Технико экономическое обоснование программного обеспечения для расчета параметров спутниковой связи

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ



кафедра экономики











РЕферат на тему:



«Технико-экономическое обоснование программного обеспечения для расчета параметров спутниковой связи типа Vsat»





























МИНСК, 2008


1. Краткая характеристика программного обеспечения



В дипломном проекте разработано новое программное обеспечение (ПО) для расчета параметров системы спутниковой связи типа VSAT. Характер и состав задач, решаемых с помощью нового ПО, будет полезен широкому кругу научных и инженерных работников, занятых созданием и проектированием терминалов VSAT.

Разрабатываемое ПО не является принципиально новым в своем классе и представляет собой продолжение исследовательских работ в области приема и передачи сигналов спутниковой связи. По степени новизны ПО относится к группе "Б" с коэффициентом 0,9. Разработка предусматривает проведение всех стадий проектирования (техническое задание, эскизный проект, технический проект, рабочий проект и внедрение) .

Разработка ПО ведется на языке программирования PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) версии 4.3.3 и Hyper Text Markup Language (HTML) версии 4.0 ПО предназначено для использования в операционной системе на базе платформы Windows или семейства Unix систем. Программное обеспечение мобильно, т.е. легко переносимо на базу другой операционной системы, существует возможность размещения его в сети Intenet, что позволяет использовать его широкому кругу пользователей. При обосновании экономической целесообразности разработки и использовании данного ПО годовой объем его реализации возможными потребителями принят на самом минимальном уровне – не более 10.

Расчет основной заработной платы исполнителей, занятых разработкой ПО проведен на основании исходных данных, представленных в таблице 1.


Таблица 1 

Исходные данные

Значение

Размерность

Коэффициент сложности, Ксл

0.08

–

Нормативная трудоемкость, Тн

306

Человеко-дней

Степень новизны, Ки

0.9

Б

Фонд рабочего времени, Фэф

230

дней

Плановая продолжительность работ, Трд

0.5

лет

Налог на прибыль при отсутствии льгот

24

%

Коэффициент премирования, К

1.4

–

Цена машино-часа, Цм

730

руб.

Коэффициент использования типовых программ, Km

0.5

–









Объем ПО определяется на основании информации о функциях разрабатываемого ПО. По каталогу функций определяется объем функций. Характеристики функций и их объем приведены в таблице 2, общий объем ПО Vо рассчитывается по формуле:

; 					(1)

где	Vо – общий объем ПО;

Vi – объем функций ПО;

n – общее число функций.



Таблица 2 

Номер функции

Содержание функций

Объем (усл. машинных команд)

101

Организация ввода информации

100

102

Контроль, предварительная обработка и ввод информации

520

109

Организация ввода/вывода в интерактивном режиме

220

204

Обработка наборов и записей базы данных

2050

507

Обеспечение интерфейса м/д компонентами

730

604

Справка и обучение

680

703

Расчет показателей

410

Всего



4710


Объем функций ПО равен

Vо = 100 + 520 + 220 +2050 + 730 + 680 + 410 = 4710,  у.м.к.

Нормативная трудоемкость Тн ПО определена по таблице укрупненных норм времени на разработку ПО. Объему 4710 условных машинных команд (группа сложности ПО – 3) соответствует нормативная трудоемкость Тн = 306 человеко-дней.

Общая трудоемкость равна

То = Тн + Тн· Ксл, человеко-дней,			(2)

То = 306 + 306·0.08 = 330, человеко-дней.

При решении сложных задач с длительным периодом разработки ПО трудоемкость определяется по стадиям разработки (техническое задание, эскизный проект, технический проект, рабочий проект и внедрение) с учетом новизны, степени использования типовых программ и удельного веса трудоемкости стадий разработки ПО в общей трудоемкости разработки ПО. При этом на основании общей трудоемкости рассчитывается уточненная трудоемкость с учетом распределения по стадиям:

;					 (3)

где	Ту – уточненная трудоемкость по всем стадиям;

Тстi – уточненная трудоемкость разработки на i-й стадии;

m – количество стадий разработки.

Трудоемкость ПО по стадиям определяется с учетом новизны и степени использования в разработке типовых программ и ПО:

; 					(4)

где	dстi – удельный вес трудоемкости i-ой стадии;

Кн – поправочный коэффициент, учитывающий степень новизны ПО;

Кт - поправочный коэффициент, учитывающий степень использования в разработке типовых программ и ПО.

Трудоемкость ПО на стадии рабочий проект равна

Тст=0.58·0.9·0.5·330=86.13, человеко-дней,

Ту=29.7+23.76+26.73+86.13+44.5=210, человеко-дней.

Расчет уточненной трудоемкости программного обеспечения по стадиям приведен в таблице 3.



Таблица 3



Стадии





Техзадание

Эскизный проект

Технический проект

Рабочий проект

Внедрение

Итого

Коэффициенты удельных весов трудоемкости

0,1

0,08

0,09

0,58

0,15

1

Уточненная трудоемкость, Ту, человеко-дней

29,7

23,76

26,73

86,13

44,55

210

Коэффициенты новизны, Кн

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

-

Коэффициенты, учитывающие использование типовых программ, Кт

-

-

-

0,5

-

-

Срок разработки, Трi

0,07

0,04

0,07

0,28

0,04

0,5

Численность исполнителей, Чрi

1,8

2

2

1,7

2

2



Уточненная трудоемкость разработки ПО по всем стадиям составит 210 человеко-дней. При установленной плановой продолжительности разработки (Тр = 0,5 года) численность исполнителей определяется по формуле

Чр=Ту /(Тр·Фэф), человек				(5)

Чр =210/(0.5·230)=1.82, человек.

Полученное значение численности разработчиков округлено до большего целого числа 2. Таким образом, предполагается участие в разработке ПО одного программиста первой категории и одного программиста второй категории, что отражено при вычислении общей себестоимости ПО.

Исполнителями-разработчиками проекта являются: инженер-программист первой категории (тарифный разряд 11-й, тарифный коэффициент 2.81) и инженер-программист второй категории (тарифный разряд 10-й, тарифный коэффициент 2.50), вовлеченный в разработку на основании временного трудового договора.

Для определения основной заработной платы (Зоi) исполнителей необходим расчет месячных и часовых тарифных ставок.

Месячная тарифная ставка каждого исполнителя Тм определяется путем умножения действующей месячной тарифной ставки первого разряда Тм1 на тарифный коэффициент Тк, который соответствует установленному тарифному разряду

Тм=Тм1·Тк, руб.					(6)

Месячная тарифная ставка инженера-программиста 1-й категории составляет:

Тм=400, тыс. руб.

Месячная тарифная ставка инженера-программиста 2-й категории:

Тм=350, тыс. руб.

Часовая тарифная ставка вычисляется путем деления месячной тарифной ставки на установленный при семи часовом рабочем дне фонд рабочего времени 168 часа

Тч=Тм/168, руб.				(7)

Часовая тарифная ставка инженера-программиста 1-й категории:

Тч = 400000/168=2380.95, руб.

Часовая тарифная ставка инженера-программиста 2-й категории:

Тч = 350000/168=2083.33, руб.

Основная заработная плата исполнителей, занятых созданием ПО определяется как произведение часовой тарифной ставки Тч, количества часов работы в день Тд, эффективного фонда рабочего времени Фэф и коэффициента премирования К:

Зоi=Тч·Тд·Фэф·К, руб.				(8)

Зо1=2380.95·8·230·1.4=6133327, руб.

Зо2=2083.33·8·230·1.4=5366658, руб.

Дополнительная заработная плата включает выплаты, предусмотренные законодательством о труде и определяется по нормативу в процентах к основной заработной плате

Зд=Зо·Нд/100,  руб.,					(9)

где Нд - норматив дополнительной заработной платы, равный 20%.

Зд1=6133327·20/100=1226665,  руб.

Зд2=5366658·20/100=1073332,  руб.

Отчисления в фонд социальной защиты населения определяются в соответствии с действующим законодательством по нормативу Нсз = 35% в процентном отношении к фонду основной и дополнительной заработной плате

Зсз=(Зо + Зд)·Нсз/100, руб.,			(10)

Зсз1= (6133327 + 1226665)·35/100=2575997, руб.

Зсз2= (5366658 + 1073332)·35/100=2253996, руб.

Дополнительным    видом    расходов являются единые отчисления с фонда заработной платы в размере 5% последней

Нсз=0,05·(Зо+Зд), руб.,				(11)

Нсз1= 0,05·(6133327 + 122665)= 367999, руб.

Нсз2= 0,05·(5366658 + 1073332)= 321999, руб.

Итого:

Нсз= 367999 + 32199= 689998, руб.

3 Расчет полной себестоимости и цены разработки программного обеспечения

К статьям затрат на разработку ПС относятся расходы на материалы, комплектующие, спецоборудование, машинное время, научные командировки, а также прочие прямые и накладные расходы. Общая величина затрат на разработку, заработной платы исполнителей, всех налогов и отчислений с нее определит себестоимость данного вида продукции. В свою очередь, сумма себестоимости и налогов, взимаемых в республиканский и местные бюджеты определит цену ПО при его реализации потребителю.

Расходы по статье «Материалы» Мi определяются на основании сметы затрат, разрабатываемой на ПО с учетом действующих нормативов. По статье «Материалы» отражаются расходы на магнитные носители, бумагу, красящие ленты и другие материалы, необходимые для разработки ПС. Нормы расхода материалов в суммарном выражении определяются в расчете на 100 машинных команд. Сумма затрат материалов рассчитывается по формуле:

Мi=Vо·Нм/100, руб.,				(12)

где	Нм – норма расхода материалов в расчете на 100 команд ПС;

Мi = 4710·460/100 = 21666 рублей.

Расходы по статье «Машинное время» Рм включают оплату машинного времени, необходимого для разработки и отладки ПС, которое определяется по нормативам на 100 команд машинного времени в зависимости от характера решаемых задач:

Pмi=Vо·Цм·Нмв/100, руб.,				(13)

где	Цм - цена одного машино-часа (730 рублей);

Нмв - норматив расхода машинного времени на отладку 100 машинных команд.

Pмi = 4710·730·15 / 100 = 517935 рублей.

Расходы по статье «Прочие прямые расходы» Ппi включают затраты на приобретение и подготовку специальной научно-технической информации и специальной литературы, определяются по нормативу в процентах к основной заработной плате:

Ппi=Зо·Нпз/100, руб.,			(14)

где:	Нпз - норматив прочих затрат.

Ппi = 6133327·20/100 = 1226665 рублей.

Затраты по статье «Накладные расходы» Pнi, связанные с необходимостью содержания аппарата управления, а также с расходами на общехозяйственные нужды, определяются по нормативу в процентах к основной заработной плате:

Pнi=Зо·Нрн/100, руб.,			(15)

где:	Нрн - норматив накладных расходов.

Pнi = 6133327·100/100 =6133327 рублей .

Общая сумма расходов по всем статьям сметы Спi на ПО рассчитывается по формуле:

Спi=Зоi+Здi+Зсзi+Нсзi+Мi+Pмi+ Ппi + Pнi, руб.,	 (16)

Спi = 11499985 + 2299997 + 4829993 + 689998 + 21666 + 517935 + 1226665 + 6133327 =  27219566 рублей.

Величина затрат на разработку ПО определяется исходя из его общего объема Vо (таблица 1) и нормативов на соответствующие статьи. Результаты расчетов приведены в таблице 4.

Таблица 4 

Наименование статей затрат

Условные обозначения

Сумма, руб.

Материалы и комплектующие

Мi

21666

Машинное время

Pмi

517935

Прочие прямые расходы

Ппi

1226665

Накладные расходы

Pнi

6133327

Основная заработная плата исполнителей

Зоi

11499985

Дополнительная заработная плата исполнителей

Здi

2299997

Единые отчисления с ФЗП

Нсзi

689998

Отчисления в фонд социальной защиты

Зсзi

4829993

Полная себестоимость

Спi

27219566



В последней графе таблицы 7.7 приведено значение полной себестоимости как суммы перечисленных статей затрат, заработной платы налогов, отчислений, перечисленных выше.

4 Расчет экономической эффективности программного обеспечения

Прибыль от реализации создаваемого программного средства рассчитывается по формуле: 

 руб.,				(17)

где	 - прибыль от реализации ПО заказчика;

 - уровень рентабельности ПО;

 - себестоимость ПО;

 тыс. руб.

Отчисления в местный бюджет и целевые фонды:

, руб.,				(18)

где = 1.15%

 тыс.руб.

Отчисления в республиканский бюджет и целевые фонды:

, руб.,				(19)

где   =3%

 тыс.руб.

Налог на добавленную стоимость рассчитывается по формуле:

, руб., 			(20)

 тыс. руб.

Прогнозируемая отпускная цена ПС рассчитывается по формуле:

, руб.,		(21)

 тыс. руб.


Затраты на сопровождение и адаптацию ПС у потребителя примем в несколько завышенном размере на уровне 10000 тыс. руб.

Прибыль в первый год с учетом объема реализации 10 программных продуктов составит:

,				(22)

 тыс. руб.

На основе расчетов приведенных ранее, можно определить целесообразность внедрения данного программного обеспечения и сроков его окупаемости.

,					(23)

где	 - единовременные затраты на разработку, сопровождение и адаптацию ПС у потребителя.

С учетом приведенных выше результатов имеем:

 год.

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что программное средство отвечает всем современным требованиям и окупает себя в течении одного года после ввода его в эксплуатацию. Исходя из этого можно говорить о экономической целесообразности внедрения такой систем.



ЛИТЕРАТУРА



	Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учеб. пособие – М.: Финансы и статистика, 2005. – 208 с.

	Сергеев И.В. Экономика предприятия. Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 304 с.

	Экономика предприятия / Под ред. Е.Л.Кантора. – СПб.: Питер, 2006. – 352 с.