Жизненный цикл автоматизированной системы

Жизненный цикл автоматизированной системы

			
Современные информационные системы разрабатываются на основе стандартов. Стандарты жизненного цикла определяют то, как создается, развертывается, применяется и ликвидируется система. 

							Под жизненным циклом системы обычно понимается непрерывный процесс, который начинается с момента принятия решения о необходимости создания системы и заканчивается в момент ее полного изъятия из эксплуатации. 

							Роль и место специалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла создания, развития и эксплуатации информационной системы

	1. Анализ первичных требований и планирование работ

	Данный этап предваряет инициацию работ над проектом. 

	Его основными задачами являются: анализ первичных бизнес-требований, предварительная экономическая оценка проекта, построение план-графика выполнения работ, создание и обучение совместной рабочей группы.

	2. Проведение обследования деятельности предприятия

	В рамках данного этапа осуществляется:

		предварительное выявление требовании, предъявляемых к будущей системе;

		определение оргштатной и топологической структур предприятия;

		определение перечня целевых задач (функций) предприятия;

		анализ распределения функций по подразделениям и сотрудникам;

		определение перечня применяемых на предприятии средств автоматизации.

	При этом выявляются функциональные деятельности каждого из подразделений предприятия и функциональные взаимодействия между ними, информационные потоки внутри подразделений и между ними, внешние по отношению к предприятию объекты и внешние информационные взаимодействия.

	3. Построение моделей деятельности предприятия

	На данном этапе осуществляется обработка результатов обследования и построение моделей деятельности предприятия следующих двух видов:

	модели "как есть", представляющей собой "снимок" положения дел на предприятии (оргштатная структура, взаимодействия подразделений, принятые технологии, автоматизированные и неавтоматизированные бизнес-процессы и т.д.) на момент обследования и позволяющей понять, что делает и как функционирует данное предприятие с позиций системного анализа, а также на основе автоматической верификации выявить ряд ошибок и узких мест и сформулировать ряд предложений по улучшению ситуации,

	модели "как должно быть", интегрирующей перспективные предложения руководства и сотрудников предприятия, экспертов и системных аналитиков и позволяющей сформировать видение новых рациональных технологий работы предприятия.

	Переход от модели "как есть" к модели "как должно быть" осуществляется следующими двумя способами.

	1) Совершенствование технологий на основе оценки их эффективности. При этом критериями оценки являются стоимостные и временные затраты выполнения бизнес-процессов, дублирование и противоречивость выполнения отдельных задач бизнес-процесса, степень загруженности сотрудников ("легкий" реинжиниринг).

	2) Радикальное изменение технологий и переосмысление бизнес-процессов ("жесткий" реинжиниринг). 

	Построенные модели являются не просто реализацией начальных этапов разработки системы и техническим заданием на последующие этапы. Они представляют собой самостоятельный отделяемый результат, имеющий большое практическое значение, в частности:

	4. Разработка системного проекта

	Данный этап является первой фазой разработки собственно системы автоматизации (именно, фазой анализа требований к системе), на которой требования заказчика уточняются, формализуются и документируются. На этом этапе определяются:

	архитектура системы, ее функции, внешние условия ее функционирования, распределение функций между аппаратной и программной частями;

	интерфейсы и распределение функций между человеком и системой;

	требования к программным и информационным компонентам системы, необходимые аппаратные ресурсы, требования к базе данных, физические характеристики компонент системы, их интерфейсы;

	состав людей и работ, имеющих отношение к системе;

	ограничения в процессе разработки (директивные сроки завершения отдельных этапов, имеющиеся ресурсы, организационные процедуры и мероприятия, обеспечивающие защиту информации).

	По завершении данного этапа (после согласования системного проекта с заказчиком) изменяется роль консультанта. Отныне он как бы становится на сторону заказчика, и одной из его основных функций на всех последующих этапах работ будет являться контроль на соответствие требованиям, зафиксированным в системном проекте.

	5. Разработка предложений по автоматизации предприятия

	На основании системного проекта осуществляется:

	составление перечня автоматизированных рабочих мест предприятия и способов взаимодействия между ними;

	анализ применимости существующих систем управления предприятиями для решения требуемых задач и формирование рекомендаций по выбору такой системы;

	совместное с заказчиком принятие решения о выборе конкретной системы управления предприятием или разработке собственной системы;

	разработка требовании к техническим средствам;

	разработка требований к программным средствам;

	разработка предложений по этапам и срокам автоматизации.

	6. Разработка технического проекта

	На данном этапе на основе системного проекта и принятых решений по автоматизации осуществляется проектирование системы. 

	Этот этап разделяется на два подэтапа:

	проектирование архитектуры системы, включающее разработку структуры и интерфейсов ее компонент (автоматизированных рабочих мест), согласование функции и технических требовании к компонентам, определение информационных потоков между основными компонентами, связей между ними и внешними объектами;

	детальное проектирование, включающее разработку спецификаций каждой компоненты, разработку требований к тестам и плана интеграции компонент, а также построение моделей иерархии программных модулей и межмодульных взаимодействий и проектирование внутренней структуры модулей.

	7. Разработка и тестирование

	Тестирование представляет собой набор процедур и действий, предназначенных для демонстрации корректной работы АСУП в заданных режимах и внешних условиях. Цель тестирования - выявить наличие ошибок или убедительно продемонстрировать их отсутствие, что возможно лишь в отдельных тривиальных случаях. 

	8. Внедрение

	Внедрение системы в эксплуатацию.

	9. Эксплуатация и сопровождение

	Основные задачи этапа эксплуатации и сопровождения:

	обеспечение устойчивости работы системы и сохранности информации - администрирование;

	своевременная модернизация и ремонт отдельных элементов - техническая поддержка;

	адаптация возможностей эксплуатируемой системы к текущим потребностям бизнеса предприятия - развитие системы. 

	Особое внимание на этапе эксплуатации и сопровождения следует уделить вопросам обучения персонала и, соответственно, планированию инвестиций в этот процесс.

	
Список литературы

	

		Братищенко В.В. Проектирование информационных систем. — Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2004. — 84 с. 

		Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование информационных систем. — М.: Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2005.