Межцеховое оперативное планирование

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

Уфимский государственный авиационный технический университет





Кафедра экономики предпринимательства

































КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине “Системы оперативного управления”

на тему  “Межцеховое оперативное планирование»













Выполнил:

студентка группы Э-413

____________ Гайтанова Е.В. 



Проверил:____________

Оценка __________________

"_____" ___________ 2009 г.













Уфа 2009



Содержание

Введение…………………………………………………………………………..3

1. Расчет минимального размера партии деталей………………………………4

2. Расчет периодичности запуска-выпуска партии деталей……………………5

3. Расчет оптимального размера партии деталей………………………………..6

4. Расчет количества партий деталей в месяц……………………………….......6

5. Расчет потребного числа станков на месячную программу выпуска деталей……………………………………………………………………………...6

6. Расчет длительности производственного цикла обработки партий деталей..7

7. Расчет опережения запуска-выпуска партии деталей………………………..8

8. Определение нормативной величины цикловых и складских заделов… …13

9. Построение календарного план-график механообрабатывающего участка……………………………………………………………………………16

Заключение………………………………………………………………………18


Введение

Основная задача, которая решается с помощью системы оперативного управления  - это удобная и комплексная обработка информации в различных подразделениях. Ведущая роль принадлежит оперативному планированию, органами которого разрабатываются оперативные планы с учетом соблюдения четкой пропорциональности между всеми цехами и участками, организуется своевременное и комплектное снабжение каждого рабочего места технической и производственной документацией, материалами, заготовками, инструментами и оснасткой, различными видами обслуживания, оперативно регулируется ход выполнения производственной программы внутри цехов и между цехами. 

Оперативное планирование на промышленных предприятиях осуществляется в масштабе завода по цехам (межцеховое) и отдельных цехов — по участкам и рабочим местам (внутрицеховое планирование). 

Межцеховое оперативное планирование направлено на обеспечение координации деятельности и необходимых пропорций в производстве между цехами предприятия, особенно между основными и вспомогательными, заготовительными и обрабатывающими.    

Согласование (сопряжение) номенклатуры заготовок, деталей узлов и сроков их движения между цехами — главное содержание межцехового оперативного планирования. 

	Данная курсовая работа очень актуальна на сегодняшний день. Она состоит из - расчетной части – идет решение поставленные задачи в соответствии с вариантом.


1.  Расчет минимального размера партии деталей.

Рассчитаем минимальный размер партии деталей. Для определения размера партии может быть использован метод постепенного подбора, согласно которому сначала определяют минимально допустимый размер партии, а затем его корректируют, руководствуясь конкретными производственными условиями. Минимальный размер партии определяется двумя способами в зависимости от характера оборудования, на котором обрабатываются детали.

Первый способ,  когда для обработки деталей применяется оборудование, требующее значительного времени на переналадку. Применительно к нашей задаче этому требованию отвечает зуборезная операция, для выполнения которой требуется 60 мин подготовительно-заключительного времени. В данном случае для обработки деталей б и в минимальный размер партии определяется по формуле: 

nmin = tпз/t аоб,

где   tпз – подготовительно-заключительное время, мин;

        t – норма штучного времени (с учетом вывполнения норм), мин;

        аоб – допустимые потери времени на переналадку оборудования, доли         еденицы.

Второй способ, когда для обработки деталей применяется оборудование, не требующее значительного времени на переналадку. Применительно к нашей задаче этому требованию отвечают все остальные операции технологического процесса, требующие 20 мин подготовительно-заключительного времени. В данном случае для деталей а, г, д и е минимальный размер партии рассчитывается по формуле: 

nmin = tсм : t,

где   tсм – продолжительность смены, мин;

         t – норма штучного времени (минимальная из всех выполняемых  операций), мин. 



Расчет минимального размера партии деталей проводим в табличной форме таблица 1.

Таблица 1

Расчет минимального размера партии деталей

Дет аль

Расчетный минимальный размер партии деталей (nmin), шт

Кратность минимального размера партии деталей месячному заданию           (Nм : nmin)

Периодичность запуска деталей, раб.дн.

Принятый размер партии деталей (nн)



1 способ

2 способ



Расчет-ная     (R зв)

	Приня-тая  

	 (Rзв)



1

2

3

4

5

6

7

а

333

-

3,0

6,93

7

336

б

-

120

8,3

2,5

2,5

120

в

59

-

16,9

1,23

1,5

72

г

-

240

4,2

5,0

5,0

240

д

-

160

6,3

3,33

3,5

168

е

-

160

6,3

3,33

3,5

168



2. Расчет периодичности запуска-выпуска партии деталей

Периодичность запуска-выпуска партии деталей определяется по формуле: 

Rзв = nmin : Nсрд ,

Rзв = 333 : 48=6,99 дн.

где Nсрд –среднедневная потребность в деталях. Последняя рассчитывается по формуле:   

Nсрд   = Nм : Др,

где Nм – месячный выпуск изделий, шт.; 

       Др – число рабочих дней в месяце.

Nсрд   = 1000 : 21=48 шт.

Подставив в формулу соответствующие данные, находим: Nсрд,  Rзв, проводим расчет по всем деталям (таблица 1, графа 4 и 5), а в графе 6 проставляем планируемый ритм производства.









3.Расчет оптимального размера партии деталей.

Оптимальный размер партии деталей определяется  по формуле:

nн = R зв * Nсрд

nн = 7 * 48 = 336 шт.

Проводим расчет по остальным деталям (таблица 1, графа 7).

4. Расчет количества партий деталей в месяц. 

Определим количество партий деталей в месяц. По деталям проведем такой расчет: 

n = Nм : nн

nа = 1000: 336 = 3 партии

nб = 1000: 120 = 9 партий

nв = 1000: 72 = 14 партий

nг = 1000: 240 = 5 партий

nд,е = 1000: 168 = 6 партий

5 расчет потребного числа станков на месячную программу выпуска деталей.    

Потребное  число станков на месячную программу выпуска деталей рассчитывается по формуле: Cр = (Nм  ) / 60 Fэ Кз

Где  m – число запусков партий деталей в производство; Fэ – месячный эффективный фонд времени работы одного станка. Последний определяем по формуле: 

Fэ = Ксм*tсм*Др*(1 – аоб/100 )

Fэ = 2*8*21*(1 –7/100 ) =312,5 

Далее, выполняем расчеты Cр по всем видам оборудования.  Результаты этих расчетов сводим в таблицу 2.

Cра = (1000*(11+7+2+2+6+9)+40*6 / 60*312,5*1 = 1,9 шт.

Таблица 2.

Расчет потребного количества станков и их загрузки

Оборудование (станки)

Штучное время по деталям (t), мин

tпз, мин

Число запусков в месяц

Количество станков

Коэффициент загрузки оборудования (Кз)



а

б

в

г

д

е





Ср

Спр



Фрезерные

Сверлильные

Шлифовальные

Строгальные

Зуборезные

Токарные

11

4

4

9

3

-

7

8

4

4

-

6

2

7

13

9

17

-

2

5

3

-

-

4

6

14

6

3

-

7

9

5

3

5

-

15

40

40

20

20

70

20

6

6

6

5

2

4

1,9

2,3

1,8

1,6

1,1

1,7

2

3

2

2

2

2

1,05

0,8

0,9

0,8

0,55

0,85

Итого:

31

29

48

14

36

37

-

-

10,4

13

0,8



6. Расчет  длительности производственного цикла обработки партии деталей.

Длительность производственного цикла обработки партии деталей определяется по формуле: 

Тц = [ni+(m-1) tмо] Кпар,

где ni- оптимальный размер партии деталей i-го наименования, шт.;

ti — норма штучного времени обработки детали i-го наименования на соответствующей операции, мин; 

Ciпр — принятое число станков i-го наименования, шт.;

 m — число операций по обработке деталей i-го наименования; 

tмо – время  межоперационного пролеживания деталей, мин;

Кпар  — коэффициент параллельности (условно принимаем Кпар= 0,6).

Подставляя в формулу соответствующие данные, получаем значения длительности производственных циклов, обработки партий деталей всех наименований.

Тца= [336*(11/2+4/3+4/2+9/2+3/2)+190+(5-1)*480] 0,6/60=70,8ч или 8,9 смен.

Тцб= [120*(7/2+8/3+4/2+4/2+6/2)+140+(5-1)*480] 0,6/60= 36,4 или 4,6 смен

Тцв= [72*(2/2+7/3+13/2+9/2+17/2)+190+(5-1)*480] 0,6/60= 37,5 или 4,7 смен

Тцг= [240*(2/2+5/3+3/2+4/2)+120+(4-1)*480] 0,6/60= 30,5 или 3,8 смен

Тцд= [168*(6/2+14/3+6/2+3/2+7/2)+140+(5-1)*480] 0,6/60= 46,9 или 5,8 смен

Тце= [168*(9/2+5/3+3/2+5/2+15/2)+140+(5-1)*480] 0,6/60= 50,3 или 6,3 смен

7. Расчет опережения запуска-выпуска партии деталей.

Рассчитаем опережения запуска-выпуска партии деталей. Различают общее и частное опережения запуска-выпуска. Под общим опережением запуска понимается время со дня запуска в производство партии деталей в первом (по ходу технологического процесса) цехе и до момента окончания сборки готовых изделий, комплектующихся из деталей этой партии. Опережение выпуска меньше опережения запуска на величину длительности производственного цикла в данном цехе. Под частным опережением понимается время между запуском-выпуском партии деталей в предыдущем цехе и запуском-выпуском этой же партии в последующем цехе.

 Величина опережения состоит из двух элементов — времени технологического опережения и времени резервного опережения. Время технологического опережения определяется продолжительностью производственного цикла обработки партии деталей в данном цехе. Если по ходу технологического процесса величина партии не изменяется или уменьшается в кратное число раз, то время технологического опережения равно суммарной длительности производственного цикла во всех цехах, т. е.

Тто=,

где Кц — число цехов, в которых обрабатывается данная партия деталей. 

Применительно к задаче известна только длительность производственного цикла по всем партиям деталей, обрабатываемым в механическом цехе. Поэтому необходимо выбрать максимальную периодичность запуска-выпуска, по расчетам составляет 7 дней  (см. табл. 1). В сборочный цех детали поступают из механического цеха партиями по 336 шт. Из них за 7 дней будет собрано 336 изделий, так как суточная производительность цеха – 48 изделий. Следовательно, длительность производственного цикла сборочного цеха составляет Тц.сб  = 7 дней. Для заготовительного цеха длительность производственного цикла примем  Тцз=1 день, а для механообрабатывающего цеха— максимальную продолжительность Тц = 8,9 смен, или 4,45 дня.

Время резервного опережения предусматривается между смежными цехами на случай возможной задержки выпуска очередной партии в предыдущем цехе. Величина такого опережения устанавливается равной 3—5 календарным дням. Исходя из вышеизложенного строим график производственного процесса по детали а (рис. 1) и определяем опережение запуска-выпуска по этому рисунку.



Тцмо -4.45



Тобщопз – 18, 45дн.

Твз  - 17,45

Тзмо – 14,45

Цех



Сборочный





Механический



Тцз=1



Заготовительный



Трз -3

Твмо - 10

Трмо -3

Тзсб  - 7

Тцсб - 7

Рис. 1. Производственный процесс и опережения запуска-выпуска партии изделий:



Тцз, Тцмо, Тцсб — длительность циклов заготовительных работ, механо-обработки и сборки соответственно;  Трз и Трмо – резервное время между заготовительными и механообрабатывающими и между механообрабатывающими и сборочными работами соответственно; Тзсб и Тзмо — время опережения запуска в сборочный и механический цехи соответственно; Твмо и Твз – время опережения выпуска изделий из механического цеха и выпуска заготовок соответственно;  Тобщопз — общая длительность цикла и опережения запуска.

По рисунку видно общую длительность производственного процесса и опережения запуска Тобщопз = 18,45 дней.

Время технологического опережения рассчитывается таким образом: Тто = Тцз + Тцмо + Тцсб= 1 + 4.45 +7=12.45 дн.

Время резервного опережения равно: Тр= Трз + Трмо= 3+ 3=6дн.

Технологическое опережение определяется и пооперационно. Для этого необходимо рассчитать длительность цикла обработки партии деталей по операциям по формуле:

Тцонi = (nн t + tnз)/60



Подставляем в эту формулу соответствующие данные по партии деталей а и получаем 

Тцон1а =смены;

Тцон2а =смены;

Тцон3а =смены;

Тцон4а =смены;

Тцон5а =смены;



Тт.о.=22,1



Rзв =14см

Rзв =14см

Тт.о.=22,1

Тт.о.=22,1

Графически это показано на рисунке 2. 

Тцон1б =смены;

Тцон2б =смены;

Тцон3б =смены;

Тцон4б =смены;

Тцон6б =смены;



Тт.о.=7,52 см

Rзв =5 см

Rзв =14см

Тт.о.=7,52 см

Rзв =5 см

Rзв =14см

Тт.о.=7,52 см

Rзв =5 см



Графически это показано на рисунке 3. 

Тцон1в =смены;

Тцон2в =смены;

Тцон3в =смены;

Тцон4в =смены;

Тцон5в =смены;



Тт.о.=7,6 см

Rзв =3

7,6 см

7,6 см

Rзв =3

Rзв =3

7,6 см

Графически это показано на рисунке 4. 

Тцон1г =смены;

Тцон2г =смены;

Тцон3г =смены;

Тцон6г =смены;



Тт.о.=7,28 см

Rзв =10

Тт.о.=7,28 см

Rзв =10

Графически это показано на рисунке 5.

Тцон1д =смены;

Тцон2д =смены;

Тцон3д =смены;

Тцон4д =смены;

Тцон6д =смены;



Rзв =7

Тт.о.=12,94 см

Тт.о.=12,94

Тт.о.=12,94

Rзв =7

Rзв =7

Графически это показано на рисунке 6. 

Тцон1е =смены;

Тцон2е =смены;

Тцон3е =смены;

Тцон4е =смены;

Тцон6е =смены;



Rзв =7

Тт.о.=13,27 см

Rзв =7

Тт.о.=13,27 см

Тт.о.=13,27 см

Rзв =7

Графически это показано на рисунке 7. 

Расчеты длительности цикла обработки партии деталей по операциям и технологического опережения проводим в таблице 3.

Таблица 3.

Расчет длительности цикла обработки партии деталей технологического опережения запуска-выпуска

Операция

Длительность цикла обработки партии деталей по операциям, смен



а

б

в

г

д

е

Фрезерная

7,8

1,8

0,4

1,1

2,2

3,23

Сверлильная

2,9

2,1

1,1

2,6

5

1,84

Шлифовальная

2,8

1,04

2

1,54

2,14

1,1

Строгальная

6,3

1,04

1,4

-

1,1

1,8

Зуборезная

2,3

-

2,7

-

-

-

Токарная

-

1,54

-

2,04

2,5

5,3

Итого Тто

22,1

7,52

7,6

7,28

12,94

13,27



8. Определение нормативной величины цикловых и складских заделов.

Цикловые заделы — это внутрицеховые, в частности технологические, транспортные, оборотные и страховые, а складские — это заделы, создаваемые между цехами. Величина технологического задела в механообрабатывающем цехе определяется по формуле:

Zм = nн Тi цон : Rнзв ,

Где nн  — оптимальный размер партии деталей, шт.;

Тiцон  — длительность цикла обработки партии деталей i-го наименования на рабочем месте, смен;

Rнзв — принятая периодичность запуска-выпуска деталей, смен.

Zма шт.

выполняем расчеты по всем операциям и деталям и результаты заносим в таблицу 4.

Величина страхового задела в механообрабатывающем цехе рассчитывается по формуле:

Zастр = tмо Nм : Тпл ,

где tмо — время ожидания партии деталей между выпуском ее на предыдущем рабочем месте и запуском на последующем, смен; 

 Nм  —  программа выпуска деталей в плановом периоде, шт.;

Тпл — плановый период, смен.

Zстр = шт,

Подставив в эту формулу соответствующие данные, получим размер страхового запаса по каждой детали на каждом рабочем месте.

Результаты расчета заносим в таблицу 4.

Таблица 4.

Расчет технологических и страховых заделов

в механообрабатывающем цехе, штук

Операция

Технологический задел

Страховой задел



а

б

в

г

д

е

а

б

в

г

д

е

Фрезерная

187

43

10

26

53

78

24

24

24

24

24

24

Сверлильная

70

51

26

62

120

44

24

24

24

24

24

24

Шлифовальная

67

25

48

37

51

26

24

24

24

24

24

24

Строгальная

151

25

34

-

26

43

24

24

24

-

24

24

Зуборезная

55

-

65

-

-

-

24

-

24

-

-

-

Токарная

-

37

-

49

60

127

-

24

-

24

24

24

Итого

530

181

183

174

310

318

120

120

120

96

120

120





Оборотный межоперационный задел возникает, если детали от одного рабочего места к другому передаются различными по размеру партиями. В нашей задаче детали передаются неизменными партиями, следовательно, оборотный задел не создается. Величина транспортного задела устанавливается в зависимости от вида транспортных средств. Предположим, что изделия перевозятся установленными партиями. Складской задел состоит из страхового и оборотного. По условию задачи величина страхового задела равна суточной потребности сборочного цеха. При этом средняя величина оборотного задела определяется по формуле:

Zоб = (nноб – nнсб ) : 2,

где nноб и nнсб – соответственно оптимальный размер партии деталей в механообрабатывающем цехе и сборочном (потребляющем) цехе, шт.

Подставляя в формулу соответствующие данные, получаем величину складского задела по каждой детали. Zоб а= (336–48 ) : 2 = 144 шт.

Расчет выполняем в табличной форме -таблица 5. 

Таблица 5.

Расчет страховых и оборотных заделов, штук

Деталь

Складской задел



страховой

оборотный

всего

а

48

144

192

б

48

36

84

в

48

12

60

г

48

96

144

д

48

60

108

е

48

60

108















9. Построение  календарного план графика механообрабатывающего участка.

Построим календарный план-график механообрабатывающего участка на основании данных таблицы 3, начиная с детали с наибольшей продолжительностью цикла. График очередности обработки деталей на каждом рабочем месте приведен на рисунке 8.











































































Заключение

В ходе работы рассчитаны минимальный размер партии деталей, периодичность запуска-выпуска партии деталей, оптимальный размер партии, количество партий деталей в месяц, какова потребность в станках, в последующем исходя из графика выяснилось, что 1 станок простаивает и в нем нет необходимости, а также 1 рабочее место, что позволяет сократить расходы. Максимальная периодичность опережение запуска-выпуска партии деталей составляет 7 дней, определили общую длительность производственного процесса опережения запуска = 18,45 дней (рис.1). Технологическое опережение пооперационно. Нормативную величину цикловых и складских заделов. В целом все то, что позволило нам построить календарный план-график механообрабатывающего участка. На  календарном план-графике видно, маршрут прохождения по участку комплектов деталей. Самая  продолжительная механическая обработка детали – а = 22,1 дня, а также хорошо видны простои оборудования, и простои работников. 







13