Строительство сетей и сооружений системы водоснабжения города и промышленного предприятия

Строительство сетей и сооружений системы водоснабжения города и промышленного предприятия

Кафедра водоснабжения и водоотведения

Пояснительная записка к курсовой работе по дисциплине

“Экономика отрасли”



Содержание

Исходные данные 

Техническая спецификация к составлению смет на наружные сети 

Объектно-сметный расчет № 1 по первому варианту 

Эксплуатационные расходы и себестоимость продукции системы водоснабжения по первому варианту 

Объектно-сметный расчет № 1 по второму варианту 

Эксплуатационные расходы и себестоимость продукции 

системы водоснабжения по второму варианту 

Объектная смета №1 на строительство магистральных сетей и коллекторов по I схеме в Московской области (3-й территориальный район)

Объектная смета №2 на строительство магистральных сетей и коллекторов по II схеме Московской области (3-й территориальный район)

Технико-экономические показатели



Исходные данные

Таблица 1

Область строительства

Московская



Средний расход воды, в т.ч. 10% неочищенной на ПП, м3/сут

44000















Диаметр и длина самотечных водоводов из стальных труб от водоприемных оголовков до БК на город

Подводных d500, м

25





















Береговых d500, м

30



















Глубина заложения магистральных сетей, м

3









Глубина заложения водоводов, м

2









Категория грунта

III



Материал труб магистральной сети

чугун



Материал труб водоводов

сталь



Доза хлора, мг/л

4.0



Доза сернокислого алюминия, мг/л

63.3



Полный напор насосов на город станции I подъема, м

21









Полный напор насосов на город станции II подъема, м

45









Водоприемники

есть



Колодцы водоприемные

есть



НС I, заглубление, м

4.8



ВОС (станция подготовки воды питьевого качества при двухступенчатой схеме)

есть















Водонапорная башня

Объем, м3

300





Высота, м

20



РЧВ

есть



Хлораторная производительностью, кг/ч

5



Устройство футляров под железной дорогой,м

d1400

32











Полный напор насосов на ПП станции I подъема, м

11









Полный напор насосов на ПП станции II подъема, м

23









Диаметр и длина самотечных водоводов из стальных труб от водоприемных оголовков до БК на ПП

Подводных d250, м

13





















Береговых d250, м

15



















Котельная

есть





Таблица 2. Техническая спецификация к составлению смет на наружные сети водоснабжения

№

Наименование участков

Длина участков, км

Материал труб

Диаметр труб, мм

Наименование и характеристика грунтов

Средняя

глубина 

участков, м

1

2

3

4

5

6

7

магистральные городские сети

1

1-2

0.65

чугун

600

III

3

2

2-3

0.51



600





3

3-4

0.35



600





4

4-5

0.89



600





5

5-6

1



500





6

6-7

0.4



500





7

7-8

0



300





8

8-9

0



300





9

9-10

0



250





10

10-11

0



200





11

11-12

0



150





12

12-13

0



250





13

13-14

0.5



500





14

14-15

0.64



500





15

15-16

1.1



250





16

16-17

0.8



600





17

17-18

0.64



150





18

18-19

0.8



300





19

19-20

0.61



300





20

20-1

0.8



400





21

1-21

0.75



800





22

19-21

0.44



200





23

21-3

0.35



400





24

21-17

1



600





25

16-4

1



500





26

15-5

0.65



400





27

14-6

0.6



500





28

13-22

1



300





29

22-7

0.3



250





30

22-9

0



250





31

13-10

0



250





наружные водоводы к городу

32

В-БК

0.055

сталь

500

III

2

33

БК-НС1

0.6



600





34

НС1-НС2

8



700





35

НС2-Г

2.1



700









Продолжение таблицы 2

№

Наименование участков

Длина участков, км

Материал труб

Диаметр труб, мм

Наименование и характеристика грунтов

Средняя глубина участков, м

1

2

3

4

5

6

7

наружные водоводы к варианту № 1

36

НС1-РВп

2.98

сталь

500

III

2

37

РВп-НС2

0.207



500





38

НС2-Пр

0.795



600





наружные водоводы к варианту № 2

39

Вп-БКп

0.028

сталь

250

III

2

40

БКп-НС1

0.4



400





41

НС1-РВп

0.3



300





42

РВп-НС2

0.15



400





43

НС2-Пр

1.2



400









Объектно-сметный расчет №1

На строительство сооружений водоснабжения по I варианту в Московской области 

Таблица 3

Сметная стоимость – 3073.35 тыс. руб.

Составлена в ценах 1984 г. Измеритель – 1 сооружение

№ п/п

Номер позиции по УПСС

Наименование работ и затрат

Стоимость, тыс. руб.

Основное оборудование







Всего

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование



1

2

3

4

5

6

7

8

1

УПСС-80

табл. 51

п. 1

Водоприемник железобетонный для водоснабжения города и ПП, производительность 44000 м3/сут

27

27

-

-

-

2

УПСС-80

табл. 54а

п. 4

Водоприемный колодец, производительностью 44000 м3/сут

28

25.9

-

2.1

-

3

УПСС-80

табл. 54б

п. 2

Насосная станция I подъема, производительностью 44000 м3/сут

105

57

-

48

Насосы:

14НДС – 4 шт

14Д – 2 шт

4

УПСС-80, табл.5, п.2-п.6

Очистные сооружения при 2-х ступенчатой схеме, 2 блока по 20 тыс. м3/сут 

559*2=

1118

374*2=

748

101*2=

202

84*2=

168

Насосы:

ДЭ20-50-6 шт.,

НД-630/10- 4 шт.,

ВК-18- 3 шт.,

Воздуходувки

ВК6- 4 шт,

Хлораторы

5

УПСС-80, табл. 1, п.1

Блок реагентного хозяйства со складами для мокрого коагулянта, емк. скл. 435 т.

246

205

18

23

Склад ПАА, воздуходувная, бытовки и подсобные помещения, потребляемая мощность 140 кВт

6

УПСС-80

табл. 9

п. 7

Насосная станция II подъема, производительностью 39600 м3/сут

83

39

14

30

Насосы:

Д500-65 – 4 шт.

7

УПСС-80

табл. 9

п. 3

Насосная станция II подъема для ПП, производительностью 4400 м3/сут

35

18

8

9

Насосы:

Тип К– 2 шт.,

4НД-2 шт.

8

УПСС-80

табл. 8

п. 2

Установка для обеззараживания воды (хлораторная), производительностью 5 кг/ч

29

18

2

9

Хлоратор – 2 шт

Кран-балка Q=0,5 т

9

УПСС-80

табл. 10

п. 12

Резервуар железобетонный для воды, емкость 6000 м3-2шт 

121*2=242

119*2=238

2*2=4

–

–

10

УПСС-80

табл. 10

п. 10,9

Резервуар железобетонный для воды на ПП, емкость 1000 м3 + 2 50 м3

29.4+10.5=39.9

28.6+9.9=

=38.5

0.6+0.4=1

0.2+0.2=0.4

–

11

УПСС-80

табл. 11

п. 2

Водонапорная башня,

Емкость – 300 м3. Высота – 20 м

21.5

13.4+0.3*5=

=14.9

2.7+0.3*5=4.2

0.9+0.3*5=2.4

–

12

УПСС-80

Котельная

размер в плане 25.5x12 

68

56

7

5

N=77.2 кВт

13

УПСС-80

Котельная для ПП

40

29

4

7

N=24,6кВт





Итого:

2082.4

1514.3

264.2

303.9





Переход к сметной стоимости для заданного района строительства, Кпер=1.370

2852.89

2074.59

361.95

416.34



Лимитированные затраты











ГСН 81-05-01-2001

Временные здания и сооружения, 2.4%

68.47

49.79

8.69

–



Итого

2921.36

2124.38

370.64

416.34



ГСН 81-05-02-2001

Удорожание работ в зимнее время, 3.14%

91.73

66.71

11.64

–



Итого:

3013.09

2191.09

382.28

416.34





Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 2%

60.26

43.82

7.65

–



Итого по смете:

3073.35

2234.91

389.93

416.34



Возвратные суммы, 15%

10.27

7.17

1.3

–



                                                                        (1)





Эксплуатационные расходы и себестоимость продукции системы водоснабжения по первому варианту

Амортизационные отчисления Са, определяемые в % от сметной стоимости, р/г

Определение суммы амортизационных отчислений, в том числе полное восстановление основных производственных фондов, производится по нормам по формуле:

                                                               (2)

 - норма амортизационных отчислений на строительные конструкции зданий и сооружений;

– норма амортизационных отчислений на оборудование;

Кстр, Коб – соответственно стоимость основных фондов систем ВиВ на строительную часть и оборудование.

Норма амортизационных отчислений определяется по формуле:

                                                                                        (3)

Тп.и. – срок полезного использования

Расчет амортизационных отчислений сводится в таблицу 4.

Таблица 4

№ п/п

Наименование зданий и сооружений

Сметная стоимость, тыс. руб.

Норма амортизационных отчислений, %

Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.





Всего

Оборудования

Всего

Оборудования

Всего

Оборудования

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Водоприемник железобетонный

27

-

4.4

-

1.19

-

2

Водоприемный колодец

28

2.1

4

6.7

1.12

0.14

3

Резервуар железобетонный для воды

242+39.9=

281.9

0+0.4=0.4

2.7

6.7

7.61

0.03

4

Установка для обеззараживания воды

29

9

50

6.7

14.5

0.6

5

Водонапорная башня

21.5

2.4

2.8

6.7

0.6

0.16

6

Насосная станция I подъема

105

48

2.6

6.7

2.73

3.22

7

Котельная

68+40=108

5+7=12

4

6,7

4.32

0.8

8

Очистные сооружения при 2-х ступенчатой схеме, 2 блока по 20 тыс. м3/сут 

1118

168

4.6

6.7

51.43

11.26

9

Блок реагентного хозяйства со складами для мокрого коагулянта, емк. скл. 435 т.

246

23

4.6

6.7

11.32

1.54

10

Насосная станция II подъема

83+35=118

30+9=39

2.6

6.7

3.07

2.61

Итого:

97.89

20.36











Сумма амортизационных отчислений с учетом коэффициента перехода к общим капитальным затратам:



Затраты на все виды ремонтов Стр, р/г

Размер отчислений в ремонтный фонд принимается в процентах от сметной стоимости:

по водоснабжению:

- для систем подъема воды – 5.3%

- для систем очистки – 4%

- для содержания сетей – 4.6%

Затраты на ремонт определяются по формуле:



                                                                           (4)

Ртр – размер отчислений на текущий ремонт, %

К – стоимость отдельного элемента системы ВиВ, тыс. руб.

n – количество элементов в системе.

Расчет затрат на текущий ремонт сводится в таблицу 5.

Таблица 5

№ п/п

Наименование

Сметная стоимость, тыс. руб

Размер отчислений, %

Сумма отчислений, тыс. руб

1

2

3

4

5

1

Водоприемник железобетонный

27

5.3

1.43

2

Водоприемный колодец

28

4.6

1.29

3

Резервуар железобетонный для воды

281.9

4

11.28

4

Установка для обеззараживания воды

29

4

1.16

5

Водонапорная башня

21.5

4.6

0.99

6

Насосная станция I подъема

105

5.3

5.57

7

Котельная

68+40=108

4.6

4.97

8

Очистные сооружения при 2-х ступенчатой схеме, 2 блока по 20 тыс. м3/сут 

1118

4

44.72

9

Блок реагентного хозяйства со складами для мокрого коагулянта, емк. скл. 435 т.

246

4

9.84

10

Насосная станция II подъема

83+35=118

5.3

6.25

Итого:

87.5







Затраты на ремонт определяются c учетом коэффициента перехода к общим капитальным затратам (К=30):



Затраты на электроэнергию, расходуемую на производственные нужды, Сэ, р/г

Стоимость электроэнергии определяется по одноставочному или двухставочному тарифу. 

По двухставочному тарифу оплачиваются затраты на потребляемую электроэнергию на коммунальных предприятиях при общей присоединенной мощности моторов и электродвигателей, устанавливаемых в каждом цехе (цех 1 подъема, цех водоводов, цех 2 подъема и цех очистки) водоснабжения или водоотведения, 1000 кВА и выше.

Расчет производится по формуле:

                                                    (5)

Nм – суммарная заявленная максимальная мощность всех электродвигателей системы водоснабжения или водоотведения без учета резервных, кВт;

Цм – тариф за 1 кВт максимальной мощности в год, руб.;

Тисп – время использования оборудования за год, час.;

Ца – тариф за 1 кВт ч отпущенной (активной) электроэнергии, руб.

Расход электроэнергии и стоимость ее определяются отдельно для каждого потребителя системы (насосная станция 1 подъема, насосная станция 2 подъема, станция подкачки, промышленные насосы и т.д.), а затем суммируются по всей системе. В связи с тем, что в УПСС количество установленных электроприемников приведено с учетом резервных, а стоимость электроэнергии рассчитывается по заявленной потребителями максимальной мощности (на период максимальной нагрузки без учета резервных двигателей) – максимальная мощность электродвигателей Nм (кВт) рассчитывается с применением понижающего коэффициента, исключающего учет резервных агрегатов, т.е.

                                                                       (6)

Nу – установленная мощность с учетом резервных двигателей;

0.6 – 60% - для крупных сооружений ВиВ с производительностью 50 тыс. м3/сут. и более;

0.8 – 80% - для малых сооружений ВиВ с производительностью до 50 тыс. м3/сут. 

Расчет стоимости электроэнергии по всему комплексу сооружений сводится в таблицу 6.

Таблица 6

№ п/п

Наименование электрооборудования, его марка и назначение

Количество электроприемников, шт.

Мощность одного электроприемника, кВт

Общее время работы за год, Тисп

Установленная мощность с учетом резервных двигателей, кВт

1

2

3

4

5

6

1

14НДС

4

160

8640

640

2

14Д

2

500

8640

1000

3

4НД

2

1

8640

2

4

Воздуходувки





8640

140

5

Д500-65

4

125

8640

500

6

Тип К

2

10

8640

30

7

Котельная

1+1

24.6

77.2

8640

101.8



ДЭ20-50

6

75

8640

450



НД-630/10

4

1.1

8640

4.4



ВК-18

3

30

8640

90



Воздуходувки

ВК6

4

17

8640

68

Итого:

3026.2









Cуммарная заявленная максимальная мощность всех электродвигателей системы







Затраты на реагенты См, р/г

Расчет годовых затрат на материалы производится по формуле:

                                                     (7)

Qсут – суточный расход воды или сточной жидкости, м3/сут.

Дср – средняя доза расхода реагентов по норме, мг/л.

Средняя доза рассчитывается по формуле:

                                                                                  (8)

Дм – максимальная доза реагента, мг/л.

Кк – коэффициент, учитывающий качество исходной воды, принимается равным 0.5 для вод малой мутности, 0.6 – средней, 0.7 – высокой мутности.

Точ – количество дней, необходимых для очистки в течении года, дн.

Цр – стоимость реагентов, включая прейскурантную цену, стоимость тары и транспортировки до склада очистных сооружений, р/г.

Подсчет общих годовых затрат на все материалы осуществляется по табл. 7.

Таблица 7

Наименование химических реагентов

Среднесуточное количество обрабатываемой воды, м3

Число дней очистки в году

Доза расхода реагента по норме, мг/л

Расход материала в год

Цена за 1 тн., руб.

Итого затрат, руб

1

2

3

4

5

6

7

Cl2

39600

365

4*0.6=2.4

34.69

11000

381.59

Al2(SO4)3

39600

365

63.3*0.6=

37.98

548.96

3000

1646.88

Итого



2028.47



Затраты на заработную плату производственных рабочих с учетом премиальных и дополнительной заработной платы, Сзп, р/г

Годовой фонд заработной платы рабочих рассчитывается по формуле:

                                                                (9)

1.3 – коэффициент, учитывающий размер премиального фонда и дополнительную ЗП;

Qо – мощность объекта (производительность насосной станции или очистных сооружений, протяженность сетей ВиВ), тыс. м3/сут.

Фз – годовая ЗП одного рабочего,

Шк – штатный коэффициент

Зарплата рабочих городских сооружений ВиВ:

СЗП1=1.3*39600*100000*1.8=9266.4 тыс.руб.

Зарплата рабочих сооружений ВиВ предприятия:

СЗП2=1.3*4400*100000*5.8=3317.6 тыс.руб.

Общие затраты на зарплату производственных рабочих:

СЗП=9266.4+3317.6=12584 тыс.руб.

Затраты на цеховые и общеэксплуатационные расходы, Сц, р/г

Размер затрат на цеховые и общеэксплуатационные расходы складывается из основной и дополнительной ЗП цехового и административно-управленческого персонала, расходов по охране труда и технике безопасности.

Эти затраты определяются по формуле:

                                                             (10)

Сц=0.3*(3547.5+2625+12584)=5626.95 тыс.руб.

Затраты на техническую воду, расходуемую на собственные нужды, включая промывки, Св, р/г

Эту статью затрат определяют по формуле:

                                                                           (11)

Q – годовой расход воды на собственные нужды, м3/г.

Цв – тариф на расходуемую воду.

СВ=0.1*1980*14.94*365=1079.71 тыс.руб.

Затраты на топливо и тепловую энергию, Ст, р/г

Годовые затраты на топливо определяются по формуле:

                                                                             (12)

Q – годовой расход тепла

Цт – тариф на 1 Гкал тепла

1.2 – коэффициент, учитывающий теплоснабжение очистных сооружений от котельной



СТ=569.4*466.1*1.2=318.48 тыс.руб.

Прочие производственные расходы, Спр, р/г

Прочие производственные расходы связаны с содержанием автотранспорта, освещением и отоплением производственных и административных зданий. В укрупненных экономических расчетах их величина принимается по формуле:

                                (13)

Располагая данными по годовым эксплуатационным затратам, можно определить себестоимость или эксплуатационную стоимость воды или ее обработки. 

Расчетная проектная себестоимость рассчитывается по формуле:

                                                                                     (14)

Qу – годовой объем услуг.

К – коэффициент изменения цен и тарифов, пересматривается ежегодно.

СПР=0.03*(2625+17284.49+2028.47+12584+5626.95+1079.71+318.48)=1246.41 тыс.руб.



Итоговая таблица

Результаты расчетов по всем статьям годовых эксплуатационных затрат сводятся в табл.8.



Таблица 8

Наименование статей расходов

Годовые расходы

Себестоимость подачи 1 м3 воды, руб.



в тыс. руб.

в % к итогу



1

2

3

4

Амортизационные отчисления

3547.5

7.66

0.33

Текущий ремонт

2625

5.66

0.25

Электроэнергия

17284.49

37.3

1.61

Реагенты

2028.47

4.38

0.19

Зарплата

12584

27.16

1.18

Цеховые и общеэксплуатационные расходы

5626.95

12.14

0.52

Техническая вода

1079.71

2.33

0.1

Топливо

318.48

0.69

0.03

Прочие расходы

1246.11

2.68

0.12

Всего годовых эксплуатационных затрат

46340.71

100%

4.33

Объектно-сметный расчет №1

На строительство сооружений водоснабжения по II варианту в Московской области

Таблица 9

Сметная стоимость – 3141.04 тыс. руб.

Составлена в ценах 1984 г. Измеритель – 1 сооружение

№ п/п

Номер позиции по УПСС

Наименование работ и затрат

Стоимость, тыс. руб.

Основное оборудование







Всего

Строительные работы

Монтажные работы

Оборудование



1

2

3

4

5

6

7

8

1

УПСС-80

табл. 51

п. 1

Водоприемник железобетонный для водоснабжения города, производительность 39600м3/сут

27

27

-

-

-

2

УПСС-80

табл. 51

п. 1

Водоприемник железобетонный для водоснабжения ПП, производительность 4400м3/сут

27

27

-

-

-

3

УПСС-80

табл. 54а

п. 4

Водоприемный колодец, производительностью 39600 м3/сут

28

25.9

-

2.1

-

4

УПСС-80

табл. 54а

п. 1

Водоприемный колодец, производительностью 4400 м3/сут

17

16.1

-

0.9

-

5

УПСС-80

табл. 54б

п. 2

Насосная станция I подъема, производительностью 39600 м3/сут

105

57

-

48

Насосы:

14НДС – 4 шт

14Д – 2 шт

6

УПСС-80

табл. 54б

п. 2

Насосная станция I подъема, производительностью 4400 м3/сут

32+2.3*2=

36.6

26.2

-

10.4

Насосы:

3К – 1 шт.

7

УПСС-80, табл.5, п.2-п.6

Очистные сооружения при 2-х ступенчатой схеме, 2 блока по 20 тыс. м3/сут

559*2=

1118

374*2=

748

101*2=

202

84*2=

168

Насосы:

ДЭ20-50-6 шт.,

НД-630/10- 4 шт.,

ВК-18- 3 шт.,

Воздуходувки

ВК6- 4 шт,

Хлораторы

8

УПСС-80, табл. 1, п.1

Блок реагентного хозяйства со складами для мокрого коагулянта, емк. скл. 435 т.

246

205

18

23

Склад ПАА, воздуходувная, бытовки и подсобные помещения, потребляемая мощность 140 кВт

8

УПСС-80

табл. 9

п. 7

Насосная станция II подъема, производительностью 39600 м3/сут

83

39

14

30

Насосы:

Д500-65 – 4 шт.

9

УПСС-80

табл. 9

п. 3

Насосная станция II подъема для ПП, производительностью 4400 м3/сут

35

18

8

9

Насосы:

Тип К– 2 шт.,

4НД-2 шт.

10

УПСС-80

табл. 8

п. 2

Установка для обеззараживания воды (хлораторная), производительностью 5 кг/ч

29

18

2

9

Хлоратор – 2 шт

Кран-балка Q=0,5 т

11

УПСС-80

табл. 10

п. 12

Резервуар железобетонный для воды, емкость 6000 м3-2шт 

121*2=

242

119*2=238

2*2=4

–

–

12

УПСС-80

табл. 10

п. 10,9

Резервуар железобетонный для воды на ПП, емкость 1000 м3 + 250 м3

29.4+10.5=39.9

28.6+9.9=

=38.5

0.6+0.4=1

0.2+0.2=0.4

–

13

УПСС-80

табл. 11

п. 2

Водонапорная башня,

Емкость – 300 м3. Высота – 20 м

21.5

13.4+0.3*5=

=14.9

2.7+0.3*5=

4.2

0.9+0.3*5=2.4

–

14

УПСС-80

Котельная

размер в плане 25.5x12 

68

56

7

5

N=77.2 кВт

15

УПСС-80

Котельная для ПП

40

29

4

7

N=24,6кВт





Итого:

2163

1583.6

264.2

315.2







Переход к сметной стоимости для заданного района строительства, Кпер=1.348

2915.72

2134.69

356.15

424.89



Лимитированные затраты:











ГСН 81-05-01-2001

Временные здания и сооружения, 2.4%

69.98

51.23

8.55

–



Итого:

2985.7

2185.92

364.7

424.89



ГСН 81-05-02-2001

Удорожание работ в зимнее время, 3.14%

93.75

68.64

11.45

–



Итого:

3079.45

2254.56

376.15

424.89





Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 2%

61.59

45.09

7.52

–



Итого по смете:

3141.04

2299.65

383.67

424.89



Возвратные суммы, 15%

10.5

7.68

1.28

–







Эксплуатационные расходы и себестоимость продукции системы водоснабжения по второму варианту

Амортизационные отчисления

Расчет амортизационных отчислений сводится в таблицу 10.



Таблица 10

№ п/п

Наименование зданий и сооружений

Сметная стоимость, тыс. руб.

Норма амортизационных отчислений, %

Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.





Всего

Оборудования

Всего

Оборудования

Всего

Оборудования

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Водоприемник железобетонный

27+27=54

-

4.4

-

2.38

-

2

Водоприемный колодец

28+17=45

2.1+0.9=3

4

6.7

1.8

0.2

3

Резервуар железобетонный для воды

242+39.9=281.9

0+0.4=0.4

2.7

6.7

7.61

2.68

4

Установка для обеззараживания воды

29

9

50

6.7

14.5

0.6

5

Водонапорная башня

21.5

2.4

2.8

6.7

0.6

16.08

6

Насосная станция I подъема

105+36.6=

141.6

48+10.4=58.4

2.6

6.7

3.68

3.91

7

Котельная

68+40=108

5+7=12

4

6.7

4.32

0.8

8

Очистные сооружения при 2-х ступенчатой схеме, 2 блока по 20 тыс. м3/сут

1118

168

4.6

6.7

51.43

11.26



Блок реагентного хозяйства со складами для мокрого коагулянта, емк. скл. 435 т.

246

23

4.6

6.7

11.32

1.54

9

Насосная станция II подъема

83+35=

118

30+9=39

2.6

6.7

3.07

2.61

Итого:

100.71

39.68















С учетом коэффициента перехода к общим капитальным затратам (К=30):



Затраты на текущий ремонт

Расчет затрат на текущий ремонт сводится в таблицу 10.

Таблица 11

№ п/п

Наименование

Сметная стоимость, тыс.руб

Размер отчислений, %

Сумма отчислений, тыс.руб

1

2

3

4

5

1

Водоприемник железобетонный

54

5.3

2.86

2

Водоприемный колодец

45

4.6

2.07

3

Резервуар железобетонный для воды

281.9

4

11.28

4

Установка для обеззараживания воды

29

4

1.16

5

Водонапорная башня

21.5

4.6

0.99

6

Насосная станция I подъема

141.6

5.3

7.5

7

Котельная

108

4.6

4.97

8

Очистные сооружения при 2-х ступенчатой схеме, 2 блока по 20 тыс. м3/сут

1118

4

44.72



Блок реагентного хозяйства со складами для мокрого коагулянта, емк. скл. 435 т.

246

4

9.84

9

Насосная станция II подъема

118

5.3

6.25

Итого:

91.64







С учетом коэффициента перехода к общим капитальным затратам (К=30):



Затраты на электроэнергию

Расчет стоимости электроэнергии по всему комплексу сооружений сводится в таблицу 12.

Таблица 12

№ п/п

Наименование электрооборудования, его марка и назначение

Количество электроприемников, шт.

Мощность одного электроприемника, кВт

Общее время работы за год, Тисп

Установленная мощность с учетом резервных двигателей, кВт

1

2

3

4

5

6

1

14НДС

4

160

8640

640

2

14Д

2

500

8640

1000

3

3К

1

7.5

8640

7.5

4

Д500-65

3

125

8640

375

5

Тип К

2

10

8640

20

6

Котельная

2

101.8

8640

203.6

7

4НД

2

1

8640

2

8

ДЭ20-50

6

75

8640

450

9

НД-630/10

4

1.1

8640

4.4

10

ВК-18

3

30

8640

90

11

Воздуходувки

ВК6

4

17

8640

68

12

Воздуходувки





8640

140

Итого:

3000.5













Затраты на заработную плату производственных рабочих с учетом премиальных и дополнительной заработной платы, Сзп, р/г

Зарплата рабочих городских сооружений ВиВ:

СЗП1=1.3*39600*100000*1.8=9266.4 тыс.руб.



Зарплата рабочих сооружений ВиВ предприятия:

СЗП2=1.3*4400*100000*5.8=3317.6 тыс.руб.

Общие затраты на зарплату производственных рабочих:

СЗП=9266.4+3317.6=12584 тыс.руб.

Затраты на цеховые и общеэксплуатационные расходы, Сц, р/г

Сц=0.3*(4211.7+2749.2+12584)=5863.47 тыс.руб.

Затраты на техническую воду, расходуемую на собственные нужды, включая промывки, Св, р/г

СВ=0.1*1980*14.94*365=1079.71 тыс.руб.

Затраты на реагенты См, р/г

Подсчет общих годовых затрат на все материалы осуществляется по табл. 13.

Таблица 13

Наименование химических реагентов

Среднесуточное количество обрабатываемой воды, м3

Число дней очистки в году

Доза расхода реагента по норме, мг/л

Расход материала в год

Цена за 1 тн., руб.

Итого затрат, руб

1

2

3

4

5

6

7

Cl2

39600

365

4*0.6=2.4

34.69

11000

381.59

Al2(SO4)3

39600

365

63.3*0.6=

37.98

548.96

3000

1646.88

Итого



2028.47



Затраты на топливо и тепловую энергию, Ст, р/г



СТ=569.4*466.1*1.2=318.48 тыс.руб.

Прочие производственные расходы, Спр, р/г

СПР=0.03*(2749.2+17137.7+2028.47+12584+5626.95 +1079.71 +318.48)=1245.74 тыс.руб

Себестоимость подачи 1 м3 воды:



Итоговая таблица

Результаты расчетов по всем статьям годовых эксплуатационных затрат сводятся в табл.14.

Таблица 14

Наименование статей расходов

Годовые расходы

Себестоимость подачи 1 м3 воды, руб.



в тыс. руб.

в % к итогу



1

2

3

4

Амортизационные отчисления

4211.7

8.92

0.39

Текущий ремонт

2749.2

5.82

0.26

Электроэнергия

17137.7

36.29

1.6

Реагенты

2028.47

4.3

0.19

Зарплата

12584

26.65

1.18

Цеховые и общеэксплуатационные расходы

5863.47

12.42

0.55

Техническая вода

1079.71

2.29

0.1

Топливо

318.48

0.67

0.02

Прочие расходы

1245.74

2.64

0.12

Всего годовых эксплуатационных затрат

47218.47

100%

4.41

Таблица 15. Сводная спецификация к составлению смет на наружные сети 

№

Длина участков, км

Материал труб

Диаметр труб, мм

 Наименование и характеристика грунтов

Средняя глубина участков, м

1

2

4

5

6

7

магистральные городские сети

1

0.64

чугун

150

III

3

2

0.44



200





3

1.4



250





4

2.41



300





5

1.8



400





6

4.14



500





7

3.4



600





8

0.75



800





наружные водоводы к городу

9

0.055

сталь

500

III

2

10

0.6



600





11

10.1



700





наружные водоводы к варианту № 1

12

3.187

сталь

500

III

2

13

0.795



600





наружные водоводы к варианту № 2

14

0.028

сталь

250

III

2

15

0.3



300





16

1.75



400







Объектная смета №1 на строительство магистральных сетей и коллекторов по I схеме в Московской области

(3-й территориальный район)

Таблица 16

Сметная стоимость – 1521.4 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость – 203.95 чел-час.

Сметная заработная плата – 127.78тыс. руб.

Измеритель единичной стоимости:

Составлена в ценах 1984 г. 1 км. трубопровода тыс. руб./км 

№ п/п

№ смет и сметных расчетов

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сметная зарплата, тыс. руб.

Нормативная трудоемкость, чел-час.

Показатель единичной стоимости, тыс. руб.







Строительных работ

Монтажных работ

Оборудования

Прочих затрат

Всего







1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

УПСС-80

Прокладка магистральных сетей из чугунных труб в сухих грунтах III категории на глубине 3 м., расположенных в городе, диаметром 150 мм L=0.64 км

15.65*0.64=

10.02

–

–

–

10.02

10.02*14%=

1.4

1.4*1.7=

2.38

(14.9+0.75)*1=

15.65

2



То же, диаметром 200 мм, L=0.44 км

19.45*0.44=

8.56

–

–

–

8.56

8.56*14%=

0.86

0.86*1.7=

1.46

18.7+0.75=

19.45

3



То же, диаметром 250 мм, L=1.4 км

23.35*1.4=

32.69

–

–

–

32.69

32.69*11%=

3.6

3.6*1.7=

6.12

22.6+0.75=

23.35

4



То же, диаметром 300 мм, L=2.41 км

28.05*2.41=

67.6

–

–

–

67.6

67.6*11%=

7.44

7.44*1.7=

12.65

27.3+0.75=

28.05

5



То же, диаметром 400 мм, L=1.8 км

20.65*1.8=

37.17

–

–

–

37.17

37.17*7%=

2.6

2.6*1.7=

4.42

19.9+0.75=

20.65

6



То же, диаметром 500 мм, L=4.14 км

50.95*4.14=

210.93

–

–

–

210.93

210.93*7%=

14.77

14.77*1.6=

23.63

50.2+0.75=

50.95

7



То же, диаметром 600 мм, L=3.4 км

65.25*3.4=

221.85

–

–

–

221.85

221.85*7%=

15.53

15.53*1.6=

24.85

64.5+0.75=

65.25

8



То же, диаметром 800 мм, L=0.75 км

94.05*0.75=

70.54

–

–

–

70.54

70.54*7%=

4.94

4.94*1.6=

7.9

93.3+0.75=

94.05

9

УПСС-80

Прокладка водоводов из стальных труб в сухих грунтах III категории на глубине 2м, расположенных вне города, диаметром 500 мм, L=3.187 км

36.5*3.187=

116.33

–

–

–

116.33

116.3*10%=

11.63

11.63*1.6=

18.61

36+0.5=

36.5

10



То же, диаметром 600 мм, L=1.395 км

43.7*1.395=

60.96

–

–

–

60.96

60.96*10%=

6.1

6.1*1.6=

9.76

43.2+0.5=

43.7

11



То же, диаметром 700 мм, L=10.1 км

49.2*10.1=

496.92

–

–

–

496.92

496.92*10%=

49.69

49.69*1,6=

79.5

48.7+0.5=

49.2

12

УПСС-80, т. 52 с к 1.09

Укладка самотечных водоводов из стальных труб при разработке подводных траншей канатно-скреперной установкой с последующим креплением камнем, диаметр 500 мм, L=0.025 км

256*0.025=

6.4

–

–

–

6.4

25.62*0.025=

0.64

43.55*0.025=

1.09

256.15

13

УПСС-80, т. 52 с к 1.09

Тоже в береговой части при устройстве траншей на глубину до 5 м. с откосами без крепления шпунтом с перемещением грунта на 1 км и обратной подвозкой для засыпки, диаметр 500 мм, L= 0.03 км

233.26*0.03=

7.0

–

–

–

7.0

23.33*0.03=

0.7

39.66*0.03=

1.19

233.26

14

ЕРЕР

22

Установка чугунных задвижек клиновых фланцевых с неподвижным шпинделем 30ч25брМ диаметром 500 мм – 13 шт.

–

0.024*13=

0.31

0.32*13=

4.16

–

4.47

(8.63+3.03)*

*13/1000=

0.15

12.5*13/1000=

0.16

0.024

15



То же, диаметром 600 мм – 5 шт.

–

0.038*5=

0.19

0.424*5=

2.12

–

2.31

(11.63+5.02)*

*5/1000=

0.08

16*5/1000=

0.08

0.038

16



То же, диаметром 700 мм - 23 шт.

–

0.063*23=

1.45

0.838*23=

19.27

–

20.72

(18.85+8.33)*

*23/1000=

0.63

27.1*23/1000=

0.62

0,063

17

ЕРЕР

22-456

22-514

с к 1.35

Устройство перехода под ж/д продавливанием стального футляра диаметром 1400 мм. на длину 32 м., с заделкой его концов битумом и прядью

0.032*105.84*2=

6.77

–

–

–

6.77

(21.63+11.35)*

*2*0.032=

2.11

26.4*0.032*2=

1.69

105.84

Итого:

1353.74

1.95

25.55

–

1381.24

122.87

196.11

–



Переход к сметной стоимости заданного района строительства Кпер=1.04

1407.89

2.03

26.57

–

1436.49

127.78

203.95

–

Лимитированные затраты:

















ГСН 81-05-01-2001

Временные здания и сооружения, 1.5%

2.11

0.04

–

–

21.55

–

–

–

Итого:

1410

2.07

26.57

–

`

127.78

203.95

–

ГСН 81-05-02-2001

Удорожание работ в зимнее время, 2.3%

32.43

0.05

–

–

33.53

–

–

–

Итого:

1442.43

2.12

26.57

–

1491.57

127.78

203.95

–



Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 2%

28.85

0.04

–

–

29.83

–

–

–

Итого по смете:

1471.28

2.16

26.57

–

1521.4

127.78

203.95

–



Возвратные суммы, 15% от временных зданий и сооружений

–

–

–

–

3.23

–

–

–









Объектная смета №2 на строительство магистральных сетей и коллекторов по II схеме Московской области (3-й территориальный район)

Таблица 17

Сметная стоимость – 1406.95 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость – 187.48 чел-час.

Сметная заработная плата – 113.87 тыс. руб.

Измеритель единичной стоимости:

Составлена в ценах 1984 г. 1 км. трубопровода тыс. руб./км 

№ п/п

№ смет и сметных расчетов

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Сметная зарплата, тыс. руб.

Нормативная трудоемкость, чел-час.

Показатель единичной стоимости, тыс. руб.







Строительных работы

Монтажных работ

Оборудования

Прочих затрат

Всего







1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

УПСС-80

Прокладка магистральных сетей из чугунных труб в сухих грунтах III категории на глубине 3 м, расположенных в городе, диаметром 150 мм L=0.64 км.

15.65*0.64=

10.02

–

–

–

10.02

10.02*14%=

1.4

1.4*1.7=

2.38

(14.9+0.75)*1=

15.65

2



То же, диаметром 200 мм, L=0.44 км.

19.45*0.44=

8.56

–

–

–

8.56

8.56*14%=

0.86

0.86*1.7=

1.46

18.7+0.75=

19.45

3



То же, диаметром 250 мм, L=1.4 км.

23.35*1.4=

32.69

–

–

–

32.69

32.69*11%=

3.6

3.6*1.7=

6.12

22.6+0.75=

23.35

4



То же, диаметром 300 мм, L=2.41 км.

28.05*2.41=

67.6

–

–

–

67.6

67.6*11%=

7.44

7.44*1.7=

12.65

27.3+0.75=

28.05

5



То же, диаметром 400 мм, L=1.8 км.

20.65*1.8=

37.17

–

–

–

37.17

37.17*7%=

2.6

2.6*1.7=

4.42

19.9+0.75=

20.65

6



То же, диаметром 500 мм, L=4.14 км.

50.95*4.14=

210.93

–

–

–

210.93

210.93*7%=

14.77

14.77*1.6=

23.63

50.2+0.75=

50.95

7



То же, диаметром 600 мм, L=3.4 км.

65.25*3.4=

221.85

–

–

–

221.85

221.85*7%=

15.53

15.53*1.6=

24.85

64.5+0.75=

65.25

8



То же, диаметром 800 мм, L=0.75 км.

94.05*0.75=

70.54

–

–

–

70.54

70.54*7%=

4.94

4.94*1.6=

7.9

93.3+0.75=

94.05

9

УПСС-80

Прокладка водоводов из стальных труб в сухих грунтах III категории на глубине 2м., расположенных вне города, диаметром 300 мм, L=0.3 км

17.4*0.3=

5.22

–

–

–

5.22

5.22*16%=

0.84

0.84*1.7=

1.43

16.9+0.5=

17.4

10



То же, диаметром 400 мм, L=1.5 км

27.4*1.5=

41.1

–

–

–

41.1

41.1*10%=

4.11

4.11*1.7=

6.99

26.9+0.5=

27.4

11



То же, диаметром 600 мм, L=0.6 км

43.7*0.6=

26.22

–

–

–

26.22

26.22*10%=

2.62

2.62*1.6=

4.19

43.2+0.5=

43.7

12



То же, диаметром 700 мм, L=10.1 км

49.2*10.1=

496.92

–

–

–

496.92

496.92*10%=

49.69

49.69*1,6=

79.5

48.7+0.5=

49.2

13

УПСС-80, т. 52 с к 1.09

Укладка самотечных водоводов из стальных труб при разработке подводных траншей канатно-скреперной установкой с последующим креплением камнем, диаметр 500 мм, L=0.025 км

256*0.025=

6.4

–

–

–

6.4

25.62*0.025=

0.64

43.55*0.025=

1.09

256.15

14



То же, диаметр 250 мм., L=0.018 км

141.7*0.018=

2.55

–

–

–

2.55

14.17*0.018=

0.26

24.09*0.018=

0.43

141.7

15

УПСС-80, т. 52 с к 1.09

Тоже в береговой части при устройстве траншей на глубину до 5 м. с откосами без крепления шпунтом с перемещением грунта на 1 км и обратной подвозкой для засыпки, диаметр 500 мм, L= 0.03 км

233.26*0.03=

7

–

–

–

7

23.33*0.03=

0.7

39.66*0.03=

1.19

233.26

16



То же, диаметр 250 мм., L=0.013 км

143.88*0.013=

1.87

–

–

–

1.87

14.39*0.013=

0.19

24.46*0.013=

0.32

143.88

17

ЕРЕР

22

Установка чугунных задвижек клиновых фланцевых с неподвижным шпинделем 30ч25брМ диаметром 250 мм – 2шт.

–

0.024*2=

0.05

0.32*2=

0.64

–

0.69

(8.63+3.03)*

*2/1000=

0.02

12.5*2/1000=

0.03

0.024

18



Установка чугунных задвижек клиновых фланцевых с неподвижным шпинделем 30ч25брМ диаметром 300 мм – 3 шт.

–

0.024*3=

0.07

0.32*3=

0.96

–

1.03

(8.63+3.03)*

*3/1000=

0.03

12.5*3/1000=

0.04

0.024

19



То же, диаметром 400 мм – 12 шт.

–

0.024*12=

0.29

0.32*12=

3.84

–

4.13

(8.63+3.03)*

*12/1000=

0.14

12.5*12/1000=

0.15

0.024

20



То же, диаметром 500 мм – 2 шт.

–

0.024*2=

0.05

0.32*2=

0.64

–

0.69

(8.63+3.03)*

*2/1000=

0.02

12.5*2/1000=

0.03

0.024

21



То же, диаметром 600 мм – 2 шт.

–

0.038*2=

0.08

0.424*2=

0.85

–

0.93

(11.63+5.02)*

*2/1000=

0.03

16*2/1000=

0.03

0.024

22



То же, диаметром 700 мм – 22 шт.

–

0.063*22=

1.39

0.838*22=

18.44

–

19.83

(18.85+8.33)*

*22/1000=

0.6

27.1*22/1000=

0.6

0.024

23

ЕРЕР

22-456

22-514

с к 1.35

Устройство перехода под ж/д продавливанием стального футляра диаметром 1400 мм. на длину 32 м., с заделкой его концов битумом и прядью

0.032*105.84=

3.39

–

–

–

3.39

(21.63+11.35)*

*0.032=

1.06

26.4*0.032=

0.84

105.84

Итого:

1250.03

1.93

25.37

–

1277.33

109.49

180.27

–



Переход к сметной стоимости заданного района строительства Кпер=1.04

1300.03

2.01

26.38

–

1328.42

113.87

187.48

–

Лимитированные затраты:

















ГСН 81-05-01-2001

Временные здания и сооружения, 1.5%

19.5

0.03

–

–

19.93

–

–

–

Итого:

1319.53

2.04

26.38

–

1348.35

113.87

187.48

–



Удорожание работ в зимнее время, 2.3%

30.35

0.05

–

–

31.01

–

–

–

Итого:

1349.88

2.09

26.38

–

1379.36

113.87

187.48

–



Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, 2%

27

0.04

–

–

27.59

–

–

–

Итого по смете:

1376.88

2.13

26.38

–

1406.95

113.87

187.48

–



Возвратные суммы, 15% от временных зданий и сооружений

–

–

–

–

2.99

–

–

–





Основные технико-экономические показатели

Таблица 18

Наименование показателей

Единица измерения

Величина показателей





1 вариант

2 вариант

1

2

3

4

Годовая производительность системы ВиВ

тыс. м3/г.

16060

16060

Годовая производительность системы в действующих оптовых ценах

тыс. руб.

69539.8

70824.6

Общая сметная стоимость строительства

тыс. руб.

4645430.09

4598154.33

Удельные капитальные вложения на 1 м3 воды

тыс. руб./м3.

289.25

286.31

Сумма годовых эксплуатационных затрат

тыс. руб./г.

46340.71

47218.47

Приведенные затраты по системе ВиВ

тыс. руб./г.

789609.52

782923.16

Себестоимость подачи 1 м3 воды

руб./м3.

4.33

4.41

Списочная численность производственного персонала на сооружениях и сетях ВиВ

чел.

66

66

Годовая выработка одного производственного рабочего

м3/чел.

тыс. руб./чел.

243.3

1053.63

243.3

1073.1

Показатель энерговооруженности труда

тыс. кВт-ч./чел.

45.86

45.46

Экономический эффект

тыс. руб./г.

6686.36





тыс.руб.







Вывод

Строительство сетей и сооружений системы водоснабжения города и промышленного предприятия выгоднее по II варианту, так как приведенные затраты и по этому варианту получились меньше, по сравнению с первым вариантом.