1гр. экскаватором Э-656 погрузкой на автосамосвалы

1000 м³

7502,29

01-01-012-13

20,96

580,38

72,55

10,48

290,19

36,27

Машинист

6 разр.-1чел.

Пом. маш 5 разр. – 1 чел.

4

Доработка грунта вручную

100 м³

3,6

01-02-063-1

193,8

48,45

6,06

-

-

-

Землекоп

2 разр. – 1 чел.

5

Установка сборных ж/б фундаментопод колонны

100 шт

















Машинист

6 разр.-1чел.



- до 3,5 т



1,92

07-01-001-6

213,12

409,19

51,15

52,49

100,78

12,60

Монт-к 4 разр. – 1чел.,



- свыше 3,5 т



0,48

07-01-001-7

308,58

148,12

18,51

85,56

41,07

5,13

3 разр. – 1 чел., 2 разр. –1 чел.

6

Обратная засыпка пазух котлована:

Бульдозером

1000 м³

7196,53

01-01-035-1

1,98

54,21

6,78

1,98

54,21

6,78

Машинист

6 разр.-1чел.



Итого:









1302,04

162,76



 547,94

68,49







2.4 Потребность в машинах и механизмах



Наименование

Тип, марка

Количество

Техническая характеристика

Бульдозер

Д-290

1

Длина отвала 4,59м

Высота отвала 1,27м

Мощность 132кВт

Экскаватор с оборудованием "прямая лопата"

Э-656

1

Объём ковша 0,65м2

Max глубина копания 7,0м

Мощность 87-160кВт

Автосамосвал

МАЗ-5

3

Грузоподъёмность 25т

Ёмкость кузова 14,3м3

Автомобильный кран

МКА-16

1

Грузоподъёмность 16т

Max вылет стрелы 4,1м

Выс. подъёма крюка 10,5м

Строп четырёхветвевой

1079

2

Грузоподъёмность 10т

Масса 0,13т






3. Техника безопасности



Организация работ

При выемке земляных и др. работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках и траншеях, необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов связанных с характером работы:

-обрушающиеся горные породы (грунты)

-падающие предметы (куски породы)

-движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые ими предметы

-расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1.3м 

-повышенное напряжение в электроцепи, замыкание которой может произойти через тело человека

-химически опасные и вредные производственные факторы

Организация рабочих мест: при размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в проекте, должны обеспечивать размещение конструкций, оборудование, оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной к свету не менее 0.6м. а на рабочих местах – также необходимое пространство в рабочей зоне.

Порядок производства работ:

Разработка грунта « подкопом» не допускается. 

Извлеченный грунт из выемки необходимо размещать не менее 0.5м от бровки.

При разработке выемок в грунте одноковшовым экскаватором высота забоя должна определятся ППР с таким расчетом чтобы в процессе работы не образовывались «козырьки» из грунта.

При работе экскаватора не разрешается производить др. работы со стороны забоя и находится работникам в радиусе действия экскаватора плюс 5м. 

Пооперационный контроль качества





№

Наименование операций

Контроль качества выполненных операций





состав

способ

время

допуск

1

2

3

4

5

6

1

Планировка строительной площадки бульдозером

Отклонение уклона спланированной поверхности

Инструмент нивелировка

В процессе работы

0,001 м

2

Разработка грунта экскаватором:

-прямая лопата

-обратная лопата

Отклонение отметки дна котлована или выемки;

траншей, колодцах

Измерительный нивелировка





+-10 см



+-15 см

3

Доработка грунта под фундамент

Отметка дна котлована после нивелировки

Измер. По сетке 50*50 м в каждый квадрат

В процессе работ

+-5 см

4

Приемка основания

АКТ приемки основания

Тех.осмотр всей поверхности основания

По окончании работ

По составу проекта:

-окончат.съемка котлована -акты лаборат.испыт



СНиП 3.02.-01-87, таблица 4 Земляные сооружения «Основания и фундаменты».






4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



1. Продолжительность работ - 42сут

2. Планируемые затраты труда на весь объем работ - 163чел-дн

3. Выработка на одного рабочего в смену при разработке котлована - 381,67м³/чел-дн

4. Затраты машино-смен на весь комплекс работ -

Бульдозер Д-290: 14,49маш-см

Экскаватор Э-656: 36,27маш-см 

Автосамосвал МАЗ-525: 36,27маш-см 

Автомобильный кран МКА-16: 17,73маш-см 






5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЯ



В этом разделе приводятся основные технологические расчеты, выполняемые при разработке технологических карт на выполнение экскаваторных работ. 



5.1 Подсчет объемов земляных масс



Объем растительного слоя, подлежащего снятию и удалению, вычисляется по формуле:



Q p c=S h , м3



где S – площадь участка, подлежащего планировке, м;

h – средняя толщина растительного слоя.



Q p c = 41400*0,2=16560 м³.



Реальные решения вопросов технологии производства и определения объёма земляных работ требует данных по основным технологическим характеристикам разрабатываемого грунта.

Группа грунта. Характеристика грунтов по трудности их разработки, в зависимости от группы при механизированной разработке грунтов и при разработке вручную, приводится в ЕНиР Е2-1 Земляные работы, сб. 1, 1988.

Объемная масса грунта - γ. В зависимости от вида грунта объемная масса (т/м3) определяется также по ЕНиР Е2-1.

Разрыхление грунта - свойство грунта увеличиваться в объёме при его разработке вследствие нарушения связанности между частицами, при этом плотность грунта уменьшается. Это явление называется первоначальным разрыхлением грунта и характеризуется коэффициентом разрыхления - Кр, который находится по следующей простой формуле:







где - первоначальное увеличение объёма грунта после разработки, %. Для песка при Упр = 10... 15%



Кр=(100+(10+15)/2)/100=1,13



Уложенный в насыпь разрыхленный грунт под влиянием массы вышележащих слоев грунта или механического воздействия уплотняется, однако не занимает того объема, который имел в природном состоянии, сохраняя остаточное разрыхление, показателем которого является коэффициент остаточного разрыхления грунта – Кор.







где - увеличение объёма грунта после его укладки в насыпь с уплотнением, %. Для песка при Vор =2...5%

Кор=(100+(2+5)/2)100)=1,04

Устойчивость грунта в откосах характеризуется физическими свойствами грунтов (силой сцепления частиц, давлением вышележащих слоев, углом внутреннего трения и др.), при которых грунт находится в состоянии устойчивости. Устойчивость грунтов в таких случаях определяется крутизной откосов и выражается углом наклона откоса к горизонту как отношение (1: m) или






где Hк - высота откоса; dот - заложение откоса или проекция откоса на горизонталь; m - коэффициент откоса.





Рис.1 Схема откоса



Допустимая крутизна откосов котлованов и траншей для песка с примесью щебня, гравия до 10% с глубиной выемки 2,4 м – 1:1, α = 45º.

Определение размеров котлована

Глубина котлована 







где hк.ср - средняя красная отметка дна котлована, м; 

hд- отметка дна котлована, м,







	

	гдеhо - абсолютная отметка пола первого этажа, м.

Размеры котлована по низу (а и в) принимают по наружному контуру фундаментов здания с учетом необходимой зоны для производства работ.

Размеры котлована по верху (А и В) рассчитываются с учётом принятого коэффициента откоса по формулам



А = а + 2mHк ; В = b + 2mНк, 

а =А – 2 mHк ; b = В – 2 mHк.

а = 120 -2*1,45 = 117,1м;

b = 30-2*1,45 = 27,1 м.



Принята ширина пандуса (Сn) при двустороннем движении - 6,0 м.

Определение объемов земляных работ

Подсчёт объёмов котлована и въездной траншеи (пандуса)

Объем котлована определяется по формуле:



V=H/6 ((2a+А) b+ (2А +a) В ) 



где V - объем котлована, м;

Н –глубина заложения котлована;

a,b - длина сторон котлована понизу; 

А,В- длина сторон котлована поверху; А=а+2Нm; В=b+2Hm

m- коэффициент откоса, зависит от глубины котлована и вида грунта.



V = 1,45/6 *((2*117,1+120)*17,1+(2*120+117,1)*30)=7333 м³.



Объём въездной траншеи определяется по формуле:







где Нк - глубина котлована у съезда (пандуса); Сn - ширина пандуса по дну въездной траншеи; m - коэффициент откоса котлована; m1- коэффициент уклона пандуса, принимаемый в диапазоне 8... 12 в зависимости от вида грунта и условий работы.



Vв.тр = 1,45²/6*(3*6+2*1,45*(10 - 1)/10)*10 – 1 =169,29 м³.



Определяем общий объем котлована и въездной траншеи.



Vобщ. = V + Vв.тр =7333 + 169,29 = 7502,29 м³.



Подсчет объема песка для устройства песчаной подушки под фундаментные плиты

При песчаных грунтах (без примесей) фундаментные плиты укладывают непосредственно на выровненное основание, следовательно в данной курсовой работе песчаная подушка не предусмотренна.

Подсчёт объёма грунта для обратной засыпки

Обратная засыпка пазух котлована производится после монтажа сборных ж/б фундаментов под колонны.

Объём грунта для обратной засыпки пазух котлована и для засыпки въездной траншеи и других объёмов необходимо определить с учётом конструкций, установленных ниже дневной поверхности (hк.ср.). Для этой цели следует построить поперечный разрез заглубленной части здания, на котором достаточно показать только фундаменты крайних рядов.

Геометрический объем обратной засыпки



Vозг=Vk-Vпод.м = 7502,29-305,76 = 7196,53 м³



где Vк - общий объем котлована с учетом пандуса, м3; Vпод. н - геометрический объем грунта, вытесненного заглубленной частью здания. 

Результаты расчетов объемов земляных работ заносят в ведомость (табл.4) и определяют баланс грунтовых масс. Положительный баланс ("+") означает наличие излишка грунта, отрицательный ("-") - недостачу грунта для обратной засыпки. Излишки грунта вывозят за пределы территории. 



Таблица.4 Ведомость объемов земляных работ

Наименование работ 

Ед. изм.

Объем работ

Эскиз или формула подсчета 

Примечание 

1

2

3

4

5

Срезка растительного грунта 

Планировка территории бульдозером 

м2



м2

1,96



27593





Sпл=(А+100) (В+100)



Разработка котлована и въездной траншеи экскаватором на транспорт

м3

7502,29

7333

Vобщ. = V + Vв.тр

Vк=Н/6*((2а+А)b+

(2А+а)*В)





Ручной добор грунта 

м3

3,6

а *b*0.1



Засыпка пазух

м3

7196,53

Vозг=Vk-Vпод.м





5.2 Выбор комплекса машин и механизмов 



На основании изучения учебной и специальной литературы, анализа полученного задания следует обоснуем целесообразность применения определенного сменного оборудования (прямой лопаты, обратной лопаты и драглайна).

Необходимо разработать котлован со съездом общим объемом 7 333 м3 одноковшовым экскаватором. Грунт относится к I группе. Наибольшая глубина котлована -1.45 м. Условия производства работ - грунтовые воды не обнаружены, средняя температура воздуха + 24,1ºС; грунт выгружается в автосамосвалы и транспортируется в отвал; работа должна проводиться в две смены.

Требуется: назначить вид сменного оборудования, емкость ковша и определить ориентировочный срок разработки котлована при двух вариантах применения ковшей разной емкости.

Проанализировав исходные данные, принимаем, что работы целесообразно вести экскаватором прямой лопатой с емкостью ковша от 0.5 до 0.65 м3. Разработку котлована следует вести в один ярус.

Наметим два варианта применения экскаваторов, оборудованных прямой лопатой:

1-й вариант - экскаватор Э-656с емкостью ковша 0,65 м³; 

2-й вариант - экскаватор Э-504с емкостью ковша 0,5 м3,

Эксплуатационная стоимость.

1-ый вариант- экскаваторЭ-656, qк 0,65 м3



Тм=Нвр*V-трудоемкость работ

Тм=4,1*7,3=30маш-час/8=4,0маш-см.

Сэ=Смаш*Тм=33,7*36,3=113,2руб.



См- стоимость Маш-см.

2-ой вариант -экскаватор Э-504, qк 0,5 м3



Тм=Нвр*V=6,7*7,3=49маш-час/8=6маш-см.

Сэ=Смаш*Тм=25*6=150,руб.



Принимаем экскаватор Э-656, qк -0,65 м3



5.3 Подбор автосамосвалов для перевозки грунта



Рациональная грузоподъемность самосвалов в зависимости от дальности перемещения грунта и объема ковша экскаватора.

В качестве комплектующих машин для вывоза грунта из котлована и обеспечения совместной работы с экскаватором выбираются автосамосвалы и определяется их количество для обеспечения бесперебойной работы экскаватора

Определяется объем грунта в плотном теле в ковше экскаватора



Vгр =Vков.*Kнап /Kр



где Vков, - принятый объем ковша экскаватора, m3, 

Кнап- коэффициент наполнения ковша (для прямой лопаты от 1 до 1,25; обратной лопаты - от 0,8 до 1); 

Кр - коэффициент разрыхления грунта.



Vгр = 0,65*1,04/1,13=0,60 м3.



Определяется масса грунта в ковше экскаватора



Q=Vгр*γ,



где γ- объемная масса грунта, t/m3



Q=0,60*1,6=0,96т.



Количество ковшей грунта, загружаемых в кузов автосамосвала

n=П/Q,

где П - грузоподъемность автосамосвала, т.



n=20/0,96=6



Определяется объем грунта в плотном теле, загружаемый в кузов автосамосвала



V=Vгр*n

V=0,60*6=3,6 м3.

Подсчитывается продолжительность одного цикла работы автосамосвала



+tм

Тц=6,6+60*1,5/19+1,3+60+1,5/27+2,5=18,4 мин.



где tn - время погрузки грунта, мин



=13,8*7,95/1000=0,1097*60=6,6 мин.



Нвр— норма машинного времени по ГЕСН для погрузки экскаватором 1000м3 грунта в транспортные средства, мин; L - расстояние транспортировки грунта, км; Vz - средняя скорость автосамосвала в загруженном состоянии, км/ч (прил. 11); Vn - средняя скорость автосамосвала в порожнем состоянии (25-30 км/ч); tр - время разгрузки, мин; tм- время маневрирования перед погрузкой и разгрузкой, мин.



tм= Туст. п. +Т уст.р + Т м =0,5+0,6+0,4+1=2,5 мин.



Требуемое количество автосамосвалов составит



N=Tц/tn

N=18,4/6,6=3 шт.



Разработку недобора грунта осуществляют, как правило, механизированным способом: экскаваторами-планировщиками или бульдозерами с размещением грунта в котловане. При этом остается недобор грунта до проектной отметки не более 5-7 см.

Оставшийся недобор грунта дорабатывается вручную непосредственно в местах устройства фундаментов.



Vнед =3,4*2,2*0,07*48=25,13 м3.



5.4 Подбор крана для монтажа сборных железобетонных фундаментов



Qм≥Qэ+Qстр.



где: Qм – требуемая грузоподъемность крана;

Qэ – масса элемента;

Qстр – масса грузозахватного устройства.

Qм≥5,4+0,1=5,5 т.

Исходя из вышеперечисленного принимаем автомобильный кран МКА-16.



5.5 Разработка схем проходок и забоев экскаватора при рытье 

котлованов



Разработку грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами производят проходками. При проектировании технологических схем работы определяют параметры забоев, а также число и параметры проходок.

Разработка котлованов экскаваторами с прямой лопатой.

В зависимости от необходимой ширины котлована и принятого порядка ведения работ его разработка может осуществляться: одной лобовой проходкой, одной уширенной лобовой проходкой с перемещением экскаватора вдоль котлована зигзагом или в поперечном направлении; торцевой проходкой с перемещением экскаватора поперек котлована (при широких котлованах), а также одной лобовой проходкой, а затем одной или несколькими боковыми проходками.

При назначении рабочих параметров забоев значения характеристик экскаватора Rk, Hk, Rв в целях более надежной его эксплуатации> принимают уменьшенными на 10…20%, считая их оптимальными – Rно ,H ко, Rво Высота забоя должна обеспечивать условие полного набора ковша за одно черпание, и быть равной в пределах 0,8...1,2 м высоты расположения напорного вала над уровнем стоянки экскаватора.

Узкие котлованы шириной поверху B=Rk разрабатывают любой проходкой с односторонней подачей транспорта в котлован.

При ширине , котлованы также разрабатывают лобовой проходкой, причем транспорт в котлован может подаваться с двух сторон.

Ширину проходки (котлована) при движении экскаватора по прямой линии определяют по формуле







где В - ширина котлована поверху; Ro=0,9Rmax; R o  - оптимальный радиус копания; Lп - длина рабочей передвижки экскаватора (принимается равной разности между наибольший радиусом копания  и радиусом копания на уровне стоянка экскаватора ).





Rо=0,9*7,8=7,02 м.

Rс=5,3м. ln=9-5,3=3,7м.



Котлованы шириной поверху B=(1,5…1,9)Rk разрабатываются уширенной лобовой проходкой с перемещением экскаватора по зигзагу или поперек котлована.

Ширина проходки при этом






Котлованы при ширине B>2.5Rk могут разрабатываться с поперечно-продольным перемещением экскаватора, величина передвижки  в поперечном и продольном направлениях принимается одинаковой.







Более эффективной является разработка грунта способом бокового забоя. По этой схеме транспорт подается под погрузку сбоку выработки, чем достигается уменьшение угла поворота стрелы экскаватора при работе, а следовательно, и сокращение цикла экскавации. Ширину боковой проходки определяют 









В данной работе применили одну лобовую и четыре боковых проходки.

Установка транспортных средств вблизи котлована с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта. Допускаемые расстояния по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры транспортного средства, при глубине выемки до 5 м.

При разработке больших котлованов целесообразно осуществлять первую проходку лобовым забоем, а последующие проходки вести боковыми забоями. Для ввода экскаватора с прямой лопатой в забой, для обеспечения оптимальной глубины копания, необходимо устраивать въездную траншею, используя для этой цели основной экскаватор. 

фундамент котлован калькуляция затраты


Литература

	

	Теличенко В.И. «Технология строительных процессов» ч. 1,2; М.: Выс.шк. 2002г. 

	Данилов Н.Н., Терентьев О.М. «Технология строительных процессов» М.Выс.шк. 2001г.

	Соколов Г.К. «Технология и организация строительных процессов» М.АСВ. 2004г.

	СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения основания и фундаменты»

	ЕНиР сб.2 «Земляные работы», в.1 «Механизированные и ручные работы»

	СНиП 12.03.01; 12-04-02 «Техника безопасности в строительстве».

СНиП 23-01-99 “Строительная климатология” /Госстрой СССР. – М., 2000г.

СНиП 2.08.02-89* “Общественные здания и сооружения” /Госстрой СССР. – М., 2000г.

ГОСТ 13579-78 “Блоки бетонные для стен подвалов” /Госстрой СССР. – М., 1979г

СНиП 2.02.01-83* “Основания зданий и сооружений” /Госстрой СССР. – М., 1995г.

СНиП 2.03.01-84* “Бетонные и железобетонные конструкции” /Госстрой СССР. – М., 1989г.