Программа по начислению заработной платы и налогов работникам фирмы

Содержание



1.  Введение_________________________________________________________



2.  Расчет норм времени по стадиям проектирования_______________________



3.  Расчет общей трудоемкости работ и численности разработчиков__________



4.  Расчет фонда заработной платы______________________________________



5.  Расчет затрат на техническое обеспечение_____________________________



6.  Расчет затрат  на материальные ресурсы_______________________________



7.  Расчет затрат на энергоресурсы_______________________________________



8.  Калькуляция себестоимости и отпускной цены__________________________



9.  Технико-экономические показатели проекта____________________________



10. Список используемой литературы____________________________________































































Введение



В экономической части курсового проекта должна быть определена: 

- себестоимость и выражение в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукта. В себестоимости продукции отражаются стоимость потребляемых в процессе производства средств и предметов труда, часть стоимости живого труда, стоимость покупных изделий и затраты на производственные услуги сторонних организаций. Себестоимость рассматривается как качественный показатель, отражающий уровень использования всех ресурсов предприятия, в том числе и информационных. Под информационными затратами понимается первичная стоимость перенесенных на информационный продукт интеллектуальных затрат труда, а также затрат на обработку информации и реализацию и использование товара у потребителя.

- экономическая эффективность - в планировании и проектировании общая экономическая эффективность определяется как отношение эффекта к капитальным вложениям. Общая экономическая эффективность затрат рассчитывается с учетом места применение затрат. Экономическую эффективность определяют как меру целесообразности проведения тех или иных мероприятий выражают ее количественными показателями. В общем случае экономическая эффективность характеризуются отношением полученного эффекта  к затратам живого и овеществленного труда на его достижение. Обоснование экономической эффективности позволяет:  

- выявить и определить необходимость целесообразности затрат на приобретение и внедрение информационной технологии (программного продукта или технических средств);

- определить влияние автоматизированных информационных технологий на основные показатели хозяйственной деятельности;

- выбрать наилучший альтернативный вариант;

         -наметить основные направления использования автоматизированных информационных технологий по виду работ и уровню управления.

Расчеты экономической эффективности информатизации целесообразно выполнять на всех стадиях проектирования, начиная от разработки технического задания и заканчивая внедрением. Они требуют организация правильного учета затрат на их разработку и внедрение, а также выявление экономического эффекта и функционирования. 

- цена – денежное выражение стоимости товара. Формирование цен на предоставляемые услуги является одним и основных и, пожалуй наиболее  сложным элементом программы информационного маркетинга. От правильного установления цен зависит реализация основной цели разработки и эксплуатации программного продукта – получение прибыли от продажи интерактивных услуг. Разумеется, на размер прибыли влияют не только выбранные цены, но также ряд иных факторов и, прежде всего качество самих информационных услуг: качество информации и средств ПП. Очевидно, что и роль ценового фактора не может быть преумножена.

Цены играют существенную роль в процессе планирования и прогнозирования деятельности любой фирмы или отдельной отрасли, поэтому политика цен является основной для разработки стратегии ценообразования. Политика цен – общие цели, которых планирует достичь фирма посредством установления цен на собственную продукцию. Цены обеспечивают непрерывность технического прогресса фирмы. Особый интерес представляет установление цен на информационные  продукты и услуги. Ценовую стратегию и методы ценообразования на информационные продукты и услуги следует рассматривать через призму особенностей этого вида товара и как особую форму рыночной экономики.  





6.1 Определение затрат на создание программного продукта.



Характеристика проекта.



Целью написания курсовой работы является определение трудоемкости работ, стоимости программного обеспечения.

Для выполнения курсовой работы используются данные технических норм времени от 20.01.98 с указанием необходимых исходных данных для характеристики проекта.

Основанием для курсовой работы является программа 

                                                                                     

Индекс подсистемы задачи

Степень новизны проекта

Сложность алгоритма программы

Количество используемой информации:

      Количество форм входной информации

      Количество форм выходной информации

Стадии проектирования: техническое задание, технорабочий проект,   внедрение.

      При разработке технорабочего проекта, вместо технического и рабочего, трудоемкость его складывается из 85% технического проекта и 100% рабочего проекта.





6. Расчет норм времени по стадиям проектирования.



Стадия « Техническое задание »



Состав работ, выполняемый разработчиком постановки задачи:

Обзор исходных данных;



Выбор и обоснование критериев и эффективности и качества разрабатываемых программных средств.



Обоснование, проведение научно – исследовательских работ;



Определение структуры входных и выходных данных, предварительный выбор методов выполнения работ;



Определение требований к техническим средствам;



Обоснование принципиальной возможности решения поставленной задачи;



Определение стадий, этапов и сроков разработки программных средств и документации на них;



Выбор языка программирования;



Определение необходимости проведения научно – исследовательских работ на следующих стадиях;



          Состав работ, выполняемый разработчиком программного   обеспечения:

консультация разработчиков постановки задачи по вопросам обработки данных на ЭВМ;



обоснование принципиальной возможности решения поставленной задачи;



предварительный выбор методов решения задачи, обоснование применения ранее разработанных программ;



определение состава ППП, состава информационной базы и ее структуры;



выбор языка программирования;



определение сроков, этапов, стадий разработки программы и программной документации;



участие в согласовании и утверждении технического задания.



         Норма времени на выполнение работ « Техническое задание »



Индекс подсистемы

Степень новизны











Норма времени на постановку задачи составляет 65%



Н пз вр = 0,65* Т Т3 =



Норма времени на программное обеспечение составляет 35%



Н по вр = 0,35* Т Т3 =



Стадия « Технический проект »



Состав работ, выполняемый разработчиком постановки задачи:

уточнение структуры входных и выходных документов;

разработка алгоритма решения задачи;

определение формы представления входных и выходных данных;

окончательное определение конфигурации технических средств;

разработка плана мероприятий по разработке и внедрению программных средств;

разработка пояснительной записки;

согласование и утверждение технического проекта.

Состав работ, выполняемой разработчиком программного обеспечения:

выдача рекомендаций по вопросам, связанных с постановкой задачи;

совместно с разработчиком постановки задачи: решения вопросов по составу, организация обработки и применения ППП: анализ и определение форм входных и выходных документов с компоновкой реквизитов; организация контроля обрабатываемой информации; подготовка контрольного примера; окончательное определение конфигурации технических средств;

контроль за соблюдением требований к составу и оформлению постановки задачи;

разработка структуры программы;

разработка программной документации и передача ее для включения в технический проект;

передача технического проекта на согласование и утверждение.





Норма времени на выполнение работ « Технический проект »



Индекс подсистемы

постановка

Программирование



Кп

К1

К2

Кп

К1

К2

















Расчет нормы времени на выполнение работ « Технический проект » на постановку задачи:



Нпз вр= Кп (Фк11 + Фк22) =



Расчет нормы времени на выполнение работ « Технический проект » на программное обеспечение:



Нпо вр= Кп (Фк11 + Фк22) =



Где Ф1 - количество форм входной информации, а Ф2 - количество форм выходной информации.



Стадия « Рабочий проект »



Состав работ, выполняемый разработчиком постановки задачи:

комплексная отладка задач и сдача в опытную эксплуатацию;

оказание консультативной помощи по отладке программ;

разработка проектной документации;

разработка, согласование утверждение программы и методы испытаний « совместно с программистом »; 

состав работ, выполняемый разработчиком программного обеспечения:

изучение постановки задачи;

программирование и отладка программ;

описание контрольного примера;

совместно с разработчиком: согласование и утверждение программы и методика испытаний; комплексная отладка задач и сдача в опытную эксплуатацию; корректировка программ и программной документации по результатам комплексной отладки;

проведение предварительных приемосдаточных и других видов испытаний



Норма времени на выполнение работ « Рабочий проект »



Индекс подсистемы

постановка

Программирование



Кп

К1

К2

Кп

К1

К2

















Норма времени на выполнение работ « Рабочий проект » на постановку задачи:

Нпз вр= Кп (Фк11 + Фк22) =



Норма времени на выполнение работ « Рабочий проект » на программное обеспечение:

Нпо вр= Кп (Фк11 + Фк22) =









Стадия « Внедрения »



Состав работ, выполняемый разработчиком постановки задачи: 

подготовка и передача программ и программной документации для сопровождения и изготовления;

совместно с программистом: проверка алгоритмов и программ решения задач и технологического процесса обработки данных; опытная эксплуатация задач; корректировка технической документации по результатам опытной эксплуатации;

оформление и утверждение акта о передаче программных средств на сопровождение и изготовление;

передача программных средств в фонд алгоритмов и программ.

Состав работ, выполняемый разработчиком программного обеспечения:

совместно с разработчиком: проверка алгоритмов и программного решения задач и технологического процесса обработки данных; опытная эксплуатация задач; подготовка документации и сдача в промышленную эксплуатацию.



Норма времени на выполнение работ « Внедрение »



Индекс подсистемы

постановка

Программирование



Кп

К1

К2

Кп

К1

К2

















 Норма времени на выполнение работ « Внедрение » на постановку задачи:



Нпз вр= Кп (Фк11+Фк22) 



 Норма времени на выполнение работ « Внедрение » на программное обеспечение:



Нпо вр= Кп (Фк11+Фк22) =





Определение поправочных коэффициентов

по стадиям проекта.





Поправочные коэффициенты для определения трудоемкости работ на стадии « Технический проект », зависящие от вида используемой информации.







Вид используемой информации

Степень новизны





Переменная информация



Нормативно-справочная



Информация без данных







Ктп1 = К пиm+К сиn+К бдр=_____________

              M + n + p





Поправочные коэффициенты для определения трудоемкости работ на стадии « Рабочий проект »





Вид используемой информации

Группа сложности алгоритма

Степень новизны







Переменная информация





Нормативно-справочная





Информация без данных









Крп1 = К пиm+К сиn+К бдр=_____________

              M + n + p

 





Поправочные коэффициенты, зависящие от объема входной информации



Стадии разработки

Объем входной информации (тыс. документострок)





Технический проект



Рабочий проект



Внедрение







Поправочные коэффициенты, зависящие от режима времени.



Стадии разработки

Вид обработки информации

Степень новизны







Технический проект

РВ



Рабочий проект

РВ



Внедрение

РВ







Использование пакетно-прикладных программ и стандартных модулей.



Стадии   проектирования

Использование ППП и ТП,%

Степень новизны







Технический проект





Рабочий проект





Внедрение









Определяем поправочные коэффициенты по стадиям проектирования по формуле 



Кобщ=К1*К2*К3*…*Кп





Общий поправочный коэффициент на стадии « Технический проект »



Ктпобщ=К1*К2*К3*К4*0,85=

Общий поправочный коэффициент на стадии « Рабочий проект »



Крпобщ=К1*К2*К3*К4=



Общий поправочный коэффициент на стадии « Внедрение »



Квпобщ=К2*К3*К4





Расчет общей трудоемкости работ и 

численности разработчиков

Стадия « Техническое задание »



Расчет трудоемкости работ на постановку задачи:

 

Тпзтз = Нпзвр =



Расчет трудоемкости работ на программное обеспечение:



Тпотз = Нповр =



Стадия « Технический проект »



Расчет трудоемкости работ на постановку задачи:



Тпзтп = Нпзвр * Ктпобщ =



Расчет трудоемкости работ на программное обеспечение:



Тпотп = Нповр * Ктпобщ =



Стадия « Рабочий проект »



Расчет трудоемкости работ на постановку задачи:



Тпзрп = Нпзвр * Крпобщ =



Расчет трудоемкости работ на программное обеспечение:



Тпорп = Нповр * Крпобщ =



Стадия « Внедрение »





Расчет трудоемкости работ на постановку задачи:



Тпзвп = Нпзвр * Квпобщ =



Расчет трудоемкости работ на программное обеспечение:

Тобщ = Нпзобщ * Кпообщ =





Определение общей трудоемкости работ.



Общая трудоемкость работ на постановку задачи по всем стадиям проектирования составит:



Тпзобщ = Тпзтз+Тпзтп+Тпзрп+Тпзвн =



Общая трудоемкость работ на программное обеспечение по всем стадиям проектирования составит:



Тпообщ = Тпотз+Тпотп+Тпорп+Тповн =



По сложности выполнения работа тарифицируется по разрядам: ______разряд и ____разряд



Расчет фонда заработной платы.



Заработная плата является ценой трудовых ресурсов в зависимости от спроса и предложения и важным стимулом работников предприятия, поскольку выполняет воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) функцию.

Нормирование труда дает возможность учитывать качество труда и индивидуальный вклад работника в общие результаты деятельности предприятия.

Тарифная ставка определяет абсолютный размер оплаты простого труда (1-го разряда) в единицу времени (день, час)

Работы программиста по условиям труда квалифицируется вредной. Согласно положению об оплате труда доплата за вредность составляет до 12% в зависимости от аттестации рабочего места.

Для расчета заработной платы, тарифной ставки учитывается поправочный коэффициент за условия труда – 1,12

Тарифный коэффициент –  разряда

Для расчета заработнай платы к тарифной ставке учитывается поправочный коэффициент за условия труда 1,12. Тарифный коэффициент ____  разряд ______

Дополнительный фонд заработной платы – 10%

Отчисления на социальные нужды – 20%

Определение фонда заработной платы инженера – прграммиста ____ разряда.

Часовая тарифная ставка_____ разряда, с учетом доплаты за вредность, составляет: 

Сnч=С1*Ктар* Кут / 169,6 =

Где С1 – месячная тарифная ставка первого разряда



Тарифная заработная плата за отработанное время:

Зтар. = С ч n * Тпз общ =



Дополнительная заработная плата – 10% от Зтар

Здоп = 0,1 * 3тар =



Оплата труда – разряда - составит:

Зобщ n = 3тар + 3доп =



Определение заработной платы техника – программиста ______ разряда.

Часовая тарифная ставка _______ разряда, с учетом доплаты за вредность, составляет:



Сч n =С1*Ктар* Кут / 169,6 =



Тарифная заработная плата за отработанное время:

Зтар. = С ч n * Тпо общ =



Дополнительная заработная плата – 10% от Зтар

Здоп = 0,1 * 3тар =



Оплата труда программиста  - разряда - составит:

Зобщ n = 3тар + 3доп =



Фонд оплаты труда на разработку программы составит:

Фот = Зобщп + Зобщп



Отчисления на социальные нужды:

Фсоц = 0,20 * Фот =



Общий фонд заработной платы на разработку программного обеспечения составит:

Фобщ = Фот + Фсоц=



Среднемесячная заработная плата одного специалиста составит:

Зср = Фот /Тобщ *169,6=



6.2 Расчет затрат на техническое обеспечение проекта.

Для разработки программного обеспечения необходимы технические средства:

монитор – 24000 тенге

системный блок – 98850 тенге

клавиатура – 2000 тенге

мышь –1500 тенге

сканер – 13500 тенге

принтер – 31300 тенге







Итого стоимость технических средств__Соф__=



Основные фонды переносят свою стоимость на создаваемую продукцию в виде амортизационных отчислений.

Срок использования технических средств 3 года.

Амортизация – это денежное выражение износа основных фондов.

 А = Соф * п % * t * Y 

		100*262



t  – количество рабочих дней

y – количество комплектов технических средств.

П%=33,3%

Прочие затраты.

Затраты на оплату машинного времени при отладке программы определяются путем умножения фактического времени отладки программы на цену машино – часа арендного времени:

З мв= Счас* Т эвм;

 

Где

Счас – цена  машино – часа арендного времени, тен/час

t эвм - фактического времени отладки программы ЭВМ



Фактического времени отладки вычислим по формуле:

Т эвм = Ттз + Т вн 

По усредненным расчетам фирм цена машино – часа арендуемого времени составляет – 122,8тг

Общие затраты на оплату машинного времени составят:

   З мв =



Расчет затрат на текущий  ремонт.

Затраты на текущий и профилактический ремонт принимаются равными 5% от стоимости ЭВМ.

Зтр= 0,05* Соф * tм

		12

tм- количество рабочих месяцев на разработку программы

	

	Затраты на материалы, необходимые для обеспечения нормальной работы ПЭВМ:

Зтр= 0,01* Соф * tм = 

		12

	

	Итого прочие затраты:

	Зпр = Змв+Зтр+Звм =

	

	Затраты на материальные ресурсы:

	Диски________ n*250________

	Вспомогательная литература 7000 тг

	Канцтовары 2000 тг

	

	Итого материальные ресурсы________________

	

	Расчет затрат на энергоресурсы.

	Для выполнения программного проекта используются электроэнергия на технологические цели:

	Сэр = N * n * ц * t =

	

	N – мощность технических средств – 0,5 квт

	N – количество используемых технических средств

	ц  - цена одного киловатта электроэнергии – 5,83 тг. 

	t – время работы в часах (tди * 8)

	

	6.3. Расчет экономической эффективности проекта.

	      

	Внедрение мероприятий по совершенствованию учета на основе автоматизации связанно со значительными материальными затратами на разработку и функционирование системы. Поэтому важнейшей задачей является анализ экономической эффективности внедряемой системы. Ее своевременное решение дает возможность сравнивать различные варианты автоматизации и установить оптимальный вариант, оценить его влияние на изменение показателей деятельности организации. 

	Эффективность внедрение автоматизированной системы обуславливается действием ряда факторов организационного, информационного и экономического характера.

	Организационный эффект проявляется в освобождение работников от рутинных операций по систематизации и группировке учетных данных, многочисленных расчетов и записей в реестры и другую документацию, сверки показателей, увеличив тем самым время для проведения анализа и оценки эффективности принимаемых управленческих решений.

	Информационный фактор эффективности выражается в повышение уровня информированности персонала.

	Экономический фактор проявляется в том, что учетная информация, имеющая целью полное своевременное отражение и состояние объекта и причин, влияющих на его развитие, в конечном счете направлена на улучшение использование производственных ресурсов.

	Опыт эксплуатации комплексов задач показал, что в процессе автоматизации учетно-вычислительных работ достигается снижение трудоемкости отдельных операций, рост производительности и улучшений условий труда отдельных работников, повышение оперативности достоверности,  включая подготовку отчетности при постоянно растущем объеме первичной документации без увеличения численности персонала и т.д 

	Итак, экономическая эффективность складывается из двух основных компонентов:

	совершенствование производственной, хозяйственной и финансовой деятельности приемной комиссии;

	сокращение затрат на проведение вычислительных операций.

	К основным обобщающим показателям экономической эффективности относятся:

	годовой экономический эффект от разработки и внедрения автоматизированных системы;

	срок окупаемости автоматизированной системы;

	расчетный коэффициент эффективности капитальных затрат.

	Приведем формулы вышеперечисленных показателей.

	Годовой экономический эффект определяется как разность между годовой экономией (или годовым приростом) и нормативной прибылью.

	

	Э = П-К*Ен , где

	Э - годовой экономический эффект (тг);

	П – годовая экономика (или годовой прирост) (тг);

	К – единовременные затраты (тг);

	Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений (Ен – представляет собой минимальную норму эффективности капитальных вложений, ниже которой они не целесообразны. Значение Ен принимается равным 0.2)

	Произведение К * Ен следует рассматривать как нормативную прибыль, которая должна быть получена от внедрения системы.

	Коэффициент эффективности капитальных затрат – представляет собой отношение годовой экономии (годового прироста прибыли) к капитальным затратам на разработку и внедрение автоматизированной системы.

	Ер= П/К, где

	Ер -  коэффициент эффективности капитальных затрат

	Срок окупаемости затрат на внедрение модернизируемого проекта машиной обработки информации представляет собой отношение капитальных затрат на разработку и внедрение   автоматизированной системы к годовой экономии (годовому приросту прибыли)

	Т = К/П, где

	Т - Срок окупаемости капитальных затрат на внедрение автоматизированной системы

	Расчет вышеперечисленных обобщающих показателей предполагает предварительное вычисление частных показателей, характеризующих создаваемую автоматизированную систему. 

	

	Калькуляция себестоимости и отпускной цены

	

	№ п / п

	Статьи  затраты

	Сумма (тенге)

	1

	Материалы

	

	2

	Энергоресурсы

	

	3

	Основная заработная плата

	

	4

	Дополнительная заработная плата

	

	5

	Отчисление на социальные нужды

	

	6

	Амортизационные отчисления

	

	7

	Прочие затраты

	

	8

	Расходы на подготовку и осваивание производства 0,5% от ∑ 1- 7

	

	

	9

	Общехозяйственные расходы 3%от ∑1-7

	

	

	10

	Производственная себестоимость ∑ 1- 9

	

	

	11

	Прибыль предприятия 80% от (гр 3 + гр4)

	

	12

	Цена продукции гр 10+11

	

	13

	НДС – 13% от гр 12

	

	14

	Отпускная цена гр 12+гр 13

	

	

	Годовая эффективность создания системы определяется из выражения:

	Э r =∆3 / (Ен + КР)

	Где ∆3- изменение размера затрат на создание и обслуживание информационной системы определяется из выражения:

	∆3 = ∆И ∑- К (Ен + Кр),

	где ∆И ∑- абсолютное изменение издержек работы с использованием программы

	Кр – коэффициент реновации, принимается как норма амортизации с учетом срока службы существующего оборудования (срок службы системы Т сл. - 3года) и определяется по формуле:

	Кр = Ен / ((1+Ен) тел-1),

	Кр = 0,15 / ((1+0,15)3-1)=0,29

	К – единовременное капиталовложение

	К =____тенге (программные и технические затраты, фонд заработной плоты, прочие расходы, материальные затраты, затраты на энергоснасители и прочие расходы) 

	Тогда изменение затрат составит:

	∆3 = _____ тенге

	Годовая эффективность планируется в размере: 

	Э r = _____тенге

	Теперь можно определить срок окупаемости Ток создания новой системы из выражения:

	Ток. = К / Э r __________

	Данный срок окупаемости учитывает только материальные преимущества создания новой системы.

	В целом система считается рентабельной, если ее срок окупаемости меньше года.

	

	

	

	Технико-экономические показатели.

	

	№ п/п

	Показатели

	Единица измерения

	Количество

	1

	Общая трудоемкость работ, в том числе

	Чел * час

	

	1.1

	Техническое задание

	Чел * час

	

	1.2

	Техно – рабочий проект

	Чел * час

	

	1.3

	Внедрение

	Чел * час

	

	2.

	Срок разработки проекта по плану

	Дни

	

	3

	Численность персонала

	Чел 

	

	4

	Себестоимость продукции

	тенге

	

	5

	Прибыль предприятия

	тенге

	

	6

	Отпускная цена продукции

	тенге

	

	7

	Среднемесячная заработная плата

	тенге

	

	8

	Срок окупаемости затрат

	Год