Обоснование проекта монтажа и эксплуатации электрооборудования мостового крана

Содержание



Введение

		Характеристика выполняемых работ

		Сетевой график монтажа электрооборудования

		Смета капитальных затрат на приобретение и монтаж электрооборудования

		Расчет трудоемкости и численности монтажников

		Расчет фонда оплаты труда электромонтажников

		Расчет эксплуатационных затрат

		Калькуляция себестоимости 1 кВт·ч электроэнергии

		Обоснование проекта монтажа и эксплуатации электрооборудования

	Список использованной литературы


Введение



После выхода указа президента РФ от 5.11.92 года №1354 энергетический комплекс страны, кроме АЭС, был приватизирован и преобразован в одну общероссийскую компанию холдингового типа «ЕЭС России». Так же в связи с монопольным предложением РАО были приняты государственные меры регулирования тарифов на электроэнергию. Задачей регулирования тарифов заключалась в способности перехода на самофинансирование отрасли и обеспечения защиты прав потребителей от чрезмерного роста цен на электроэнергию. Важной задачей, стоящей перед энергетическим комплексом являлась в необходимости ввода в эксплуатацию новых мощностей и замена устаревшего оборудования на новое. В прогнозе социально-экономического развития отрасли предусматривается увеличение среднегодовых тарифов на электроэнергию. В целом по отрасли, так как это могло бы помочь увеличению инвестиций в электроэнергетический комплекс. В традиционной энергетике в акционерных обществах РАО «ЕЭС России» и РАО инвестиционные фонды по энерготерритории включая в себя средства от амортизационных отчислений, части прибыли, а так же выручки от продажи части государственного пакета РАО «ЕЭС России». В атомной энергетике инвестиции состоят только за счет собственных средств атомных электростанций, при условиях частичной централизации в концерн «Росэнергоатом». Также большое значение имеет строительство плавающих и малых АЭС для электроснабжения городов и населенных пунктов.

Одним из основных факторов технического прогресса в народном хозяйстве является повышение стипендии электрификации всех отраслей промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства. Важное значение имеет расширение применения электроэнергии в быту. От того, на сколько грамотно и технически обоснованно будет выполнятся монтаж и эксплуатация электрооборудования и электроустановок, во многом зависит успешное решение задач технического прогресса, полноценной работы технологического оборудования, экономии энергии вообще и электрической энергии в частности.


1 Характеристика выполняемых работ



Электрическую часть кранов монтируют в два этапа:

На заводе - изготовители кранов:

На месте установке крана.

Ранее большую часть электромонтажных работ выполнялась различными методами электромонтажными организациями.

Состав работ по электромонтажу крана и объем их выполнения предприятием - изготовителем определяются проектом электрической части крана, который содержит электрическую схему крана, таблицу соединений; чертежи узлов электропроводок, размещения электрооборудования, блоков, труб, коробов; инструкцию по монтажу, пуску, регулированию обкатки крана на месте его монтажа.

Предприятие-изготовитель производит полный монтаж кабины управления и грузоподъемной тележки крана, монтаж на мосту установочных элементов под электрооборудование, заготовку элементов главного и вспомогательного элементов электроприводов, в том числе гибкого кабеля в разведенном виде или жестких троллеев в виде замаркированных секций, а так же крепежных, несущих и поддерживающих конструкций.

Электромонтажные работы в настоящее время ведутся на высоком уровне инженерной подготовки, с максимальным переносом этих работ со строительных площадок в мастерские монтажно-заготовительных участков и на заводы электромонтажных организаций. Электромонтажные, проектные и научно - исследовательские организации совместно с электротехнической промышленностью ведут большую работу по изготовлению электрооборудования крупными блоками и узлами. В практику электромонтажных и ремонтных работ внедряются современные механизмы, приспособления, инструменты, средства малой механизации, в том числе на основе применения пиротехники. В работе электромонтажных организаций широко используются рационализаторские предложения рабочих, инженеров и техников, направленные на повышение производительности труда и качества монтажных и ремонтных работ, а также на повышение уровня эксплуатации оборудования и электрических сетей. В области эксплуатации электрооборудования накоплен и обобщен большой опыт.


2 Сетевой график монтажа электрооборудования



2.1	Построение сетевого графика монтажа электрооборудования



1 - 2 - Получение и транспортировка оборудования мостового крана;

2 - 3 - Распаковка электрооборудования мостового крана;

3 - 4 - Разбивка кабельных трасс;

3 - 7 - Установка и монтаж конструкций под аппараты;

3 - 9 - Разметка и подготовка места для электрооборудования;

4 - 5 - Установка креплений под кабель;

5 - 6 - Прокладка кабеля;

7 -  8 - Расстановка аппаратов управления;

9 - 10 - Установка креплений для электродвигателей;

10 - 11 - Установка электродвигателей;

11 - 12 - Подключение электрооборудования;

12 - 13 - Испытание электрооборудования;

13 - 14 - Сдача установки в эксплуатацию. 





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8

8

8

8

8

8

8

8

16

16

4

4

6

Рисунок 2.1 – Сетевой график монтажа мостового крана.



Рассчитаем продолжительность работы монтажного персонала по каждому пути.



L1 = 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 4 = 60 часов,

L2 = 8 + 8 + 4 + 8 + 16 + 8 + 8 + 4 = 64 часа,

L3 = 8 + 8 + 6 + 16 + 8 + 8 + 4 = 58 часа.



Из расчетов видно, что самый большой путь по своей продолжительности работы монтажного персонала это L2, следовательно этот путь будет являться критическим. Обозначим критический путь на сетевом графике монтажа мостового крана двойной стрелкой.



2.2	Расчет параметров сетевого графика



Таблица 2.1 – Расчет параметров сетевого графика

Работа

Продолжительность работы, ч

Раннее начало, ч

Раннее окончание, ч

Позднее начало, ч

Позднее окончание, ч

Резерв времени

1 - 2

8

0

8

0

8

0

2 - 3

8

8

16

16

32

0

3 - 4

8

16

24

20

28

4

3 - 7

6

16

22

22

28

6

3 - 9

4

16

20

32

40

0

4 - 5

8

24

32

28

36

4

5 - 6

8

32

40

36

44

4

7 - 8

16

22

38

28

44

6

9 - 10

8

20

28

40

48

0

10 - 11

16

28

44

48

64

0

11 - 12

8

44

52

44

52

0

12 - 13

8

52

60

52

60

0

13 - 14

4

60

64

60

64

0




3. Смета капитальных затрат на приобретение и монтаж электрооборудования



3.1 Построение таблицы капитальных затрат



Таблица 3.1 – Смета капитальных затрат

Наименование оборудования и марка

Единица измерения

Количество

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.







Электрооборудование

Монтажные расходы

В том числе заработная плата

Электрооборудование

Монтажные расходы

В том числе заработная плата

Двигатели:

















МТН 411 - 6

шт

1

27000

4050

1620

27000

4050

1620

МТН 611 - 6

шт

1

75000

15000

7500

75000

15000

7500

МТН 312 - 6

шт

1

19500

2925

1170

19500

2925

1170

Резисторы:

















2ТД754.054 – 03

шт

1

600

180

90

600

180

90

2ТД754.054 – 07

шт

1

800

240

120

800

240

120

2ТД754.054 - 06

шт

1

700

210

105

700

210

105

Кабель:

















ВРГ 3Ч50

м

10

124,3

37,29

12,4

1243

372,9

124

ВРГ 3Ч50

м

100

124,3

37,29

12,4

12430

3729

1240

ВРГ 3Ч10

м

40

30

9

3

1200

360

120

Аппараты защиты:

















Автомат А3140

шт

1

150

60

24

150

60

24

Предохраните-ль: ПР - 2

шт

3

500

200

80

1500

600

240

Аппараты управления:

















Командоконт-роллер К-160

шт

1

2000

800

320

2000

800

320

Контроллер ККТ62

шт

2

1000

400

160

2000

800

320

Тормозные устройства:

















Толкатель ТКТГ300

шт

1

1000

400

160

1000

400

160

Толкатель ТКТГ600

шт

1

2000

800

320

2000

800

320

Толкатель: ТКТГ400

шт

1

1500

600

240

1500

600

240

Итог:



148623

31146,5

13713



3.2 Расчет прочих расходов



3.2.1 Расчет транспортных расходов

Рассчитаем транспортные расходы Тр, руб., по формуле



, руб.			                       		 (3.1)



где ЭО - Общая стоимость электрооборудования, руб.



 руб.



3.2.2 Расчет 6 % накопления от монтажных работ

Рассчитаем шести процентное накопление от общей стоимости монтажных работ Нмр, руб., по формуле



, руб.                                                      (3.2)



где МР - общая стоимость монтажных работ, руб.



 руб.




3.2.3 Расчет накладных расходов

Рассчитаем накладные расходы Нр, руб., в размере 75 % от фонда заработной платы по формуле



, руб.	                                          (3.3)



где ЗП - общая стоимость заработной платы, руб.



 руб.



3.2.4 Расчет сметной стоимости

Рассчитаем сметную стоимость Сс, руб., по формуле



Сс = Тр + ЭО + МР + Нмр + Нр		                             (3.4)

Сс = 37155 + 148623 + 31146,5 + 1868,79 + 10284,75 = 229078,04 руб.


4. Расчет трудоемкости и численности электромонтажников



4.1 Расчет трудоемкости



Таблица 4.1 – Расчет трудоемкости монтажных рабочих

Наименование оборудования и марка

Единица измерения

Количество

  Трудоемкость, чел/час.

  Сумма трудоемкости, руб.

Двигатели:









МТН 312 - 6

шт

1

29

29

МТН 411 – 6

шт

1

29

29

МТН 611 - 6

шт

1

37

37

Резисторы:









2ТД754.054 – 03

шт

1

3

3

2ТД754.054 – 07

шт

1

3

3

2ТД754.054 - 06

шт

1

3

3

Кабель:









ВГР 3Ч50

м

10

28,08

2,808

ВРГ 3Ч50

м

100

28,08

28,08

ВРГ 3Ч10

м

40

24

9,6

Аппараты защиты:









Автомат А3140

шт

1

5

5

Предохраните-ль: ПР - 2

шт

3

1

3

Аппараты управления:









Командоконтроллер К-160

шт

1

2

2

Контроллер ККТ62

шт

2

1

2

Тормозные устройства:









Толкатель ТКТГ 600

шт

1

4

4

Толкатель ТКТГ 300

шт

1

2

2

Толкатель: ТКТГ 400

шт

1

3

3

Итог:

165,488



4.2 Расчет численности электромонтажников



Рассчитаем численность электромонтажников i, чел., по формуле


	                          (4.1)



где ΣТр - общая сумма трудоемкости, чел/час.;

t - время выполнения монтажных работ по критическому пути, час.;

k - коэффициент выполнения норм выработки, (k = 1,01).



 человека



Опираясь на данные, вышеуказанных расчетов, принимаем три электромонтажника для монтажа оборудования мостового крана.


5 Расчет фонда оплаты труда электромонтажников



5.1 Построение таблицы фонда оплаты труда электромонтажников



Таблица 5.1.1 – Фонд оплаты электромонтажников

Наименование профессии

Разряд

Количество человек

Тарифная ставка, руб.

Фонд рабочего времени, час.

Прямая зарплата, руб.

Доплата, руб.

Основная зарплата, руб.

Дополнительная зарплата, руб.

Итог зарплаты, руб.

Районный коэффициент

Всего зарплаты, руб.

Электрик монтажник

5

1

20,78

64

1329,92

398,97

1728,9

259

1987,89

1192,7

3180,59

Электрик монтажник

4

2

18,36

64

2350,08

705,02

3055,1

458

3513,1

2107,7

5620,96

Итог:

3680

1103,99

4784

717

5499,99

3300,6

8801,55




6 Расчет эксплуатационных затрат



6.1 Расчет эксплуатационных затрат



6.1.1 Построение таблицы амортизационных отчислений на электрооборудоание



Таблица 6.1 – Амортизационные отчисления на электрооборудование

Наименование оборудования и марка

Сметная стоимость, руб.

Норма амортизации, %

Сумма амортизации, руб.

Двигатели:







МТН 411 - 6

27000

8

2160

МТН 611 - 6

75000

8

6000

МТН 312 - 6

19500

8

1560

Резисторы:







2ТД754.054 – 03

600

10

60

2ТД754.054 – 07

800

10

80

2ТД754.054 - 06

700

10

70

Кабель:







ВРГ 3Ч50

1243

5

62,15

ВРГ 3Ч50

12430

5

621,5

ВРГ 3Ч10

1200

5

60

Аппараты защиты:







Автомат А3140

150

10

15

Предохраните-ль: ПР - 2

1500

25

375

Аппараты управления:







Командоконтроллер К -160

2000

10

200

Контроллер ККТ62

2000

7

140

Тормозные устройства:







Толкатель ТКТГ 600

320

6

19,2

Толкатель ТКТГ 300

160

6

9,6

Толкатель: ТКТГ 400

240

6

14,4

Итог:

11446,9




6.1.2 Расчет расходов на текущий ремонт электрооборудования

Рассчитаем расходы на текущий ремонт электрооборудования ΣТр, руб., в размере сорока процентов от суммы амортизационных отчислений по формуле



, руб.		                                       (6.1)



где	ΣА - сумма амортизационных отчислений, руб.



 руб.



6.2 Расчет численности и фонда оплаты труда эксплуатационного персонала



6.2.1 Расчет численности дежурных электриков

Исходя из фактических данных для обслуживания мостового крана грузоподъемностью тридцать тонн на заводе красного кирпича, принимаем одного дежурного электрика в смену, при трехсменном режиме работы.



Таблица 6.2 – Расчет эффективного фонда рабочего времени

Показатели

Длительность

Календарный фонд

365 дней

Выходные и праздничные дни

98+8 праздничных 106 дней

Номинальный фонд

259

Неявки на работу, разрешенные законом:



Отпуск

30 дней

Болезни

4 дня

Прочие неявки

3 дня

Эффективный фонд рабочего времени:



в днях

222 дня

в часах

1776 часов

Коэффициент списочного состава

1,17



Рассчитаем списочную численность Чспис, чел., по формуле



Чспис = Чяв Ч tсм Ч kспис		                                    (6.2)



где	Чяв. - явочная численность, чел.;

             tсм. - количество смен;

             kспис - коэффициент списочного состава.



Чспис = 1 Ч 2 Ч 1,17 = 2 человека



6.2.2 Расчет фонда оплаты труда дежурных электриков

Для удобства расчета фонда оплаты труда построим таблицу



Таблица 6.3 – Расчет фонда оплаты труда дежурных электриков

Количество

Разряд

Тарифная ставка

Эффективный фонд времени

Прямая зарплата

Доплаты

Основная зарплата, руб.

Дополнительная зарплата, руб.

Итог, руб.

Расчетный коэффициент

Всего зарплата, руб.











Ночные, руб.

Праздничные, руб.

Премии, руб.

Всего, руб.











2

4

18,36

1776

65124,8

26086

91300,8

13695,2

104996

62997,6

167993,6

Итог:

65124,8

26086

91300,8

13695,2

104996

62997,6

167993,6



6.2.3 Расчет социального налога

Рассчитаем социальный налог Нсоц, руб., в размере тридцати пяти целых шести десятых процента от фонда заработной платы по формуле



, руб.		                                       (6.3)


где	Фот - фонд оплаты труда рабочих электриков, руб.

Сн - ставка налога, (Сн = 26 %).



 руб.


7. Калькуляция себестоимости 1 кВт·ч электроэнергии



7.1 Расчет калькуляции себестоимости электроэнергии



Рассчитаем энергию Wр, кВт·ч, которая потребляется мостовым краном согласно расчетным данным электрических двигателей этого крана по формуле



Wр = ΣРр Ч Фр.в. Ч kс.		                                                   (7.1)



где	ΣРр - сумма расчетных мощностей электродвигателей, кВт;

            Фр.в. - фонд рабочего времени, (Фр.в. = 4000)

             kс. - коэффициент спросса, (kс. = 0,6)



ΣРр = 73,4 + 24,6 + 14 = 112 кВт.

Wр = 112 Ч 4000 Ч 0,6 = 26880 кВт·ч.



Рассчитаем энергию Wн, кВт·ч., которая потребляется мостовым краном согласно паспортным данным электрических двигателей этого крана по формуле



Wн = ΣРн Ч Фр.в. Ч kс	                                                              (7.2)



где ΣРн -сума мощностей электродвигателей, кВт.



ΣРн = 75 + 27 + 17,5 = 119,5 кВт

Wн = 119,5 Ч 4000 Ч 0,6 = 286800 кВт·ч



Для удобства расчетов составим таблицу эксплуатационных расходов мостового крана

Таблица 7.1 – Расчет эксплуатационных расходов

Показатели

Количество

Цена, руб.

Сумма руб.

Стоимость энергии:







Согласно расчетам

268800

2,22

596736

Дополнительная энергия

18000

0,85

15300

Амортизация электрооборудования





11446,9

Расходы на текущий ремонт





4578,8

Фонд оплаты труда рабочих электриков





167993,6

Социальный налог





4367,84

Общехозяйственные расходы





84779,3

Итог:

885202,44



Рассчитаем проектируемую себестоимость 1 кВт·ч С, руб., по формуле



, руб.		                                                (7.3)



где	Р - эксплуатационные расходы мостового крана, руб.;



 руб.


8. Обоснование проекта монтажа и эксплуатации электрооборудования мостового крана грузоподъемностью 30 тонн на заводе красного кирпича



Таким образом, монтаж электрооборудования мостового крана грузоподъемностью 30 тонн, сметной стоимостью электрооборудования 229078,04 рублей, производится за шестьдесят четыре часа комплексной бригадой состоящей из двух электромонтажников четвертого разряда и одного электромонтажника пятого разряда, фонд заработной платы которых составляет 8801,6 рублей. Стоимость монтажа электрооборудования мостового крана составляет 31146,5 руб. Монтаж ведется согласно сетевого графика. Ход выполнения электромонтажных работ, можно задержать на следующих участках:

3 - 4	Разбивка кабельных трас;

3 - 7	Установка и монтаж конструкций под аппараты;

4 - 5	Установка креплений под кабель;

5 - 6	Прокладка кабеля;

7 - 8	Расстановка аппаратов управления.

Общий резерв времени по сетевому графику составляет десять часов. 



Таблица 8.1 – Обоснование проекта

Сметная стоимость электрооборудования

148623 руб.

Монтажные работы

31146,5 руб.

Фонд оплаты труда электромонтажников

8801,6 руб.

Проектируемая себестоимость

3,09 руб.




Список использованной литературы



		Астанский Л.Ю. «Экономика, организация и планирование производства строительных материалов» - “Стройиздат”, 1988 г.

		Булатов М.Ю. «Экономика» - “БЕК”, 1988 г.

		Справочник «Ценник на монтаж электрооборудования электрических установок» - “Энергия”, 1988 г.

		Гурин А.Н. «Электрооборудование промышленных предприятий и установок» - “Высшая школа”, 1990 г.

		Зюзин А.Ф. «Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок» - “Высшая школа”, 1986 г.





1