Расч т технико экономических параметров механического участка по изготовлению детали

КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

























КУРСОВАЯ РАБОТА

По предмету:

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ»





















2009 ГОД




Задание на курсовую работу по экономике и управлению предприятием



Тема проекта: “Расчёт технико-экономических параметров механического участка по изготовлению детали “Шайба”, материал – Сталь 3сп, штамповка, цена матетиала 50 руб./кг, цена отходов 300руб/тонну. Масса детали – 0,18кг., вес заготовки – 0,23кг.”.

Исходные данные:

Годовая программа: N = 2100 шт. ЦНР = 210 %

Режим работы участка: S = 2 смены ЗНР = 370 % 

Коэффициент выполнения норм: Кв. = 1.1 Ком. = 3,3 %

Трудоёмкость обработки узла: То = 48н/час П = 17%

по видам оборудования: 

оп. 1 – Токарная 16К20: 4 мин. 

оп. 2 – Сверлильная с ЧПУ 2Р132Ф2 16мин.

оп. 3 –Плоскошлифовальная 3Е711В 12мин.

оп. 4 – Круглошлифовальная 3М151: 6 мин.

оп. 5 –Внутришлифовальная 3К228В 6мин: 

оп.6-Слесарная 3мин.




Оглавление



Введение

1. Раздел: «Расчет потребного количества оборудования»

2. Раздел: «Расчет площадей участка»

3. Раздел: «Расчет количества рабочих и определение штата участка»

4. Раздел: «Расчет фонда заработной платы»

5. Раздел: «Расчет длительности технологического цикла»

6. Раздел: «Расчет периода запуска – выпуска изделий и задела незавершенного производства»

7. Раздел: «Расчет стоимости основных материалов»

8.Раздел: «Составление калькуляции, определение себестоимости и цены изделия»

9. Раздел: «Технико-экономические показатели участка»

Список используемой литературы




Введение



В условиях рыночных отношений центр экономической деятельности перемещается к основному звену всей экономики – предприятию.

Именно на этом уровне создается нужные обществу товары и услуги, выпуск необходимой продукции. На предприятии сосредоточены наиболее квалифицированные кадры. Здесь решаются вопросы экономного расходования ресурсов, применение высокопроизводительной техники, технологии. На предприятии добиваются снижения до минимума издержек производства и реализации продукции. Разрабатываются бизнес-планы, применяется маркетинг, осуществляется эффективное управление – менеджмент.

Все это требует глубоких экономических знаний. В условиях рыночной экономики выживет лишь тот, кто наиболее грамотно и компетентно определить требования рынка, создаст и организует производство продукции, пользующейся спросом, обеспечит высоким доходом высококвалифицированных работников. Поставленные задачи сможет выполнить лишь тот, кто хорошо усвоил основы экономики предприятия. 




1. Раздел: «Расчет потребного количества оборудования»



Расчет потребного количества оборудования, необходимого для изготовления запланированного количества деталей производится по видам (моделям) оборудования по следующей формуле:



С рас. = N * T шт. / (F эф.* К в.) станков





N – Годовая программа выпуска изделий;

T шт. - норма штучного времени (трудоёмкость) по видам оборудования на изготовление всех деталей узла;

К в. – планируемый коэффициент выполнения норм. Он устанавливается с учётом фактического выполнения норм по данным базового предприятия и степени дальнейшего повышения производительности труда, предусмотренного планом.

F эф. – эффективный годовой фонд работы оборудования (одного станка).

Определение трудоёмкости по видам оборудования производится по данным базового предприятия по согласованию с преподавателем и пропорционально трудоёмкости изготовления детали-представителя по следующей формуле:



Тшт. = То. * Тшт.i /Тшт.i





Таблица 1: «Определение трудоёмкости по видам оборудования».

№ п/п

Наименование операции

Модель станка

Т/ёмк. Изгот. дет. – предст. (н/час)

Общая т/ёмк. узла (н/час)

Т/ёмк. узла по видам оборуд. (н/ч)

1.

Токарная

16К20

0,06







48

3,06

2.

Сверлильная ЧПУ

2Р132Ф2

0,43



21,9

3.

Плоскошлифовальная

3Е711В

0,2



10,2

4.

Круглошлифовальная

3М151

0,1



5,1

5.

Внутришлифовальная

3К228В

0,1



5,1



Слесарная

Слесарный

верстак

0,05



2,55



Итого:



∑0,94



∑48



Эффективный фонд времени работы оборудования в течении года определяется по следующей формуле:



Fэф. = [(Д г. - Д в. - Д пр.)* Т см.- Д п.пр. *1] * S* K [час] 





Д г. – количество дней в году.

Д в. – количество выходных дней в году.

Д пр. – количество праздничных дней в году.

Т см. – продолжительность рабочей смены в часах (8 часов).

S – количество смен работы оборудования.

К – коэффициент потери времени на ремонт оборудования.

1 – сокращение продолжительности рабочего дня на 1 час в предпраздничные дни.

Fэф= [(365-105-11)*8-6*1]*2*0.97=3852.84 часов

Эффективный фонд времени работы участка на 2009 год составит:

Fэф =3852.84 ч.

При расчете количества оборудования Срасч. (количество станков) получается дробной величиной, поэтому необходимо решить вопрос, какое именно количество оборудования необходимо принять для выполнения производственной программы на участке, то есть определить Сприн. 

Правило округления: если дробная часть Срасч. > 0,1, то округление производим в большую сторону, если дробная часть < 0,1, то округление производим в меньшую сторону. В этом случае коэффициент использования оборудования принимаем равным 100%.

На предприятии в таком случае производят ряд технических мероприятий направленных на сокращение Срасч.:

а) совершенствуется технологический процесс, с целью уменьшения Тшт.

б) повышается квалификация рабочих, с целью повышения Кв.

в) переноситься часть работы сданной группы оборудования на аналогичную.

г) повышается производительность имеющегося оборудования.

По результатам расчетов Срасч. и после определения Сприн. Производим расчет коэффициента использования оборудования для данного вида оборудования по следующей формуле:





Ки.о. = Срасч. / Сприн. * 100 [%]





Срасч. = N * Tшт. / Fэф. * Кв.

Расчет:

1.Определяем количество токарных станков мод.16К20 необходимых для выполнения токарной операции.

 станка

Принимаем 2 станка, тогда процент использования этих станков составит:



2. Определяем количество сверлильных станков с ЧПУ мод.2Р132Ф2 необходимых для токарной операции:

 станка

Принимаем 11 станка, тогда процент использования этих станков составит:



3. Определяем количество плоскошлифовальных станков мод.3Е711В необходимых для выполнения сверлильной операции:

 станка

Принимаем 6 станков, тогда процент использования этих станков составит:



4. Определяем количество круглошлифовальный станков мод.3М151 необходимых для шлифовальной операции:

 станка

Принимаем 3 станка, тогда процент использования этих станков составит:



5. Определяем количество внутришлифовальных станков мод.3К228В необходимых для шлифовальной операции:

станка

Принимаем 3 станка, тогда процент использования этих станков составит: 

6. Определяем количество слесарных верстаков станков, используемых для выполнения слесарной программы:

 слесарных верстака

Принимаем 2слесарный верстак.

Определяем средний уровень загрузки оборудования








Результаты расчета необходимого количества оборудования и его использования сводятся в таблицу.



Сводная таблица № I «Расчет оборудования и его загрузки»

Слесарная

на прогр

105

5250

5355

1,1

4868

3852,84

1,26

2



Кз.о.ср.=90%





на 1 шт

0,05

2,5

2,55



2,3



-

-

-





Внутришлифовальная 

на прогр

210

10500

10710



9736



2,52

3

84







на 1 шт

0,1

 5

5,1



4,6



-

-

-





Круглошлифовальная

 

На прогр

210

10500

10710



9736



2,52

3

84







на 1 шт

0,1

5

5,1



4,6



-

-

-





Плоскошлифовальная

на прогр

420

21000

21420



19472



5,05

6

84,2







на 1 шт

0,2

10

10,2



9,3



-

-

-





 Сверлильная 

с ЧПУ

на прогр

903

45087

45990



41809



10

11

98,6







на 1 шт

0,43

21,47

21,9



20



-

-

-





Токарная



на прогр

126

6300

6426



5842



1,5

2

75







на 1 шт

0,06

3

3,06



2,8



-

-

-





Наименование узла

Пршень



2. Ост. дет узла

3. Общее кол-во н/ч (на узел)

4. Планируемый коэф-нт выполн норм

5. Фактическое кол-во н/ч

6. Полезный фонд времени работы 1-го станка, час

7. Расчет. кол-ва станков, Срасч

8. Принятое кол-во станков, Сприн

9. % загрузки и ст-ков

10. Ср % загрузки оборудования



2 Раздел: «Расчет площадей участка»



При расчете общей производственной площади участка необходимо подсчитать площадь, занимаемую станками (производственную площадь) и добавить к ней площади вспомогательных помещений:

 - склада заготовок – 7- 8 % от производственной площади;

 - склада готовых изделий – 5- 6 % от производственной площади;

 - участка отдела технического контроля – 2- 3 % от производственной площади;

 - комнаты мастеров – 5 -6 м 2 на одного мастера;

 - заточного отделения – 5 -6 % от производственной площади.

Средняя площадь, занимаемая одним станком, дается в справочной литературе, в зависимости от габаритов станка. В этой же литературе указываются нормы расчета вспомогательных помещений.

Средняя удельная площадь, приходиться на один станок с учетом проходов и проездов составляет:

а) для малых станков – 10 – 12 м2;

б) для средних станков – 20 – 25 м2;

в) для крупных станков – 35 – 40 м2;

Находим площадь, занимаемую станками на участке:

	 Токарными мод. 16К20(относится к средним):

Sт. = 25*2=50 м2

	Сверлильными с ЧПУ мод. 2Р132Ф2(относится к средним):

Sт-чпу. = 25*11 = 275 м2

	Плоскошлифовальными мод. 3Е711В(относится к средним):

Sсв. = 25*6 = 150м2

	Круглошлифовальными мод. 3М151 (относится к средним):

Sкш. = 25*3 = 75 м2

	Внутришлифовальными мод. 3К228В (относится к средним):

Sвш. = 25*3 = 75 м2

	Слесарными (верстак):

Sсл. = 10*2 = 20 м2

Определяем производственную площадь:



Sпроизв.=Sток.+Sсв.+Sплос.шл.+Sкруг.шл.+Sвнутр.шл.=50+275+150+75+75+20=645 м2 



Площадь склада заготовок составляет 7-8 % от производственной:

Sс.з. =645*0,08=51,6м2 

Площадь склада готовых изделий составляет 5-6 от производственной:

Sс.г.и. = 645*0,06=38,7м2

Площадь ОТК составляет 2-3 % от производственной

Sотк = 645*0,03=19,35м2

Комната мастера берется 5-6 м2 на одного мастера:

Sм. = 6*1=6 м2

Определяем общую производственную площадь участка:



Sобщ.=Sс.з.+Sс.г.и.+Sпроизв.+Sотк+Sм.=645+51,6+38,7+19,35+6=760,65м2



Подсчитанную производственную площадь необходимо разделить на число рабочих мест и полученную удельную площадь сравнить с удельными нормами расхода цеховых площадей.

Sуд. = Sпр. / Сприн. [м2]

Sуд. =645/25=25,8м2



3. Раздел: «Расчет количества рабочих и определение штата участка»



На производственном участке могут быть следующие категории работающих:

	Основные рабочие.

	Вспомогательные рабочие.

	Инженерно-технические работники.

	Служащие.

Расчет количества основных рабочих.

Расчет количества основных рабочих, работающих на универсальном оборудовании, производится по профессиям по следующей формуле:



Ро = N * Тшт. / (Fэф. * Кв.) [чел.]



Где N – Годовая программа выпуска изделий;

Tшт. - норма штучного времени (трудоёмкость) по видам оборудования на изготовление всех деталей узла;

Кв. – планируемый коэффициент выполнения норм. 

Fэф. – действительный годовой полезный фонд времени работы одного рабочего, определяем, заполняя таблицу №3.



Сводная таблица 3: « расчет баланса рабочего времени».

Категории времени

Количество часов

1. Календарное время

365*8=2920

2. Потери времени, связанные с выходными и праздничными днями. 

116*8=928

3. Потери времени, связанные с сокращением предпраздничных дней. 

6*1=6

4. Номинальный фонд времени.

2920-928-6=1986

5. Очередной отпуск.

24*8=192

6. Фонд времени, возможный к использованию.

1984-192=1794

7. Неявки по причине

а) болезни (2% от номинального фонда)

б) выполнение общ. и гос. обязанностей (0,5%)

в) учебный отпуск (1% от номинального фонда) 

1986*0,02=39,72

1986*0,005=9,93

1986*0,01=19,86

Итого:69,51

8. Явочный фонд времени

1794-69,51 =1724,5

9. потери внутри рабочего дня на льготные часы подростка (0, 5 % от явочного фонда)

1724,5*0,005=8,62

10. Полезный фонд времени

1724,5-8,62=1715,88



Расчет численности основных рабочих.

Для определения принятого количества работающих, необходимо округлить расчетную цифру с учетом имеющегося количества рабочих мест.

1.Определяем количество токарей, необходимых для выполнения заданной программы на токарной операции:



Принимаем 4 человека.

2.Определяем количество операторов:

Производство крупносерийное работа 2-х сменная, рекомендуемая норма обслуживания станков с ЧПУ от 2 до 3 станков. Количество таких станков на участке 11, принимаем норму обслуживания -8 . На участке будет 8операторов.

3.Определяем количество шлифовщиков, необходимых для выполнения заданной программы, на шлифовальной операции:



Принимаем 12 человек.

4.Определяем количество шлифовщиков, необходимых для выполнения шлифовальной операции:



Принимаем 6 человека. 

5.Определяем количество шлифовщиков, необходимых для выполнения шлифовальной операции:



Принимаем 6 человека.

6. Определяем количество слесарей, необходимых для выполнения слесарной операции:



Принимаем 3 человека.

Данные расчета сводим в таблицу:



Таблица 4: «Количество основных рабочих на участке».

№ пп

Профессия

План, шт

Норма времени, час

План. коэфф. выпол. норм

Факт. время, в н/ч

Кол-во рабочих







На 1 шт

На прогр.





По расчету

Принято

1

Токарь

2100

3,06

6426

1,1

5841,8

3,38

2

2

Шлифовщик



10,2

21420



19472,7

11,3

8

3

Шлифовщик



5,1

10710



9736

5,6

10

4

Шлифовщик



5,1

10710



9736

5,6



5

Слесарь



2,55

5355



4868

2,8

2

ИТОГО

28,68

31

6

Оператор



-

-



-

8

8

ИТОГО

36,68

39



Расчет численности вспомогательных рабочих

Численность вспомогательных рабочих может быть определена тремя методами:

а) по трудоемкости вспомогательных работ.

б) по нормам обслуживания рабочих мест.

в) укрупнено, в процентном отношении от основных.

При расчете используем третий метод, величина процента зависит от типа производства:

При серийном производстве – 10 – 15%

При крупносерийном производстве – 15 – 18 %

При массовом производстве – 18 – 25 %

Так как производство мелкосерийное, количество вспомогательных рабочих составляет 15% от основных.

Рвсп. = 36*0,2=7,2 (чел.)

Принимаем 7 человек.

На производственном участке могут быть следующие профессии вспомогательных рабочих:

а) слесари по ремонту оборудования,

б) водители автокары,

в) электрики,

г) заточники,

д) наладчики.

Определяем количества наладчиков:

На участке будет наладчик, так как производство мелкосерийное, работа 2-х см.

Количество станков ,обслуживаемых одним наладчиком от 7 до 9

Производим разбивку по профессиям:

Слесарь по ремонту оборудования –2.

Водители автокар –1.

Электрики –1.

Заточник –1.

Наладчики –2.

Итого: 7

Расчет численности И.Т.Р. и М.О.П

Численность инженерно-технических работников и младшего обслуживающего персонала определяется в соответствии со штатным расписанием.

Используем следующие нормы штатного расписания:

И.Т.Р. – 1 мастер – на 20 – 25 осн. рабочих

 - 1 старший мастер – на 3 мастера

 - 1 начальник участка на 2 ст. мастера

 - 1 технолог на участке со средней сложностью обработки деталей

 - 1 нормировщик на 40 рабочих сдельщиков

М.О.П. – 1 уборщица на 400 м2 производственной площади.

И.Т.Р.:

Мастера –2 ч.

Технолог –2ч.

Нормировщик –1 ч.

М.О.П.:

Уборщица - 2 ч.



Таблица 5: «Сводная ведомость работников участка»

Категория работников

Количество

Удельный вес в %

Основные рабочие

39

73,6

Вспомогательные рабочие

7

13,2

ИТР

5

9,4

МОП

2

3,8

ИТОГО

53

100



4. Раздел: «Расчет фонда заработной платы»



Фонд заработной платы рассчитывается по категориям работающих.

1. Фонд заработной платы производственных (основных) рабочих.

Оплата труда основных рабочих производится по сдельно – премиальной форме оплаты труда, поэтому основная часть фонда заработной платы рассчитывается по следующей формуле:



ЗПосн. = N * To * Tст.1р.* Кср.* Кпр. [руб.]



ЗПосн. - основная заработная плата рабочих участка.

N - годовая программа выпуска изделий в штуках.

To - общая трудоемкость (плановая) изготовления изделия в н. / часах.

Tст.1р. – часовая тарифная ставка первого разряда в рублях.

Кср. – средний тарифный коэффициент основных рабочих на участке.

Кпр. – коэффициент доплат по премиальной системе.

Средний тарифный коэффициент определяем, заполняя таблицу №6. Предварительно производим разбивку основных рабочих по разрядам, ориентируясь по сложности выполняемых работ. При этом необходимо руководствоваться тарифно-квалификационным справочником работ и профессий.

Далее расчет производим по выше приведенной формуле. Затем рассчитываем:

- Дополнительную заработную плату (составляет 10 % от основной).

- Общую заработную плату (ЗП.осн. + ЗП.доп.).

- Отчисления на социальные нужды.

- Среднемесячную заработную плату основных рабочих.



Таблица 6: «Квалификационный состав основных рабочих участка».

Профессия

К-во прин. рабоч.

Квалификация основных рабочих.





1 р – д

2 р - д

3 р – д

4 р - д

5 р - д

6 р – д

Тарифные коэф-ты



1,0

 1,20 

1,28

 1,36

1,45

1,54

Токарь

4

-

1

2

1

-

-

Шлифовщик

12

-

-

3

5

3

1

Шлифовщик

6

-

-

2

3

1

-

Шлифовщик

6

-

-

-

2

3

1

Слесарь

3

-

-

-

2

1

-

ИТОГО:

31

-

1

7

13

8

2

Оператор

8

-

2

5

1

-

-

ИТОГО

8 

-

2

5

1

-

-

Универсальные рабочие.

Общее кол-во человеко-разр.

127

-

2

21

52

40

12

Общее кол-во тариф. коэф.

42,52

-

1,2

8,96

17,68

11,6

3,08

Средний р-д рабоч. унив.

4,09

Средний тариф.к-т раб. универсал.

1,36



Для оператора:

	Общее кол-во человеко-разр. – 25

	Общее кол-во тариф. коэф. – 10,16

	Средний разряд – 3

	Средний тарифный коэффициент – 1,28

Расчет ЗП для универсальных рабочих:

1. Расчет основного фонда ЗП для универсальных рабочих:

З.П. ун. = 2100*26,1*18,70*1,36*1,7=2387101,4руб.

2. Фонд дополнительной заработной платы:

З.П. доп. = 2387101,4*0,1=238710,14руб.

3. Общий фонд заработной платы (ЗП.осн. + ЗП.доп.).

З.П.общ. = 2387101,4+238710,14=2625811,5руб.

4.Единый соц.налог 26 % от З.П.общ.

ЕСН = 2625811,5*0,26=682710,99руб.

5. Среднемесячная зарплата одного рабочего.

З.П.ср. =2625811,5/(31*12)=7058,63 руб.

Расчет ЗП для оператора:

1. Фонд основной ЗП 

З.П. осн. = 2100*21,9*18,70*1,28*1,7=1842147,7руб.

2. Фонд дополнительной заработной платы 

З.П. доп. = 1842147,7*0,01=184214,77руб.

3. Общий фонд заработной платы (ЗП.осн. + ЗП.доп.).

З.П. общ. = 1842147,7+184214,77=2026362,4руб.

4. Единый соц.налог 26 % от З.П.общ.

ЕСН = 2026362,4*0,26=526854,22руб.

5. Среднемесячная зарплата одного оператора, учитывающая понижающий коэффициент 0,4 т.к. средняя норма многостаночного обслуживания – 3 станка.

З.П. ср. =2026362,4*0,46/(8*12)=932126,7/96=9709,65 руб.

	Фонд заработной платы вспомогательных рабочих.

		

Сводная ведомость вспомогательных рабочих и фонда их зарплаты.

№ пп

Наименование профессии

Кол-во прин. раб.

Разряд

Час. тар. ставка

Оклад

Год. ЗП

Доплаты

Годовой фонд зп.















%

Сумма



I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Слесарь-ремонтник

2

4

22,21

-

38160,94

50

19080,5

114482,88

2

Водитель автокары

1

4

22,21

-

38160,94

50

19080,5

57241,44 

3

Электрик

1

3

20,90

-

35861,68

50

17930,84

53792,52

4

Заточник

1

4

22,21

-

38160,94

50

19080,5

57241,44

5

Наладчик

2

5

23,68

-

40631,8

50

20315,9

121895,4

ИТОГО

7













404102,6



Дополнительная ЗП составляет 10% от основной (берется только для рабочих, работающих по тарифной системе):

ЗП.доп. =404102,6*0,1=40410,26руб.

Общий фонд ЗП составит:

ЗП.общ. = ЗП.осн + ЗП.доп =404102,6+40410,26=444512,86руб.

Единый соц.налог 26% от общего фонда ЗП:

ЕСН =444512,86 *0,26=115573,34руб.

Среднемесячная ЗП 1 рабочего:

ЗП.ср.мес. = ЗП.общ. / (6*12)= 444512,86/(7*12)=5291,8 руб.

Фонд заработной платы И.Т.Р. и М.О.П.

Штатная ведомость ИТР и МОП.

№№ пп

Наименование должности

К-во шт. ед.

Мес. окл. в руб.

Доплаты, руб.

Годовой фонд ЗП, руб.









%

Сумма





ИТР











1

Мастер

2

7500

50

3750

270000

2

Технолог

2

7000

50

3500

252000

3

Нормировщик

1

7000

50

3500

252000



ИТОГО

5







774000



МОП











1

Уборщица

2

4200

5

210

101010



ИТОГО

2







101010



Общий фонд заработной платы для ИТР составляет 774000руб.

Отчисления на соц. нужды:

З.П.нач. = 774000*0,26=201240руб.

Среднемесячная зарплата ИТР:

З.П.ср. = 774000/(5*12)=12900 руб.

Общий фонд заработной платы для МОП составляет 101010руб.

Единый соц.налог:

ЕСН = 101010*0,26=26262,6 руб.

Среднемесячная зарплата МОП:

З.П.ср. = 101010/(2*12)=4424 руб.



5. Раздел: «Расчет длительности технологического цикла обработки партии деталей»



Длительность технологического цикла определяется в зависимости от типа производства и особенностей технологического процесса.

На проектируемом участке производство мелкосерийное, а операции технологического процесса не синхронизированы, следовательно, принимаем смешанный метод передачи заготовок (предметов труда) с предыдущей операции на последующую. Длительность технологического цикла в этом случае рассчитывается по следующей формуле:



Тц.см. = n * Тшт.i – (n – p) * Ткор. [мин.]





Тшт. – штучное время (норма времени) по операциям на изготавливаемую деталь – представитель.

Ткор. – наиболее короткое время из каждой пары смежных операций.

n – количество деталей в партии, которые запускаются в обработку.

p – количество деталей в транспортной партии.

Расчет величины партии.

Определяем минимальное количество деталей в партии по следующей формуле:



nmin. = N * K / Fр.дн. [шт.]



N – годовая программа выпуска деталей.

Fр.дн. – количество рабочих дней в году.

K – коэффициент запаса, равный:

- для крупносерийного производства – 1-3

- для среднесерийного производства – 3-5

- для мелкосерийного производства – 5-8

Определяем оптимальное число деталей в партии, для чего округляем nmin. до круглого целого числа так, чтобы получилось целое число партий в году.

Минимальное количество деталей в партии:

nmin. = 2100*2/249=16шт.

Оптимальное количество деталей в партии принимаем:

nопт. =16шт.

Проверка:2100 /16=131 (партий изготавливается за год)

Разбиваем партию деталей на транспортные партии, для чего определим количество транспортных партий. Оно может быть от 3 до 10. 

n=16шт. 

p = 4шт.

Принимаем 4 транспортных партий.

Нормы времени на выполнение операций следующие:

Тшт.1 = 0,06час

Тшт.2 = 0,43час

Тшт.3 = 0,2час

Тшт.4 =0,1час

Тшт.5 = 0,1 час

Тшт.6 = 0,05час

Длительность технологического цикла равна:

Тц.см.=16*(0,06+0,43+0,2+0,1+0,1+0,05)-(16-4)*(0,06+0,2+0,1+0,1+0,05)=8,92часа

По результатам расчета строим график длительности технологического цикла.



6. Раздел: «Расчет периода запуск – выпуска деталей и определение заделов незавершенного производства»



1. Определяем среднедневной выпуск деталей по формуле:



Nдн. = N / Fр.дн.



N – годовая программа выпуска деталей.

Fр.дн. – количество рабочих дней в году.

2. Периодичность запуска деталей в обработку определяем по формуле:




П = nопт. / Nдн.



3. Определяем длительность производственного цикла, которая включает время технологического цикла и межоперационное время (на транспортировку, технический контроль и т.д.)

Межоперационное время в среднем составляет 5% от длительности технологического цикла:



Тпр. = Тц.см. + 5% Тц.см.



4. Нормативный задел незавершенного производства определяем по формуле:



Z = Тпр. * Nдн. [шт.]



	Nдн. = 2100/249=8,43деталей

	П = 16/8,43=2 дня

	Тпр. =8,92+8,92*0,05=9,366часа

	Z = 

Делим на 16, чтобы перевести часы в дни. Т.к. работа на участке двухсменная.



7. Раздел: «Расчет стоимости основных материалов»



Для определения стоимости основных материалов составляем таблицу 9.




Таблица 9: « Стоимость основных материалов».



Заготовка

Стоимость заготовки

Наименование детали

Годов. прог., шт

Марка матер.

Вид загот.

Вес 1 заг., кг

Вес всех заг., кг

Ст-ть 1 кг мат-ла, руб/кг

Ст-ть 1 заг., руб

Ст-ть всех заг., руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Поршень

2100

Ст3сп 

штамповка

0,23

483

50

11,5

24150

Стоимость отходов

Вес отходов на 1 дет. в кг.

Вес отходов на прог. в тоннах

Цена 1т. отходов в руб.

Общая стоимость отходов в руб.

Ст-ть матер. с учетом реал. отходов в руб.

Ст-ть 1 заг. с учетом отходов в руб.

10

11

12

13

14

15

0,05

0,105

300

31,5

24118,5

11,48



Марка материала,

- вид заготовки,

- вес заготовки,

- цена материала, 

- цена отходов: берутся по данным базового завода.



8. Раздел: «Составление калькуляции (себестоимости) детали»



Для расчета себестоимости детали необходимо определить величину затрат по следующим статьям:

1. Основные материалы за вычетом реализуемых отходов:

24118,5/2100=11,48

2. Основная заработная плата универсальных рабочих за 1 деталь:

ЗПун.. = Тпл. * Тст. * Кср. * Кпр. = 0,51*18,7*1,37*1,7=22,2 руб.

Основная заработная плата операторов за 1 деталь:

ЗПоп.=0,43*18,7*1,28*1,7=17,2руб.

ЗПосн.=22,2+17,2=39,4руб.

3. Дополнительная заработная плата производственных рабочих на 1 деталь составляет 10% от основной:

39,4*0,1=3,94руб.

4. Отчисления на соц. нужды составляют 26 % от основной и дополнительной зарплаты:

43,34*0,26=14,2руб.

5.Общецеховые расходы составляют 210 % от основной и дополнительной зарплаты:

43,34*2,1=91руб.

6. Итого цеховая себестоимость:

11,48+39,4+3,94+14,2+91=160,04 руб.

7 Общехозяйственные расходы (370 % от основной и дополнительной зарплаты):

43,34*3,7=160,35руб.

8. Производственная себестоимость:

160,04 +160,35=320,4 руб.

9.Коммерческие затраты, 3,3% от производственной себестоимости:

320,4*0,033=10,6руб.

10. Полная себестоимость:

320,4+10,6=331руб.

11. Прибыль (17% от полной себестоимости):

331*0,17=56,27 руб.

12. НДС 18 % от полной себестоимости:

331*0,18=59,58 руб.

13. Оптовая (отпускная) цена предприятия:

331+56,27+59,58=446,85руб.

Данные расчета сводим в таблицу 10




Сводная таблица 10: «Сметная (отчетная) калькуляция».

Наименование детали – Поршень Калькуляционная единица – 1 штука. 

№ п/п

Наименование статей

Сумма руб.

1

Основные материалы за вычетом отходов.

11,47

2

Основная заработная плата производственных рабочих.

22,2

3

Основная заработная плата оператора

17,2

4

Дополнительная заработная плата.

3,94

5

Единый соц.налог.

14,2

6

Цеховые накладные расходы.

91

7

Цеховая себестоимость.

160,04

8

Общепроизводственные расходы.

160,35

9

Производственная себестоимость.

320,4

10

Коммерческие затраты.

10,6

11

Полная себестоимость.

331

12

Прибыль предприятия.

56,27

13

НДС

59,58

14

Отпускная цена предприятия.

446,85



9. Раздел: Сводная таблица 11



«Технико-экономические показатели спроектированного участка».

Наименование показателей

Количество (сумма)

ВЫПУСК

В штуках.

2100

В рублях.

2100*446,85=938385

 РАБОЧИЙ СОСТАВ Кол-во % 

1. Число рабочих всего,

53

100

В том числе





Производственные рабочие

39

73,5

Вспомогательные рабочие

7

13,2

ИТР

5

9,43

СКП

-

-

МОП

2

3,77

2. Средний разряд:





Универсальных рабочих

4,09



Операторы

2,8



 ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. Руб %

1. Фонд З/П всего, в рублях:

5275096,8

100

В том числе:





Производственные рабочие

4652173,9

88,2

-Универсальные

2625811,5



-Операторы

2026362,4



Вспомогательные рабочие

444512,86

8,4

ИТР

77400

1,5

СКП

-

-

МОП

101010

1,9

2. Среднемесячная З/П





Производственные рабочие

17003,6



Вспомогательные рабочие

9709,65



Операторов

5291,8



ИТР

12900



СКП

-

-

МОП

4424



Производительность труда на 1 рабочего

-

-

ОБОРУДОВАНИЕ

ед. изм.

к-во

Количество единиц оборудования

Шт.

27

Мощность ст. парка

-

-

Себестоимость оборудования, тыс. руб.

-

-

ПЛОЩАДИ

Общая площадь

Кв.м.

760,65

Производственная площадь

Кв.м.

645

Площадь на 1 рабочее место

Кв.м.

23,8

РЕЖИМ РАБОТЫ

Плановый период

год.

1

Количество рабочих дней

день

249

Сменность

смена

2

ЗАВОДСКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ

Сумма

Уд. вес

1. Себестоимость 1 детали

331



2. Структура себестоимости.

Ед. изм.

Уд. вес

Основные материалы

руб.

11,48

Основная заработная плата

руб.

22,2

Цеховые накладные расходы

руб.

91

Расходы по оборудованию

руб.

-

Заводские накладные расходы

руб.

160,35

Прочие расходы

руб.

10,6

3. Накладные расходы в % к осн. ЗП произв. Рабочих

Цеховые накладные расходы

%

210

Расходы по оборудованию

%

-

Заводские накладные расходы

%

370




Список используемой литературы



1. «Экономика предприятия» под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Е.М. Купреяновой Москва 1996 год

2. «Современная экономика» доктор экономических наук О.Ю. Мамедов Ростов-на-Дону 1995 год

3. «Основы Экономической теории» Т.Г. Розанова Калуга 1996 год

4. «Экономика отрасли (машиностроение)» С.В.Загородников, М.Г.Миронов Москва 2005 год

5. Методическое пособие.