Монтаж промышленного здания со стальным каркасом

Определение количества монтажных элементов                                         табл.1



№

п/п

Наименование и марка элемента

Эскиз элемента с габаритными размерами

Масса

Элемента

т.

Количество и масса элементов шт. и т.









На пролет

На секцию

Всего на здание

1

2

3

4

5

6

1.

Плиты опорные

под колонны







0.15т

48 штук

48 х 0.15=7.2т.

48 х 6=288 штук

288 х 0.15=43.2т

2.

Колонны фахверка

КФ1







2.33 т.

7 штук

7 х 2.33 =16.1т

14 штук

14 х 2.33=32.2т

3.

Колонны К1









14.5 т

24 штуки

24 х 14.5 =348т

24х6=144 штуки

144 х 14.5  =  

= 2088т

4.

Подкрановая балка ПБ1









1.5т

66 штук(по оси)

66 х 1.5 = 99т



66 х 2 =132 шт.

132 х 1.5=198т.

5.

Подкрановые одноплоскостные связи между колоннами ВС-3



0.11т

6 штук

6 х 0.11=0.66 т

6х6=36 штук

36х0.11=3.96т.



Продолжение табл.1

1

2

3

4

5

6

6.

одноплоскостные связи между колоннами ВС-2







0.04т

2шт.(по оси)

2 х 0.04 =0.08т.

4щт.

4 х 0.04 = 0.16т.

7.

Ферма покрытия 36м









14.5 т

12шт

12 х 14.5=174т

12 х 6=72 шт.

72 х 14.5=1044т.

8

Одноплоскостные вертикальные связи между фермами ВС-1





0.05т.

8шт.

8 х 0.05 =0.40т

8х6=48 шт.

48 х 0.05=2.4т.

9.

Одноплоскостные горизонтальные связи между фермами

По нижним /верхним поясам  ГС-1,ГС-2



0.08т.

42шт.

42х0.08=3.36т.

42 х 6=252 шт.

252х0.08=20.16т

10.

Панели покрытия

3 х 6м ж/б   П1



1.70т.

132 шт.

132х1.7=224.4т.

132х6=792 шт.

792х1.7=1346.4т



11.

Стеновые панели 

2.4  х 6м  ж/б   СП1



4.2т

156 шт.(секция)

68 шт.(торец)

(156+68)х4.2=

=940.8 т

156х6+68х2=

1072шт.

1072х4.2т=

=4502.4т.

									Итого: 	п элементов=2854шт. G=9283т.





Определение веса  монтируемых элементов и выбор монтажного оснащения     табл.2                          

№

п/п

Наименование элемента.

Наименование элемента

оснащения.

Количество

Элементов

Оснащения

Краткая характеристика марки элементов оснащения

№технол.карты

Масса элементов оснащения;т

Монтажная масса эл.

Gэл.+Gосн.;т

1

2

3

4

5

6

7

1.

Плиты опорные

под колонны







1.Строп С1

2.Регулировочная струбцина



1

6

ТК 21054М-Л05

ТК 21054М-Л44

Lстр=2370мм



0.01



0.01+0.15=

=0.25

2.

Колонна фахверка

КФ1





1.Элемент усиления

2.Строп С1



1

1

ТК 21054М-Л27*

ТК 21054М-Л44



0.20

0.01

0.21

0.21+2.33==2.54

3.

Колонна К1







1.Элемент усиления

2.Инвентарные расчалки

3.Грузозахватное приспособление Q=3т

4.Якорь переносной Q=3т.

1

6



1

6

ТК 21054М-Л27*

ТК 21054М-Л38



ТК 21054М-Л38

ТК 21054М-Л38

0.20

0.032х6=0.18



0.012

0.5

0.5+14.5=

=15.0

4.

Подкрановая балка ПБ1









1.Строп Т8

2.Приставная лестн. ЛП

3.Навесная лестница Л

4.Строп С8

5.Страх.канат в сборе



1

2

2

2

1

ТК 28119М-Л20*

ТК 21054М-Л35

ТК 21054М-Л39-43

Справ.Альперовича

ТК 28119М-Л33

ТК 28119М-Л39



0.23



2х0.106=0.21

2х0.062=0.12

0.56

0.56+1.5=

=2.06

5.

Подкрановые одноплоскостные связи между колоннами ВС-3



1.Строп Т8

2.Приставная лестн. ЛП

3.Строп СТ



1

2

2

ТК 21054М-Л29*

ТК 21054М-35

ТК 21054М-Л39-43

ТК 21059М Л01



0.23



0.23+0.11=

=0.34



Продолжение табл.2

1

2

3

4

5

6

7

6.

одноплоскостные связи между колоннами ВС-2







1.Строп Т8

2.Приставная лестн. ЛП

3.Строп СТ



1

2

2

ТК 21054М-Л29*

ТК 21054М-35

ТК 21054М-Л39-43

ТК 21059М Л01



0.23



0.23+0.04=0.27

7.

Ферма покрытия 36м Ф1









1.Строп С11;Q=12.5т

2.Приставная лестн. ЛП

3.Навесная лестница ЛА2

4.Временная распорка РМ

5.Люлька переставная БА1

6.Страховочный канат



2

2

6

1

6

1

ТК 21286М Л27*

ТК 21286М Л42

ТК 21054М Л39-43

ТК 21286М  Л57

ТК 21286М Л43



ТК 21286М Л58



2х0.068=0.14



6х0.054=0.32

0.048

6х0.072=0.43

0.04

0.98

0.98+14.5==15.48

8

Одноплоскостные вертикальные связи между фермами ВС-1





1.Строп С2;Q=2.5т

2.Люлька переставная БА1

3..Навесная лестница ЛА2

4.Лестница приставная ЛП



2

4

2

2.

ТК 21286М Л28*

ТК 21286М Л42



ТК 21286М  Л57

ТК 21054М  Л39-43



2х0.022=0.04



2х0.028=0.06



0.1

0.1+0.05=

=0.15

9.

Одноплоскостные горизонтальные связи между фермами

ГС-1,ГС-2



1.Строп С2;Q=2.5т

2.Люлька переставная БА1

3..Навесная лестница ЛА2





2

2

2



ТК 21286М Л30*

ТК 21286М Л42



ТК 21286М Л57



2х0.022=0.04



2х0.028=0.06



0.1











0.1+0.08=

=1.18



Продолжение табл.2



1

2

3

4

5

6

7

10.

Панели покрытия

3 х 6м ж/б   П1



1.Строп четырехветвевой 4СК

2.Временное ограждение

3.ПС1

4.ПС4

5.Страх.канат

.



1







2

. ТК 21287М Л08-09







ТК 21286М Л17

ТК 21286М Л20

ТК 21286М Л21









0.014

0.015

2х0.013=0.03

0.59

1.7+0.59=

=2.29

11.

Стеновые панели 

2.4  х 6м  ж/б   СП1



1.Строп четырехветвевой 4СК 10/4





1

ТК 25295М Л14





0.03



4.2+0.03=

=4.23

























Исходные данные для выбора монтажных кранов        табл.3



Наименование и марка элемента

Количество, штук

Монтажная масса

h0,м

отметка опоры монтируемого

элемента

Требуемые монтажные характеристики кранов





Одного элемента т

Всех элементов т







hk,M





lk,м





 Lстр, М







Марки кранов

Колонна     К1





144





15.0





2160





0.00







34.0





10.75





33.7

СКГ 100 ЭМ

СКГ 160 БС

КС8161

Под.балка ПБ1





132





2.06





271,92





+19.00





28.0





3.5





26.7





МКГ 25

ДЭК-25

СКГ 100

СКГ 50



Ферма

Ф1





72





15.48





1114,56





+25.00





37.2





7.85





36.2

СКГ 100

СКГ 160

КС8161

Плита

П1



792



2.29



1813,68



+28.15



34.6



25.45



40.5



---//-----//---



Панель

Сп1



1072



4.23





4534,56



+26.40



35.8



6.4



34.5

CКГ 160

СКГ 50

















Исходные данные для выбора монтажных кранов

1.Высота подьема 



Н=Но+Нз+Нэл+Нстр+Нпол



Для К1:       0.0+0.5+28.15+2.7+2.5=34.0 м

Для ПБ1:    19.0+0.5+1.27+4.0+2.5=28.0 м

Для Ф1:       25.00+0.5+3.15+3.5+2.5=37.2 м

Для ПП1:    28.15+0.5+0.4+3.0+2.5=34.6 м

Для СП1:     26.40+0.5+2.4+4.0+2.5=35.8 м

2.Вылет крюка крана



Lк=(Lш+(Н-hш))/(( hп+ hс)/(d+c+b/2))



Для К1:       (2.2+(34.0-1.8)) /(( 2.5+ 2.7)/(1+1.25/2))=10.75 м

                    tg a=( 2.5+ 2.7)/(1+1.25/2)=3.2 a= 73градусов

Для ПБ1:    (2.2+(28.0-1.8))  / (( 2.5+ 4.0)/(1+0.5/2))=3.5 м

                    tg a=( 2.5+ 4.0)/(1+0.5/2))=5.2 а=79 градусов

Для Ф1:      (2.2+(37.2-1.8)) /(( 2.5+ 3.5)/(1+0.5/2))=7.85 м

                    tg a=( 2.5+ 3.5)/(1+0.5/2)=4.8 а= 78 градусов

Для ПП1:        (2.2+(34.6-1.8)) /(( 2.5+ 3.0)/(1+6/2))=25.45 м

  tg a=( 2.5+ 3.0)/(1+6/2)=1.38 а=  54 градусов

Для СП1:   (2.2+(35.8-1.8)) /(( 2.5+ 4.0)/(1+0.3/2))=6.4 м

 		  tg a=( 2.5+ 4.0)/(1+0.3/2))=5.6 а= 80 градусов

3.Длина стрелы крана



Lстр=(Н-hш)/sin a



Для К1:       32.2/ 0,956= 33,7 м

Для ПБ1:    26.2/ 0,982= 26,7 м

Для Ф1:      35.4/ 0,978= 36,2 м

Для ПП1:   32.8/ 0,809= 40,5 м

Для СП1    34.0/ 0,985= 34,5 м













Расчет трудоемкости монтажных работ                        					табл.4



№п/п

Наименование работ

Ед.

Изме рения

Кол

Норм

источник

Нвр

Трудоемкость

Состав звена

Продол

Раб. смены

Маш.время

Кол-во подьемов в смену













Чел/час

Чел/дн

По

норме

принято



На ед. маш/час

На весь обьем маш/смен



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Установка опорных плит



Шт/т



288

43.2



ТК 21054М

Л05



6.29



1811.52



265.23



4



4



6.83



1.57



66.31



4.35

2

Укрупнительная сборка колонны фахверка КФ-1



Шт/т

14

32.2



ТК 21054М

Л06

применительно

14.85



207.9

30.44

3.3

3

  6.83

4.51

9.24



1.35

3

Монтаж колонны фахверка КФ-1



Шт/т

14

32.2



ТК 21054М

Л08

применительно

5.45

76.3

11.17

5

5

 6.83

1.09



2.23

6.27

4

Укрупнительная сборка колонн К1



Шт/т

144

2088

ТК 21054М

Л06

применительно

14.85

2138.4

313.09

3.3

3

6.83

4.95

104.36

1.37

5

Монтаж колонн К1



Шт/т

144

2088

ТК 21054М

Л22

применительно

7.22

1039.68

152.22

5

5

6.83

1.44

30.36

4.74

6

Монтаж подкрановых связей ВС3



Шт/т

36

3.96

ТК 21054М

Л29



42.59

1533.24

224.49

3.7

4

6.83

10.65

56.13

0.64

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

7

Укрупнительная сборка подкрановых балок ПБ1



Шт/т



132

198



ТК 28119М

Л08



21.85

2884.2

422.29

3

6



6.83

3.64

70.3











5

1.87

8

Монтаж подкрановых балок ПБ1



Шт/т

132

198



ТК 28119М

Л20



8.73

1152.4

168.73

3.6

4

  6.83

2.18

42.13

3.13

9

Монтаж надкрановых связей ВС2



Шт/т

4

0.16



ТК 21054М

Л29

Примен.

42.59

170.36

24.94

3.7

4

 6.83

10.65

6.24

0.64

10

Укрупнительная сборка ферм Ф1



Шт/т



72

1044



ТК 21286М

Л13



43.47

3129.84

458.24

5

5

6.83

8.7

91.71

0.78

11

Монтаж ферм Ф1



Шт/т

72

1044



ТК 21286М

Л27



16.39



1180.1

172.78

5

5



6.83

3.28

34.58

2.08

12

Монтаж вертикальных связей ВС1



Шт/т



48

2.4



ТК 21286М

Л28



6.34

304.32

44.55

4.65

5

  6.83

1.27

8.93

5.38

13

Монтаж горизонтальных связей ГС1/ГС2



Шт/т

252

10.16



ТК 21286М

Л30



3.55



894.6

130.98

6

6

 6.83

0.59

21.7

11.58

14

Монтаж плит покрытия П1



Шт/т

792

1346



ТК 21287М

Л08



1.73

1370.16

200.6

5

5

6.83

0.35

40.59

19.5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Монтаж СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СП1



Шт/т

1072

4502



ТК 25295М

Л15



5.1

5467.2

800.46

4

4

6.83

1.28

200.90

5.33



Итого:









23320.22

3420.3









785.76















































Расчет продолжительности монтажа  по вариантам                   					табл.5



№ п/п

Наименование монтируемых элементов

Кол-во

элементов

Кол-во

подьемов в смену

Продолж.

Монтажа,см

Варианты











I

II

III

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Установка опорных плит

288

4.35

66.31

Мкг-25

Мкг-25

Мкг-25

2

Укр.сборка колонн фахверка

14

1.35

9.24

Мкг-25

Мкг-25

Мкг-25

3

Монтаж колонн фахверка

14

6.27

2.23

СКГ-100 ЭМ

СКГ-100 ЭМ

КС 8161

4

Укрупнительная сборка колонн К1

144

1.37

104.36

Мкг-25

Мкг-25

Мкг-25

5

Монтаж колонн К1

144

4.74

30.36

СКГ-100 ЭМ

СКГ-100 ЭМ

КС 8161

6

Монтаж подкрановых связей ВС3

36

0.64

56.13

СКГ 50

СКГ 50

КС 8161

7

Укрупнительная сборка подкрановых балок ПБ1

132

1.87

70.35

Мкг-25

Мкг-25

Мкг-25

8

Монтаж подкрановых балок ПБ1

132

3.13

42.13

СКГ 50

СКГ-160

СКГ-160

9

Монтаж надкрановых связей ВС2

4

0.64

6.24

СКГ 50

СКГ-160

СКГ-160

10

Укрупнительная сборка ферм Ф1

72

0.78

91.71

Мкг-25

Мкг-25

Мкг-25

11

Монтаж ферм Ф1

72

2.08

34.58

СКГ-100 ЭМ

СКГ-160

КС 8161

12

Монтаж вертикальных связей ВС1

48

5.38

8.93

СКГ-100 ЭМ

СКГ-160

КС 8161

13

Монтаж горизонтальных связей ГС1/ГС2

252



11.58

21.7

СКГ-100 ЭМ

СКГ-160

КС 8161

14

Монтаж плит покрытия П1

792

19.5

40.59

СКГ-100 ЭМ

СКГ-160

КС 8161

15

Монтаж СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СП1

1072

5.33

200.9

СКГ 50

СКГ 50

СКГ-160

 Продолжительность  монтажа  по вариантам                   					табл.5





№П/П

Наименование

и марка крана

Продолжительность монтажа





Варианты





I

II

III

1

2

3

4

5

1

Мкг-25

341.97

341.97

341.97

2

СКГ-100 ЭМ

138.39

80.96

---------

3

СКГ 50

305.4

257.03

---------

4

СКГ-160

---------

105.8

249.27

5

КС 8161

---------

-----------

194.52



Итого:

785.76

785.76

785.76





























Подсчет стоимости работ                                                                                  табл.6



  Варианты

Единовременные затраты

Т0

E

E/T0

ГАМ

1.08 Х 400

СТ.Э.

См.см

Труд.

Обслуж.кранов чел.час.

№

кран

Сп+Ср

Спереб

См+дем

















I

МКГ-25

284

238

948

341.97

1470

4.30

8.03

22.15

34.45

6072



СКГ-100 ЭМ

857

729

4004

138.39

5590

40.39

21.57

57.03

122.43

3724



СКГ-50

418

прим.

348 

1393

305.4

2159

7.07

11.0

24.52

42.58

5971





II

МКГ-25

284

238

948

341.97

1470

4.30

8.03

22.15

34.45

6072



СКГ-100 ЭМ

857

729

4004

80.96

5590

69.05

21.57

57.03

147.53

2368



СКГ-50

418

прим.

348 

1393

257.03

2159

8.39

11.0

24.5

43.91

5024



СКГ-160

405

прим.

835

5290

105.8

6530

61.70

21.18

24.45

107.35

3100



III

МКГ-25

284

238

948

341.97

1470

4.30

8.03

22.15

34.45

6072



СКГ-160

405

прим.

835

5290

249.27

6530

26.20

21.18

24.45

141.79

7313



КС 8161

857

729

4004

194.52

5590

28.74

21.57

57.03

107.31

5685



















Расчет заработной платы 					табл.7





№ п/n



Наименование работ

Норм состав звена



Ктср

ТО

Раб.чел.час

Зпл

руб.

1

Установка опорных плит

5р-1(1.51) 3р-1 (1.17)

4р-2(2.62)

1.33

66.31

174.62

2

Укр.сборка колонн фахверка

6р-1(1.75) 5р-1 (1.51)

4р-2(1.31)

1.52

9.24

27.80

3

Монтаж колонн фахверка

6р-1(1.75) 5р-1 (1.51)

4р-2(2.62)

1.48

2.23

6.53

4

Укрупнительная сборка колонн К1

6р-1(1.75) 5р-1 (1.51)

4р-1(1.31)

1.52

104.36

314.09

5

Монтаж колонн К1

6р-1(1.75) 5р-2 (3.02)

4р-2(2.62)

1.52

30.36

91.38

6

Монтаж подкрановых связей ВС3

5р-1(1.51) 4р-1 (1.31)

3р-2(2.34)

1.29

56.13

143.37

7

Укрупнительная сборка подкрановых балок ПБ1

6р-1(1.75) 5р-1 (1.51)

4р-2(2.62) 3р-2(2.34)

1.38

70.35

190.83

8

Монтаж подкрановых балок ПБ1

6р-1(1.75) 5р-1 (1.51)

4р-2(2.62)

1.47

42.13

122.62

9

Монтаж надкрановых связей ВС2

5р-1(1.51) 4р-1 (1.31)

3р-2(2.34)

1.29

6.24

15.94

10

Укрупнительная сборка ферм Ф1

6р-1(1.75) 5р-1 (1.51)

4р-2(2.62) 3р-2(2.34)

1.38

91.71

250.59

11

Монтаж ферм Ф1

6р-1(1.75) 5р-1 (1.51)

4р-2(2.62) 3р-2(2.34)

1.38

34.58

94.49

12

Монтаж вертикальных связей ВС1

5р-1(1.51) 4р-2 (2.62)

3р-2(2.34)

1.29

8.93

22.81

13

Монтаж горизонтальных связей ГС1/ГС2

5р-2(3.02) 4р-2 (2.62)

3р-2(2.34)

1.33

21.7

57.14

14

Монтаж плит покрытия П1

6р-1(1.75) 5р-1 (1.51)

4р-1(1.31) 3р-2(2.34)

1.38

40.59

110.90

15

Монтаж СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СП1

2р-1(1.08) 5р-1 (1.51)

4р-1(1.31) 3р-1(1.17)

1.26

200.9

504.19



Итого:







2127.29

















Расчет себестоимости монтажа



СМР=1.08(Сед+(СмсмТ0))+1.5*Зпл

Зпл=Тр*кт*Тст (см. табл.7)



I вариант

СМР=1.08(1251+34.45*341.97+122.43*138.39+305.4*42.58)+1.5*2127.29=49607.24 руб.

II вариант

СМР=1.08(1319.07+34.45*341.97+147.53*80.96+257.03*43.91+107.35*105.8)+1.5*2127.29= =54771.88 руб.

III вариант

СМР=1.08(2040+34.45*341.97+249.27*141.79+194.52*107.31)+1.5*2127.29=78832.90 руб.

Наиболее экономичным является I вариант с Смр=49607.24 руб.



Расчет коэффициентов использования кранов по грузоподьемности 

по основному варианту монтажа

КГ1=GMAX/QHOM                       КГ2=GCP/QHOM

 Кран СКГ-100 ЭМ QHOM=50 тонн

GMAX=15.0 тонн       GCP=36.64/6=6.11 тонн    КГ1=15/50=0.3               КГ2=6.11/50=0.12

Кран СКГ-50 QHOM=50 тонн

GMAX=4.23 тонн       GCP=6.9/4=1.73 тонн    КГ1=4.23/50=0.08               КГ2=1.73/50=0.03