Проведение изыскательных работ по строительству причала на р. Нева г. Санкт-Петербург

Проведение изыскательных работ по строительству причала на р. Нева г. Санкт-Петербург

Программа работ

Российский государственный гидрометеорологический университет ( РГГМУ)

Санкт-Петербург 2008 г. 

Общие сведения о районе:

Река Нева вытекает из мелководной Шлиссельбургской губы Ладожского озера и впадает в Невскую губу Финского залива. Длина реки 74 км. Открытые районы Ладоги отгорожены от истока реки Невы широкой песчано-каменистой отмелью в самой южной части Шлиссельбургской губы. Устье же реки отделено от Невской губы песчаной отмелью, носящей название Невского бара.

Истоком реки принято считать место у города Петрокрепость (б. Шлиссельбург), напротив старинной Шлиссельбургской крепости на острове Орешек. За устье реки принимается створ против Невских ворот Ленинградского морского торгового порта, у входа из Большой Невы в Гутуевский ковш. Имея общее направление течения с востока на запад, река описывает почти правильной формы полуокружность обращенную выпуклостью на юг. Расстояние от истока до устья по прямой 45 км.

В Неву впадает 26 небольших рек и речек, главнейшие из них — Мга, Тосна, Ижора, Охта. Все эти притоки по сравнению с Невой невелики и почти никакого влияния на ее режим не оказывают.

На берегах Невы расположены четыре города: Петрокрепость, Кировск, Отрадное (б. Ивановское), Ленинград — и около 30 других населенных пунктов. Берега реки более чем на воловине своей длины почти сплошь застроены. В низовьях реки на протяжении 32 Км вытянулся Ленинград.

Нева протекает по широкой (30—50 км) в относительно глубокой (50—100 м) долине, называемой Приневской низменностью. Дно долины представляет собой равнину, нисходящую ступенями в направлении Финского залива и к руслу реки Невы. Поверхности ступеней плоские, почвы заболоченные. Равнинный характер дна Приневской низменности нарушается отдельными возвышенностями — Колтушской, Парголовской, Поклонной горой и др. По характеру растительности все эти возвышенности среди унылой заболоченной равнины выглядят как живописные оазисы. Впрочем, они занимают незначительную часть Приневской низменности —8%.

В отличие от других равнинных рек Нева не имеет поймы — этой прибрежной полосы, ежегодно заливаемой полыми снеговыми и дождевыми водами. Да, собственно, на Неве и не бывает половодий и паводков.

По характеру режима Неву делят на две части: верхнюю — от истока до Ивановских порогов, длиной 30 км, и нижнюю — от Ивановских порогов до устья, длиной 44 км. В верхней части реки на уровни воды, скорости течения в т. д. преобладающее влияние оказывает Ладожское озеро, а в нижней — Финский залив. Вблизи устья река разделяется на рукава, образуя дельту.

Река Нева течет в довольно крутых, местами обрывистых берегах, высота которых постепенно снижается от истока к устью; средняя высота берегов 6—9 м. В начале дельты высота берегов уменьшается до 2,5 — 3,0 м, а в самом устье — до 2,0—2,5 м. Исключение составляет небольшой участок левого берега вблизи истока, называемый Преображенской горой, высотой 40 м.

Дно реки в прибрежной зоне преимущественно песчаное и песчано-илистое, на стрежне—глинистое, с примесью гальки и валунов. В местах с быстрым течением дно сплошь выстлано галькой и валунами.

Нева — широкая и глубокая река. Преобладающая ширина 400 — 600 м. Самые широкие места (1000—1250 м) — в дельте у Невских ворот Морского торгового порта в так называемой воронке рукава Большая Нева, у окончания Ивановских порогов при впадении реки Трены и у острова Фабричный вблизи истока. Самое узкое место (210 м) — напротив мыса Святки у начала Ивановских порогов. Преобладающая глубина 8 — 11 м; наибольшая глубина (24 м) у правого берега против Арсенальной улицы в Ленинграде, наименьшая (4,0 — 4,5 м) — в Ивановских порогах.

Широких отмелей и кос на Неве нет нигде. Почти всюду берега реки приглубые, что позволяет судам подходить к ним вплотную, за исключением немногих мест.

Техническое задание.

«Изыскательные работы по строительству причала на р.Неве г.С.-Пб.»

Цель работ:

Изыскательные работы по строительству причала на р.Неве г.С.-Пб

Состав основных работ:

1.Подготовительные работы

Данный вид работ включает в себя сбор материалов об изучаемых объектах.

2.Полевые работы :

2.1 Топографо-геодезические работы.

2.2 Гидрометрические, гидрологические, гидрографические, отбор и анализ проб, транспортные работы.

2.3 Расчетные и аналитические работы, сравнение наблюдаемых значений уровней воды с фондовыми материалами.

2.4 Камеральная обработка результатов полевых измерений с составлением отчетов.

2.5 Завершающие работы.

Подготовительные работы:

Так , как р. Нева находиться в черте города , требуется получить разрешение у администрации на проведение работ.

Топографо-геодезические работы включают в себя профильные топографо-геодезические работы, рекогносцировку местности, проведение промерных работ, измерение скоростей и расходов на р. Нева. Результаты промеров глубин обрабатываются по программам. Фотодокументация всех этапов и типовых участков.

Полевые работы:

Геодезические работы:

Рекогносцировочные работы для ознакомления с территорией

Площадные топографо-геодезические работы 

Гидрологические работы:

Наблюдение деформаций , образованиями льда, сроки образования.

Гидрометрические виды работ:

Нахождение отметок уровней высоких вод, скорости течения, расходов воды.

Транспортные работы

Для технического обеспечения полевых работ и подразумевают наличие грузового автомобиля пригодного для размещения всего оборудования.

Камеральные работы:

Камеральная обработка результатов полевых работ производится по всем материалам полевых работ с учетом анализа предшествующих исследований, и составление карт по фактическому материалу и сводных планов комплексного анализа данных.

Камеральная обработка топографо-геодезических работ предусматривает:

подготовку основы для геодезических работ

Геодезическая основа согласовывается с заказчиком и предоставляется на бумажных носителях. Топографическая основа включает в себя Планы расположения участков работ. Составление отчета о выполненных работах.

Камеральные работы проводятся по материалам полевых работ, и составления карт.

Завершающие работы

Передача фондовых материалов, а также оформление и передача заказчику Авторских прав на все разработанные материалы.

Сроки выполнения работ 

Начало работ- с момента вступления в силу, контракта.

Окончание- после полного исполнения сторонами обязательств по контракту, но не позднее 30.01.10

Подготовительные работы до 01.02.09

Полевые работы до 01.09.09

Камеральные работы до 09.11.09

Завершающие работы до 08.12.09

Состав работ

Подготовительные работы

Включают- сбор материалов об изучаемых объектах.

Полевые работы :

Топографо-геодезические работы

Гидрометрические, гидрологические, гидрографические, отбор и анализ проб, транспортные работы.

Расчетные и аналитические работы, сравнение наблюдаемых значений уровней воды с фондовыми материалами.

Камеральная обработка полевых измерений с отчетом.

Завершающие работы.

Адресная программа работ р. Нева – г. С.-Пб.

Объем видов работ.

Транспортировка оборудования .

Топографическая съемка

Разбивка морфометричиских створов

Отбор проб грунтов

Нахождение уровней высоких вод

Определение скорости течения.

Определение расходов воды

Отбор проб на химический анализ

Объем основных видов работ :



№



Виды работ

Единица

измерения

Объем





Н



В



1

Транспортировка

оборудования

кг



270

270



2

Топографическая

съемка

км



20

20



3

Разбивка морфо-их

створов

км



5

5



4

Нивелировка мерфометр-х створов

км



10

10



5

Отбор проб

грунтов

пробы



10

10



6

Установление отметок

Выс. Уровней 

количество



8

8



7

Определение расходов, измерения скорости течения

количество



20

20



8

Разбивка поперечников

Для грологич-х работ

количество



20

20



9

Пробы на хим . анализ

проба



10

10

Нивелировка производится 4 классом.

Геодезические работы произведены вертушкой в соответствии с наставлением .

Смета №1

Инженерно – гидрологические работы.

Наименование объекта 

И виды работ : Строительство причала на реке Нева – гю С.-Пб.

Стадия проектирования: Рабочий проэкт.

Наименование организации

Заказчика: РГГМУ

Наименование генеральной 

проектной организации: 

Наименование изыскательной 

Организации:



№

Наименование

работ

Обоснование

Ст-ти



измеритель



количество

Цены с коэффом



Стоимость



1

Транспортировка

оборудования



кг

2

50

5000



2

Нивелировка

Т22

км

2

50/25.17

4250/453



3

Разбивка морф-ов

Т128

м

1

50/25.17

10250/5159



4

Измерения расходов

Т316

м 3/c 

2

50/25.17

124000/62421



5

Отбор проб

Т250

т

2

50/25.17

5000/2517



6

Топографическая

Съемка

Т19

км

2

50/25.17

20000/10068



7

Разбивка попереч-в

Т77

Кол-во

2

50

18000



8

Имерение уровней

Т25

м

2

25,17

36244



Итого









303362

Обоснование цен:

Стоимость нивелировки определяем по таблице 22, учитывая коэффициент 50 и протяжённость в километрах, получим 8,5*50*10=4250

Стоимость разбивки морфостворов определяем по таблице 128 учитывая коэффициент и количество получаем 41*50*5=10250

Стоимость измерения расходов воды, определяем по таблице 316 учитывая коэффициент

50*20*124=124000

Стоимость отбора проб определяем по табл. 15, учитывая коэффициент 50 и количество протяженности в км, получаем 10*50*10=5000

Стоимость топографической съемки определяем по таблице 19 учитывая коэффициент 50 и протяженность в км , 20*50*20=20000

Стоимость разбивки поперечников определяем по таблице 77, учитывая коэффициент 50

И количество поперечников 36*50*20=36000

Стоимость измерения уровней воды определяется по таблице25, учитывая коэффициент 50 получаем 36*50*10=18000

Сложив все цены, на все ее виды работ, получаем, что стоимость проведения равна 303362 рублей

Смета №2

Гидролого-экологичиские работы

Наименование объекта, виды 

проектно-изыскательных работ : Строительство причала на р.Неве г.С.-Пб

Стадия проектирования: рабочий проект

Наименование организации заказчика: РГГМУ

Наименование генеральной

проектной организации:

1.Расчет заработной платы непосредственных исполнителей



Наименование(изыскательных) работ

исполнители

Количество

человекодней

Средняя дневная зарплата, рубли

Зароботная плата, руб



Количество

Должность







1. Составление гидрохимической характеристики акваторий проектирования и подводного отвала

1

1

Гл. спец

Вед. Инж

3

4

900

600

27000

21000

2.расчет мощности источников загрязнения вод на акватории проектирования при производстве строительных работ

1

1

Гл.спец

Вед.инж.

3

4

900

600

27000

21000

3. расчет мощности источников загрязнения вод на акватории подводного отвала при захоронении грунта

1

1

Гл.спец

Вед.инж

3

4

900

600

27000

21000

4.расчет масс взвешенных веществ, поступающих воды.

1

1

Гл.спец

Вед.инж

2

3



1000

600

30000

21000

5.расчет масс взе-х веществ, поступающих в воды на акватории, при захронении грунта

1

1

Гл.спец.

Вед.инж

2

3

1000

600

30000

21000

6. моделирование скоростной структуры течений

распространения шлейфов загрязнения вод на акватории проектирования при производстве строительных работ.Определение параметров шлейфов дополнительной мутности.

1

1



Гл.спец

Вед.инж

4

5

900

600

27000

21000

7.Моделировоние скоростной структуры течений и распространения шлейфов загрязнения вод на акватории подводного отвала при захоронении грунта. Определение параметров шлейфов дополнительной мутности.

1

1

Гл.спец

Вед.инж

3

4

900

600

27000

21000

Итого з/п непосредственных исполнителей 









342000



2.определение стоимости работы в текущих ценах



№

Наименование показателей

Единица измерения

Значение показателей

1

Общее з/п непосредственных исполнителей

руб

342000

2

Коэффициент отношения з/п непосредственных исполнителей к себестоимости



0,45

3

Себестоимость исходя из установленного коэффициента

руб

110000

4

Уровень рентабельности(по отношению к себестоимости)

%

20

5

Прибыль

руб

22000

6

Стоимость работы в текущих ценах

руб

645362



Руководитель предприятия:

Составитель сметы:

«СОГЛОСОВАННО»

Ответственный руководитель «ЗАКАЗЧИКА»

Приложение№ к договору №

Календарный план работ:

Наименование объекта, виды

Проектно-изыскательских работ: Строительство причала на р. Неве г.С.-Пб.

Стадия проектирования: Рабочий проект

Наименование организации

Заказчика: РГГМУ

Наименования генеральной

Проектной организации:

Наименование изыскательской

Организации:



№ 

работы

Виды работ

Сроки исполнения

Обоснование

стоимости

стоимость

1

Подготовительные работы

10.02.0905.03.09

-

310000



2

Полевые работы

02.05.0902.09.09







Топографо-геодезические работы

05.05.0930.05.09

Табл. №26,27

77500



Гидрометрические, гидрологические, отбор и анализ проб, транспортные работы

30.05.0901.08.09

Табл. №48

234000



Расчетные и аналитические работы, сравнение наблюдаемых значений уровней воды с фондовыми материалами.

05.08.0905.09.09

Табл. №25

100000



Отбор и анализ крупнообъемных проб донных отложений.

10.06.0906.06.09

Табл. №48

220000

3

Камеральная обработка результатов полевых измерений с отчетами.

15.09.0906.11.09

Табл. №49



80000

4

Завершающие работы.

1.12.0908.12.09

Табл. №22

45000