Экономическая эффективность геофизических исследований

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

Введение

Повышение объема добычи нефти и газа играет существенную роль в проведении геофизических работ. Роль, которую играют геофизические методы в подготовке к бурению нефтегазоперспективных объектов и в исследовании разведочных и промысловых скважин велика, так как в настоящее время технический прогресс во всех отраслях промышленности связан с применением нефти и газа, потому что они необходимы для развития почти всех видов промышленности, транспорта и сельского хозяйства, так как из них получают пластмассы, синтетические текстильные волокна, удобрения, синтетический каучук, спирты, лекарство и др. По методическим признакам, характеру организации производства и кругу решаемых задач выделяют два основных вида геофизических работ на нефть и газ - разведочные (полевые) геофизические работы и промыслово-геофизические (скважинные) исследования.

Промыслово-геофизические исследования (далее ГИС) в глубоких скважинах используются для изучения разрезов и выделения в них продуктивных пластов, оценки запасов нефти и газа открытых месторождений, контроля за их разработкой, а также для контроля технического состояния скважин. Методы промысловой геофизики, называемые также каротажом скважин, достаточно многообразны (электрический, радиоактивный, акустический и другие виды) и обеспечены широким комплексом скважинной аппаратуры.

В настоящее время, благодаря использованию достижений науки и техники, и, прежде всего широкому внедрению электронно-вычислительной аппаратуры, геофизика все больше становится той информационной базой, которая широко используется в нефтяной промышленности при поисках нефтяных и газовых месторождений и оценке их запасов, а также в процессе бурения глубоких скважин и при добыче нефти и газа.

Значительные достижения имеются в области промысловой геофизики. Здесь следует отметить внедрение приборов с повышенной термобаростойкостью (t = 180 - 250  C, p = 120 - 150 Мпа), новых видов 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

перфораторов, пластовых наклономеров, трубных пластоиспытателей, комплексных приборов стандартного каротажа и другие. Широкое производственное применение получили боковой (в одно - и многозондовом вариантах) и индукционный (одно- и двухзондовый) каротаж, их комплекс, а также плотностной, нейтрон-нейтронный и акустический каротаж. Благодаря этому повысилось качество и надёжность заключений по данным промысловой геофизики, расширилась область её практического использования. Так, хорошие результаты получены при выделении и прослеживании трещинных коллекторов по данным каротажа, а также при оценке поровых и пластовых давлений. Возросла роль промыслово-геофизических работ и для контроля за проведением бурения.

Промыслово-геофизические исследования скважин являются ее главной информационной основой. В складывающейся обстановке геофизическим предприятиям важно правильно прогнозировать намечающиеся тенденции, чтобы своевременно обеспечить предприятия заказчика требуемой по составу и качеству информацией, оценить свою область участия в решении геолого-геофизических задач и их информационного обеспечения.

Несомненные достижения, которые имеются сегодня в нефтяной геофизике, не снижают актуальности дальнейшего повышения эффективности геофизической разведки и промыслово-геофизических исследований. Постоянно усложняющиеся геотектонические условия поисково-разведочных работ на нефть и газ, необходимость увеличения прироста запасов промышленных категорий и ресурсов категории С3, расширение круга решаемых геофизикой задач требуют не только внедрения новейших достижений науки и техники в производственную деятельность геофизических организаций, но также повышения эффективности и качества управления геофизическими работами.

Совершенствование управления геофизическими работами всегда было актуальной задачей, затрагивающей организационную структуру управления, методы планирования работ, проблемы материального и морального стимулирования работников геофизических предприятий и ряд других вопросов.



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

Задачи, решаемые промысловой геофизикой - усложнились. Освоение новых районов с более сложной геотектоникой и стратиграфией, увеличение глубин скважин потребовали применения новых видов каротажных работ. Итак, решение всех ранее высказанных задач нужно искать, прежде всего, в повышении уровня управленческой деятельности на основе широкого использования ЭВМ.






Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОУГР ОАО «БНГФ» 

Организационная структура управления предприятия - это состав управленческих подразделений и их взаимосвязь.

Каждый орган управления выполняет определенный комплекс работ.

Организационная структура Октябрьского управления геофизическими работами (далее ОУГР) (см. приложение А).

Начальник ОУГР осуществляет контроль заключения договоров с заказчиками и обеспечивает их выполнение, в составлении планов работ управления геофизических работ, смет доходов и расходов; руководство по оперативному регулированию хода производства работ, выполняемых предприятием; оперативный контроль за обеспечением производства оборудованием, инструментами, материалами, транспортом; совершенствование экономической деятельности предприятия, направленной на достижение наибольших результатов при наименьших затратах, то есть на увеличение прибыли предприятия. Обеспечивает работы по совершенствованию организации труда, управлению производством, системам заработной платы, материального стимулирования работников. Осуществляет контроль за соблюдением правил охраны труда, производственной санитарии, за организацией расследования аварий и несчастных случаев на производстве, за созданием безопасных условий труда. Организует своевременное представление установленной отчетности. Контролирует выполнение перспективных и годовых планов. 

Главный инженер организует производственную работу ОУГР. Осуществляет производственно-техническое руководство коллективом и несет полную ответственность за эффективность работы предприятия. В его ведении находятся вопросы внедрения достижений науки и техники, организационно-технических мероприятий, ремонта основных фондов и их воспроизводства, организация работ по рационализации и изобретательству. На него возложено руководство по разработке перспективных и текущих 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

планов материально-технического развития предприятия. В его подчинении находятся: производственно-технологический отдел (ПТО), механические мастерские и служба главного механика, диспетчерская служба.

Производственно-технологический отдел (ПТО) оперативно руководит производством, разрабатывает мероприятия по совершенствованию процесса производства и улучшению использования оборудования, анализирует выполнение установленных режимов и технических норм работы оборудования, координирует производственную деятельность всех подразделений предприятия, контролирует соблюдение графиков работ, оформляет необходимую техническую документацию, участвует в разработке организационно-технических мероприятий, контролирует технический учет работы оборудования, следит за работой диспетчерской службы предприятия.

Ремонтно-механический участок под началом главного механика занимаются организацией производства всех работ по техническому обслуживанию и ремонту спецтехники, агрегатов, изготовлению и восстановлению запасных частей и деталей. Анализируются результаты работы спецтехники, разрабатываются мероприятия по повышению качества 

технического обслуживания и ремонта спецтехники. Обеспечивается запас агрегатов, узлов, механизмов, деталей и материалов, контролируется правильность их расхода.

Диспетчерская служба принимает заявки на выполнение скважинных работ и организует выезд производственных партий, выдает путевые листы  и заказы на исследование скважин.

Главный геолог разрабатывает документацию на геологоразведочные работы, осуществляет повседневный контроль за проведением и результатами геологических исследований, принимает участие в разработке рациональных комплексов и методик геологических исследований. 

Группа оцифровки и тиражирования - занимается оценкой и обработкой данных, получаемых в результате ГИС. Определяет правильность записи и оформления диаграмм, оценивает их качество. Также занимается оцифровкой геофизического материала, его интерпретацией, хранением, выводом 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

результатов интерпретации на печать или передачей их через компьютерные сети заказчику.

Главный метролог обеспечивает выполнение метрологических поверок средств измерений в установленные сроки с целью повышения достоверности измеряемых параметров, организует ремонт и техобслуживание аппаратуры.

Метрологическая служба занимается поверкой и эталонировкой аппаратуры, сошедшей с конвейера и еще не использованной, или прошедшей ремонт.

Участок по ремонту аппаратуры занимается непосредственно ремонтом и отладкой поврежденной аппаратуры.

Экономическая служба обеспечивает финансовую деятельность ОУГР.

Бухгалтерия ведет бухучет хозяйственной деятельности предприятия, контролирует расходование материальных ценностей и денежных средств, составляет бухгалтерские отчеты и балансы, проводит расчеты с рабочими и служащими.

Планово-экономический отдел (ПЭО) разрабатывает перспективные и текущие планы деятельности коллективов, контролирует выполнение плановых заданий, анализирует производственно-хозяйственную деятельность предприятия и его подразделений, организует хозяйственный расчет, участвует в разработке мероприятий по повышению эффективности работы предприятия.

Инспектор по кадрам  подбирает кадры  и занимается выполнением операций, связанных с увольнением и приемом людей на работу

Инженер по ГО и ЧС отвечает за соблюдением норм в области чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

Инженер ОТ и ПБ отвечает за сохранность здоровья сотрудников предприятия.

Постоянный склад ВМ  помещение, в котором находятся все взрывчатые материалы. Он находится за городом.



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

 Временный склад ВМ  это помещение находится непосредственно на базе. Сюда привозят взрывчатые материалы на временное хранение.

Хранилище РВ  помещение, где хранятся все радиоактивные вещества.




Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ТЭП) ОУГР              ОАО «БНГФ» ЗА 1 И 2 ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА

Сравнивая ТЭП представленные в таблице 1, можно сказать, что в отчетном периоде  наблюдалось увеличение сметной стоимости ПГР по сравнению с предыдущим годом в 1,1 раза и составила 87307 тыс.руб.

Увеличение сметной стоимости ПГР связано с увеличением количества эксплуатационных и разведочных  скважин, что привило к повышению числа заказов на проведение геофизических исследований скважин, то есть увеличился объем выполненных работ.

За анализируемый период уменьшилось количество исследованных скважин в 0,8 раз, которое составило во 2 полугодие 2009г .- 1097 скважин. И это все при уменьшении количества выполненных заявок и метража бурения. 

В целом себестоимость работ возросла в 1,05 раза и составила в отчетном периоде 78151,4 тыс. руб. Расходы на материалы, электроэнергию, тепло уменьшились  в 0,89 раза, износ основных средств - в 0,9 раза. 

Основная заработная плата - уменьшилась в 0,9 раза, за счет снижения себестоимости исследований. Уменьшилась численность работников, это говорит о том, что уменьшилась трудоемкость работ.

Балансовая прибыль по предприятию составляет 1409 тыс.руб.

Большая часть себестоимости складывается из зарплаты (30%), материалов (16%), и прочих расходов (37%). 

Следовательно, можно сказать, что на предприятии усовершенствовалась организации труда, стало применяться высокопроизводительное оборудование, сократилась трудоемкость выполняемых работ, а понижение  сметной стоимости работ произошло в основном за счет уменьшения  заработной платы и отчислений на социальные нужды.

Уменьшение зарплаты произошло за счет уменьшения объема заказов, а также за счет снижения себестоимости исследования скважин.



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

Можно сделать вывод, что за 2 полугодие 2009 года на данном предприятии (ОУГР) в общем произошел технический и экономический рост, по сравнению с предыдущем периодом- 1 полугодие 2009 года).




Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ОУГР ОАО «БНГФ»

Выполнение промыслово-геофизических работ (ПГР) организуется на договорных началах. Договоры заключаются между геофизическими предприятиями (подрядчик) и предприятиями, производящими бурение скважин (заказчик).

Буровые предприятия ежегодно, не позже третьего квартала, представляют геофизическим предприятиям заявки на планируемые в следующем году ПГР. На основе этих  заявок составляют проекты, сметы затрат и договоры на производство геофизических работ в скважинах. В заявке указывают номер скважины, ее глубину, характер работ, интервал, подлежащий исследованию, время начала работ и т. д. Заказчик обязан  до приезда промыслово-геофизической партии подготовить скважину  для проведения работ. Подготовка заключается в проведении мероприятий, обеспечивающих беспрепятственный спуск до забоя и подъем геофизических приборов в скважине в течение времени, необходимого для осуществления комплекса заказанных геофизических исследований.

Подготовленность скважины оформляется актом за подписями бурового мастера и геолога. Начальник промыслово-геофизической партии приступает к производству работ на скважине только после получения такого акта.

Основная производственная единица для проведения геофизических работ - партия. Партии, как правило, специализированны по видам выполняемых работ: каротажные партии, обслуживающие глубокие разведочные скважины, каротажные партии, обслуживающие структурно-картировочные скважины; перфораторные партии; партии радиоактивного каротажа; инклинометрические партии. В некоторых случаях организуются комплексные каротажно-перфораторные партии. От специализации партии зависят состав ее работников и техническая вооруженность.

Комплекс ПГР, выполняемых партиями, включает подготовительные работы к выезду на скважину и заключительные работы на скважине, 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

собственно промыслово-геофизические исследования, спуско-подъемные операции, присоединение скважинных приборов, разметку кабеля, переезды на скважину и обратно. 

Порядок проведения ПГР партиями следующий. Перед выездом на буровую начальнику партии вручается наряд-маршрут, в котором указывается объем работ, вид исследований, данные о времени производства работ и тому подобное. После этого начальник партии знакомит персонал с объектом предстоящих работ, обеспечивает проверку и погрузку оборудования и получает при необходимости (для перфорации и торпедирования) взрывчатые вещества и средства взрывания. Для проезда партии на буровую заранее устанавливается кратчайший маршрут. По приезде на буровую начальник партии уточняет данные о  скважине, записанные в наряде-маршруте, проверяет подготовленность скважины для промыслово-геофизических исследований и организует выполнение заданного объема работ. По требованию заказчика объем работ может быть увеличен по сравнению с предусмотренным  в наряде-маршруте.

После выполнения заданного объема работ на буровых партия возвращается на базу. Начальник партии в день прибытия на базу сдает дежурному диспетчеру документацию, подтверждающую выполнение исследований, указанных в наряде - маршруте, и организует осмотр, чистку и смазку оборудования и аппаратуры. Обо всех  замеченных дефектах  в оборудовании и аппаратуре, выявленных в процессе работ, он сообщает в ремонтный цех.

Первичные материалы промыслово-геофизических исследований представляются заказчику непосредственно на буровой или не позднее трех дней после выполнения работ по заданию. Основные данные о результатах замеров кривизны в скважинах (угол наклона и азимут) сообщаются заказчику непосредственно по окончании замера и необходимых вычислений. Оформленные графические материалы исследований с их интерпретацией представляются заказчику в сроки, установленные договором.



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

После оформления результатов промыслово-геофизических исследований, выполненных по наряду - маршруту, составляется акт, определяющий объем производственных работ. Акты являются документами, на основе которых учитываются и оплачиваются выполненные работы.













































Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

 СУЩНОСТЬ ИСЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИНЫ МЕТОДОМ БОКОВОГО КАРОТАЖА

Методом бокового каротажа исследуется кажущееся удельное сопротивление пластов. Этот метод входит в группу модификаций электрического каротажа, в которых используются зонды с управляемым электрическим полем. Боковой каротаж так же называют каротажем с зондами с фокусировкой тока.

Боковой каротаж проводят многоэлектродными (семь, девять электродов) и трёх электродными зондами. Применяют многоэлектродные зонды с электродами небольшого размера (точечными) и с кольцевыми электродами, установленными на изолированной трубе.

Отличается от каротажа обычными трёх электродными зондами тем, что кроме основного (центрального) питающего электрода А0, здесь используют дополнительные (экранирующие) электроды, через которые пропускают ток той же полярности, что и через питающий электрод А0. Сила тока через электроды автоматически регулируется так, чтобы ток, выходящий из электрода А0, в некоторых пределах распространялся в направлении, перпендикулярном оси скважины (при вертикальных скважинах - горизонтально), захватывая слой определённой толщины.

Благодаря применению экранирующих электродов с регулируемой силой тока через них уменьшается влияние на результаты измерений бурового раствора, заполняющего скважину, и вмещающих пород и кажущееся сопротивление получается близким к удельному.















Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

 РАСЧЕТ ТРУДОЕМКОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИНЫ МЕТОДОМ БОКОВОГО КАРОТАЖА

Трудоемкость - это время, необходимое для выполнения определенного объема работ. Для расчета трудоемкости исследования скважины на геофизических предприятиях применяется сборник «Межотраслевые нормы времени на геофизические исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ», Москва 1990 год и «Сборник сметных норм на геологоразведочные работы», выпуск 3 «Геофизические работы», часть 6 «Скважинная геофизика». В сборниках даны единые нормы времени на все элементы работ при исследовании скважины. Единые нормы времени рассчитаны на геофизические исследования в скважинах при бурении и контроле за разработкой нефтяных и газовых месторождений и служат для нормирования труда рабочих и специалистов, находящихся на сдельной оплате труда, разработке нормативных заданий при повременной оплате труда, а также при расчете сметных норм. 

В основу разработки единых норм положены следующие материалы:

      а) Фотохронометражные наблюдения.

      б) Результаты анализа организации труда и мероприятия по его усовершенствованию.

Нормативная часть справочника включает в себя нормы времени на подготовительно-заключительные работы на скважине, время проезда от базы до скважины, время на спускоподъемные операции, время на вспомогательные работы и время на  исследования (записи прибора).	 

Для расчета трудоемкости исследования скважины методом БК одной партии необходимы затраты времени на следующие виды работ, которые занесены в акт-наряд (см. приложение Б): 

- Спуск шаблона при ПВР;

- Подъем шаблона при ПВР;

- Пересоединение шаблона;

- Боковой каротаж (БК) 1 спуск;

- Спуско-подъемные операции;

- Переезд комплексной партии;



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

- ПЗР на базе и скважине;

- Вспомогательные работы.

Для расчета трудоемкости методом БК применяется следующая формула:



     Тобщ = Тпзр + Тпр + Тисс + Тспо  + Твсп  + Тсп.шаб. + Тпод.шаб.  + Тпер.шаб.     



где:	Тобщ - общее время исследования скважины, (партия/час);

Тпзр - время на подготовительно-заключительные работы на базе и скважине, (час); 

Тпр - время переезда комплексной партии, (час);

Тисс - время исследования, (час);

Тспо - время спускоподъемных операций, (час);

Твсп - время вспомогательных работ, (час);

Тсп.шаб- время спуска шаблона при ПВР, (час);

Тпод.шаб- время подъема шаблона при ПВР, (час);

Тпер.шаб - время пересоединение шаблона, (час).



Тпзр = t ∙ K 



где:	t - норма времени на подготовительно-заключительные работы на базе и на скважине (час);

K - количество операций (опер.).



Тпзр = 112 ∙ 1/60 = 1,87(час)



Тпр = t ∙ N 

 

где:	t-норма времени на переезд 1 км дороги (час);

N-общий пройденный километраж дороги (км).



Тпр = 1,90 ∙ 300 /60 = 9,50(час)





Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

Тисс = t ∙ N /100 /60

 

где:	t-норма времени на 100м записи прибора (час);

N-общий интервал записи прибора (м).



Тисс = 3,30 ∙ 150 /100 /60 = 0,08(час)



Тспо = t ∙ N /100 /60 

   

где:	t-норма времени на 100м спуска прибора (час);

N-общий интервал спуска и подъема прибора (м).



Тспо  = 1,18 ∙ 5950 /100 /60 = 1,17(час)



Твсп = t ∙ K /60 



где:	t-норма времени на выполнение 1 вспомогательной операции (час);

K - количество операций (опер.).



Твсп = 39 ∙ 1/60 = 0,65 (час)



Тсп.шаб. = t ∙ N  /100 /60 



где:	t - норма времени на 100м спуска шаблона (час);

N - общий интервал спуска шаблона (м).

Тсп.шаб. = 0,80 ∙ 2950 /100 /60 = 0,39(час)



Тпод.шаб. = t ∙ N /100 /60 



где:	t - норма времени на 100м подъема шаблона (час);

N - общий интервал подъема шаблона (м).



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

Тпод.шаб. = 0,90 ∙ 2950 /100 /60 = 0,44(час)



Тпер.шаб. = t ∙ K /60 



где:	t - норма времени на 1 операцию (час);

K - количество операций (опер.).

Тпер.шаб. = 9 ∙ 1/60 = 0,15 (час)



Тобщ = 0,39+0,44+0,15+0,08+1,17+9,50+1,87+0,65 = 14,25 (партия/час)



Общая трудоемкость исследования методом бокового каротажа составляет 14,25 (партия/час).







































Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН МЕТОДОМ БОКОВОГО КАРОТАЖА

Расчет стоимости исследования скважины осуществляется по сборникам «Единичные районные  единичные расценки на геофизические исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ» Госстрой 1990г., «Сборник норм основных расходов на геологоразведочные работы», (выпуск 3 Геофизические работы, часть 6 Скважинная геофизика), а также по акту-наряду (см. приложение Б):

В сборники включены единые расценки на следующие виды работ:

1. Скважинные исследования;

2. ПЗР на базе и на скважине;

3. Спускоподъемные операции;

4. Эталонировка оборудования;

5. Проезд партии от базы до скважины и обратно;

6. Вспомогательные работы и другие работы.

Расценки учитывают расходы на содержание производственного персонала партии, расходы на основные вспомогательные материалы, на горюче-смазочные материалы, на амортизацию аппаратуры и оборудования, и на транспортные затраты.

Рассчитаем стоимость выполненных работ по методу БК. Стоимость выполненных работ по методу БК включает следующие затраты (см. приложение Б): 

- Спуск шаблона при ПВР;

- Подъем шаблона при ПВР;

- Пересоединение шаблона;

- Боковой каротаж (БК) 1 спуск;

- Спуско-подъемные операции;

- Переезд комплексной партии;

- ПЗР на базе и скважине;

- Вспомогательные работы.

Расчет общей стоимости исследования скважины методом БК рассчитывается по формуле:

Собщ. = Спзр + Спр. + Сисс. + Свсп. + Сспо+ Ссп.шаб. + Спод.шаб. + Спер.шаб.



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01



где:	Собщ. - общая стоимость исследования скважины, (руб.);

Спзр - стоимость ПЗР на базе и на скважине, (руб.);

Спр. -стоимость проезда партии от базы до скважины и обратно, (руб.);

Сисс. - стоимость исследования скважины, (руб.);

Сспо  - стоимость спускоподъемных операций, (руб.);

Свсп. - стоимость вспомогательных работ, (руб.);

Ссп.шаб. - стоимость спуска шаблона при ПВР, (руб.);

Спод.шаб. - стоимость подъема шаблона при ПВР, (руб.);

Спер.шаб. - стоимость пересоединение шаблона, (руб.).



Спзр = Р ∙ К



где:	Р - расценка на выполнение одной операции, (руб.);

К - количество операций, (опер.).



Спзр = 2422,71 ∙ 1 = 2422,71 (руб.)



Спр. = Р ∙ S



где:	Р - расценка за 1 км пройденной дороги, (руб.):

S - общий пройденный километраж дороги, (км).



Спр. = 43,09 ∙ 300 = 12927 (руб.)



Сисс. = P ∙ V /100;



где:	V - интервал исследования, (м);

Р - расценка на 100 м записи прибора, (руб.).



	Сисс. = 71,88 ∙ 150/100 = 107,82 (руб.)	

Сспо. = Р ∙ V/100;



где:	P - расценка на 100м записи прибора, (руб.);



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

V - общий интервал спуска и подъема прибора, (м).



Сспо = 27,11 ∙ 5950/100 = 1613,05 (руб.)



Свсп. = Р ∙ К;



где:	Р - расценка на выполнение 1 вспомогательной операции, (руб.);

К - количество операций, (опер.).



Свсп. = 806,51 ∙ 1 = 806,51 (руб.)



Ссп.шаб. = Р ∙ V /100



где:	P - стоимость на 100м спуска шаблона, (руб.);

V - общий интервал спуска шаблона, (м).



Ссп.шаб.  = 7,58 ∙ 2950/100 = 223,61 (руб.)



Спод.шаб. = Р ∙ V /100



где:	P - стоимость на 100м подъема шаблона, (руб.);

V - общий интервал подъема шаблона, (опер.).



Спод.шаб.  = 8,34 ∙ 2950/100 = 246,03 (руб.)



Спер.шаб. = Р ∙ К/100



где:	P - - расценка на выполнение 1 операции, (руб.);

K - количество операций, (опер.).



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

Спер.шаб.  = 25,79 ∙ 1 = 25,79 (руб.)



Собщ.=223,61+246,03+25,79+107,82+1613,05+12927+2422,71+806,51=18372,52 (руб.)



Общая стоимость исследования методом бокового каротажа составляет 18372 (руб.).



Общая итоговая стоимость исследования методом бокового каротажа с расчетом стоимости накладных расходов, плановых накоплений и стоимости интерпретации рассчитывается по формуле:

Собщ.итог = Собщ + Сн.р. + Сп.н + Синтер. 



где:	Собщ. - общая стоимость исследования скважины, (руб.);

Сн.р. - стоимость накладных расходов, (руб.);

Сп.н.  - стоимость плановых накоплений, (руб.);

Синтер. – стоимость интерпретации, (руб.).



Расчет стоимости накладных расходов и плановых накоплений. Стоимость накладных расходов, плановых накоплений (даны в процентном соотношении от общей стоимости работ), и стоимость интерпретации  находится в акт-наряде (см. приложение Б):

- Накладные расходы = 24,76(%); 

- Плановые накопления = 14,00(%);

- Стоимость интерпретации = 7055,26(руб.). 

Расчет стоимости накладных расходов и плановых накоплений рассчитывается по формулам:



Сн.р. = Собщ ∙ F/100



где:	Сн.р. - стоимость накладных расходов, (руб.);

Собщ - общая стоимость исследования скважины, (руб.);

F - накладные расходы, (%).



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

Сн.р. = 18372,52 ∙ 24.76/100 = 4549,04 (руб.)



Сп.н.  = (Сн.р. + Собщ.) ∙ H/100



где:	Сп.н  - стоимость плановых накоплений, (руб.);

Собщ - общая стоимость исследования скважины, (руб.);

Сн.р. - стоимость накладных расходов, (руб.);

H - плановые накопления, (%).   



Сп.н.  = (4549,04 + 18372,52) ∙ 14/100 = 3209,02 (руб.)                              



Собщ.итог = 18372,52 + 4549,04 + 3209,02 + 7055,26 = 33185,84 (руб.)



Общая итоговая стоимость исследования методом бокового каротажа составляет 33185,84 (руб.).





































Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЗА 1 МЕСЯЦ

Заработная плата представляет собой часть общественного труда, выраженного в денежной форме, которая поступает в личное пользование работника, при этом учитывается количество и качество выполняемых работ.

Организация оплаты труда предусматривает доведение до каждого работника единой мерой затрат труда, которая обеспечивается нормированием труда. 

На предприятиях для регулирования зарплаты и установления правильного соотношения в оплате труда применяется тарифная система оплаты труда. В настоящее время вводиться контрактная форма организации и оплаты труда.

Тарифная система оплаты труда предусматривает повременно-премиальную, сдельно-премиальную систем оплаты труда.

Сдельная форма оплаты труда предусматривает организацию заработной платы на основании фактически выполненной работы, а при повременной форме оплате труда на основе эффективного отработанного рабочего времени.

В ОАО «БНГФ» оплата труда производится по тарифной системе. 

Заработная плата партии за месяц включает оплату труда всех членов партии за месяц.

Для исследования скважины методом бокового каротажа в состав геофизической партии входят 5 человек (см. приложение В):

- начальник партии

- инженер

- каротажник-взрывник

- машинист подъемника

- машинист лаборатории

Расчет заработной платы геофизической партии производится по формуле:

ЗП = ЗН + ЗИ + ЗК/В + ЗМ/П + ЗМ/Л 





Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

где





:	ЗП – заработная плата геофизической партии за месяц, (руб.);

ЗН – заработная плата начальника партии за месяц, (руб.);

ЗИ – заработная плата инженера партии за месяц, (руб.);

ЗК/В – заработная плата каротажника-взрывника за месяц, (руб.);

ЗМ/П – заработная плата машиниста подъемника за месяц, (руб.);

ЗМ/Л – заработная плата машиниста лаборатории за месяц, (руб.).



Заработная плата начальника партии рассчитывается по формуле:



ЗН = ППОВ + ПР +  П  + Н + УК 



где:	ППОВ – повременная оплата труда за отработанное время, (руб.);

П – премия, (руб.);

ПР – приработок, (руб.);

Н – оплата труда за работу в ночное время, (руб.);

УК – уральский коэффициент, (руб.).



1. ППОВ – повременная оплата труда определяется как отношение должностного оклада к календарному фонду времени за месяц и умноженного на общее количество отработанных часов, (руб.)



ППОВ = Ч.т.с. ∙ Т 



где:	Ч.т.с. – часовая тарифная ставка, (руб.);

Т – количество отработанных часов, (ч).



Ч.т.с. = Д0 /КФ  



где:	Д0 – должностной оклад по предприятию, (руб.); 

КФ – календарный фонд рабочего времени, (ч).

Календарный фонд рабочего времени за месяц составляет 159 часов.



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

Ч.т.с. = 10900/159 = 68,50 (руб.)



ППОВ = 68,50 ∙ 156 = 10686 (руб.)



2. ПР – приработок у начальника партии составляет 20% от повременной оплаты труда, (руб.)



ПР = ППОВ ∙ 20%/100%



ПР = 10686 ∙ 20%/100% = 2137,20 (руб.)



3. П – премия у начальника составляет 50% от суммы повременной оплаты за отработанное время и приработка, (руб.)



П = (ППОВ + ПР) ∙ 50%/100%



П = (10686 + 2137,20) ∙ 50%/100% = 6416,59 (руб.)



4. Н – оплата труда за работу в ночное время составляет 50% от часовой  тарифной ставки начальника партии, которая составляет 68,50 (руб.), умноженное на количество отработанных ночных часов.



Н = Ч.Т.С. ∙ 50%/100% ∙ Д  



где:	Д – время работы в ночное время, (ч).



Н = 68,5 ∙ 50%/100% ∙ 14 = 479,50 (руб.)



5. УК – уральский коэффициент составляет 15% на все виды оплаты труда, (руб.)



УК = (ППОВ + Н + ПР + П) ∙ 15%/100% 



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

УК = (10686,00 + 479,50 + 2137,20 + 6411,60) ∙ 15%/100% = 2957,14 (руб.)



ЗН = 10686,00 + 479,50 + 2137,20 + 6411,60 + 2957,14 = 22671,44 (руб.)



Заработная плата начальника партии за 1 месяц равна 22671,44 (руб.)



Заработная плата инженера рассчитывается аналогично расчету заработной платы начальника партии:



ЗИ = ППОВ + ПР +  П  + Н + УК 



где:	ППОВ – повременная оплата труда за отработанное время, (руб.);

П – премия, (руб.);

ПР – приработок, (руб.);

Н – оплата труда за работу в ночное время, (руб.);

УК – уральский коэффициент, (руб.).



1. ППОВ – повременная оплата за отработанное время вычисляется по формуле:



ППОВ = Ч.т.с. ∙ Т 



где:	Ч.т.с. – часовая тарифная ставка, (руб.);

Т – количество отработанных часов, (ч).



Ч.т.с. = Д0 /КФ   



где:	Д0 – должностной оклад по предприятию, (руб.); 

КФ – календарный фонд рабочего времени, (ч).



Ч.т.с. = 7500/159 = 47,16 (руб.)



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

ППОВ = 47,16 ∙ 156 = 7358,50 (руб.)



2. ПР – приработок у инженера составляет 20% от повременной оплаты труда, (руб.)



ПР = ППОВ ∙ 20%/100%



ПР = 7358,50∙20%/100% = 1471,70 (руб.)



3. П – премия у инженера составляет 50% от суммы повременной оплаты за отработанное время и приработка.



П = (ППОВ + ПР) ∙ 50%/100%



П = (7358,50 + 1471,70 )∙50%/100% =4415,10 (руб.)



4. Н – оплата труда за работу в ночное время составляет 50% от часовой  тарифной ставки, умноженное на количество отработанных ночных часов, (руб.)



Н = Ч.Т.С. ∙ 50%/100% ∙ Д  



где:	Д – время работы в ночное время, (ч).



Н = 47,16∙50%/100%∙14 = 330,12 (руб.)



5. УК – уральский коэффициент составляет 15% на все виды оплаты труда, (руб.)



УК = (ППОВ + Н + ПР + П) ∙ 15%/100% 



УК = (7358,50 + 330,12 + 1471,70 + 4415,10)∙15%/100 = 2036,30 (руб.)



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

ЗИ = 7358,50 + 330,12 + 1471,70 + 4415,10 + 2036,30 =15611,70 (руб.)



Заработная плата инженера за 1 месяц равна 15611,70 (руб.)



Заработная плата каротажника-взрывника рассчитывается по формуле:



ЗК/В = ППОВ + П + ПР + Н + УК 



где:	ППОВ – повременная оплата труда за отработанное время, (руб.);

П – премия, (руб.);

ПР – приработок, (руб.);

Н – оплата труда за работу в ночное время, (руб.);

УК – уральский коэффициент, (руб.).

	

ППОВ – повременная оплата за отработанное время вычисляется по формуле:

		

ППОВ = Ч.Т.С. ∙ В



где:	Ч.т.с. – часовая тарифная ставка, (руб.);

В – количество отработанных часов, (ч).



Ч.т.с. = Д0 /КФ



где:	Д0 – должностной оклад по предприятию, (руб.); 

КФ – календарный фонд рабочего времени, (ч).



Ч.т.с. = 6500/159 = 40,88 (руб.)



ППОВ = 40,88∙156 = 6377,30 (руб.)



2. Н – оплата труда за работу в ночное время каротажника-взрывника составляет 50% от часовой тарифной ставки, умноженное на количество отработанных ночных часов (руб.)



Н = Ч.Т.С. ∙ 50% ∙ Д/100%



где:	Д – время работы в ночное время, (ч).





Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

Н = 40,88∙50%∙14/100% = 286,16 (руб.)



3. ПР – приработок каротажника-взрывника составляет 20% от повременной оплаты труда.



ПР = ППОВ ∙20%/100%



ПР = 6377,30∙20%/100% = 1275,46 (руб.)



 4. П – премия каротажника-взрывника по предприятию составляет 50% от суммы повременной оплаты труда и приработка, (руб.)



П = (ППОВ + ПР) ∙ 50%/100%



П = (6377,30 + 1275,46 )∙50%/100% = 3826,38 (руб.)



5 УК – уральский коэффициент составляет 15% на все виды оплаты труда, (руб.)



УК = (ППОВ + Н + ПР + П) ∙ 15%/100%



УК = (6377,30 + 286,16 + 1275,46 + 3826,38)∙15%/100% = 1764,80 , руб.



ЗК/В = 6377,30 + 286,16 + 1275,46 + 3826,38 + 1764,80 = 13530,10, руб.



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

Заработная плата каротажника-взрывника за 1 месяц равна 13530,10 (руб.)

Заработная плата машиниста подъемника производится по формуле:



ЗМ/П = ППОВ + Н + ПР + ДВ + П + УК 

где:	ППОВ – повременная оплата труда, (руб.);

Н – оплата труда за работу в ночное время, (руб.);

ПР – приработок, (руб.);

ДВ – доплата за вождение, (руб.);

П – премия, (руб.);

СК – уральский коэффициент, (руб.).



	ППОВ – повременная оплата за отработанное время вычисляется по формуле:



ППОВ = Ч.Т.С. ∙ В



где:	Ч.Т.С. – часовая тарифная ставка, (руб.);       

В – общее количество отработанных часов, (ч). 



Ч.т.с. = 5600,00/159 = 35,22 (руб.)



ППОВ = 35,22 ∙ 156 = 5494,30 (руб.)



2. Н – оплата за ночное время работы составляет 50% от часовой тарифной ставки, умноженное на количество отработанных ночных часов, (руб.)



Н = Ч.Т.С. ∙ 50%/100% ∙ Д 



где:	Д – время работы в ночное время, (ч). 





Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

Н = 35,22∙50%/100%∙14 = 246,56 (руб.)



3. ПР –приработок составляет 20% от повременной оплаты труда, (руб.)



ПР = ППОВ ∙ 20%



ППР = 5494,30 ∙ 20%/100% = 1098,86 (руб.)



4. ДВ – доплата за вождение составляет 15% от повременной оплаты труда, (руб.)



ДВ = ППОВ ∙ 15%/100%



ДВ = 5494,30 ∙ 15%/100% = 824,14 (руб.)



5. П – премия составляет 50% от повременной оплаты труда и приработка, (руб.)



П = (ППОВ + ПР) ∙ 50%, руб.



П = (5494,30 + 1098,86) ∙ 50%/100% = 3296,58, руб.



6. УК –уральский коэффициент составляет 15% на все виды работ, (руб.)



УК = (ППОВ + Н + ППР + ДВ + П) ∙ 15%/100%



УК =(5494,30 + 246,56 + 824,14 + 1098,86 + 3296,58)∙15%/100 = 1644(руб.)



ЗМ/П = 5494,30+246,56+824,14+1098,86+3296,58+1644,00 = 12604,44(руб.)



Заработная плата машиниста лаборатории рассчитывается аналогично расчету заработной платы машиниста подъемника:

ЗМ/Л = ППОВ + Н + ПР + ДВ + П + УК 



1. ППОВ = Ч.Т.С. ∙ В 



Ч.т.с. = 4900,00/159 = 30,81 (руб.)



ППОВ = 30,81 ∙ 156 = 4806,36 (руб.)



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01



2. Н = Ч.Т.С. ∙ 50% ∙ Д 

Н = 30,81∙50%/100%∙14 = 215,60 (руб.)



3. ПР = ППОВ ∙ 20%

ПР = 4806,36 ∙ 20%/100% = 961,28 (руб.)



4. ДВ = ППОВ ∙ 15%/100% 

ДВ = 4806,36 ∙ 15%/100% = 720,95 (руб.)



5..П = (ППОВ + ПР) ∙ 50%/100%

П = (4806,36 + 961,28) ∙ 50%/100% = 2883,82 (руб.)



6. УК = (ППОВ + Н + ПР + ДВ + П) * 15%/100%

УК=(4806,36 + 215,60 + 720,95 + 961,28 + 2883,82)∙15%/100=1438,20 (руб.)



ЗМ/Л=4906,36 + 215,60 + 720,95 + 961,28 + 2883,82 + 1438,20=11169,73 (руб.)



Общая заработная плата:



ЗП = 22671,44 + 15611,70 + 13530,10 + 12604,44 + 11026,20 = 75443,88, руб.



Средняя заработная плата на одного члена партии составляет:



75443,88/5 = 15088,77, руб.



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ОУГР ОАО «БНГФ» 

	Достижения в нефтяной геофизике не снимают актуальности повышения эффективности геофизической разведки и промыслово-геофизических исследований. Постоянно усложняющиеся геотектонические условия поисково-разведочных работ на нефть и газ, необходимость увеличения прироста запасов промышленных категорий, расширение круга решаемых геофизикой задач требует не только внедрение новейших достижений науки и техники в производственной деятельности геофизических организаций, но также повышения эффективности и качества управления геофизическими работами.

	Совершенствование управления геофизическими работами всегда было актуальной задачей, затрагивающей организационную структуру управления, методы планирования работ, проблемы материального и морального стимулирования работников геофизических предприятий и ряд других вопросов.

	Если в разведочной геофизике оценка результатов и планирование включает в себя наряду с технико-экономическими показателями и геологические результаты (число подготовленных объектов), то в промысловой геофизике учитывать геологические результаты еще сложнее. Это объясняется многообразием применяемых видов и методов ГИС и решаемых этими методами задач.

	В настоящее время существует определенный разрыв между методами планирования финансирования и оценкой результатов ГИС с одной стороны и их геологической эффективности с другой.

	На предприятии многое делают для повышения эффективности промыслово-геофизических работ. Так, например, приобретаются новые приборы, станции, геофизические подъемники. Предприятие закупает комфортабельные подъемники, в которых имеется кондиционер, для работы при минусовых температурах, и предусмотрены места для отдыха членов партии. В этом году в ОУГР завезли аппаратуру акустического каротажа МАК-8, индукционного - АИК-5М, электрического - К1-723М, для инклинометрии – 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

37

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

ИММН, что позволило повысить качество исследований, существенно снизить трудоемкость работ, а также привело к снижению стоимости исследований. 

	Повышение эффективности управления геофизическими работами невозможно без широкого использования электронно-вычислительной техники. Перспективы дальнейшего развития геофизических методов исследований скважин связаны с решением следующих вопросов:

		Совершенствование теоретических основ и создание геофизических методов исследований разрезов скважин, базирующихся на изучении электромагнитных, радиоактивных и других полей.

		Проведение комплексных исследований разрезов скважин.

		Разработка и совершенствование скважинной аппаратуры и методики проведения геофизических исследований в различных геологических и скважинных условиях.






Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

38

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе была рассчитана стоимость исследования скважины методом бокового каротажа, на примере деятельности предприятия «Октябрьское управление геофизических работ» (ОУГР). 

Была изучена организационная структура ОУГР, изучены и сопоставлены технико-экономические показатели за два полугодия 2009 года, в результате которых можно сделать вывод, что за 2 полугодие 2009 года на данном предприятии (ОУГР) в общем произошел технический и экономический рост, по сравнению с предыдущем периодом - 1 полугодие 2009 года. 

На конкретном примере была рассмотрена и рассчитана трудоемкость исследования скважины методом бокового каротажа, которая в итоге составила 14,25 (партия/час). 

Также была рассчитана стоимость исследования скважины методом бокового каротажа, которая в результате составила 331853,84 (руб.), с учетом плановых накоплений, накладных расходов, и расходов на интерпретацию.

Был изучен состав геофизической партии, в которую входят начальник партии, инженер, каротажник-взрывник, машинист подъемника и машинист лаборатории, а также рассчитана заработная плата каждого работника за месяц, общая заработная плата партии за месяц, а также средняя заработная плата. 

Предложены пути повышения эффективности промыслово-геофизических работ в условиях ОУГР.




Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

39

КР 130201.01. 01 ОПД 14.01.01

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

		В. Ф. Шматов. Экономика, организация и планирование  производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. М., Недра

		В. Е. Тищенко. Экономика, организация и планирование нефтегазоразведочных работ. М., Недра

С. Г. Комаров. Геофизические методы исследования скважин. М., Недра

		В. И. Егоров «Экономика нефтегазодобывающей промышленности», Москва, Недра, 1979 год.

		Ф. Ф. Дунаев «Экономика нефтяной и газовой промышленности», Москва, Недра, 1990 год.

		«Межотраслевые нормы времени на геофизические исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ», Москва 1990 год, «Производственно - отраслевые нормы на геофизические услуги в скважинах на нефть и газ»

		«Единые районные единичные расценки на геофизические исследования в скважинах, пробуренных на нефть и газ», Госстрой 1990 год

		Сборник норм основных расходов на геологоразведочные работы (СНОР), выпуск 3 «Геофизические работы», МУГИС 1998 год.

		Сборник сметных норм на геологоразведочные работы (ССН), выпуск 3 «Геофизические работы», часть 6. Скважинная геофизика, Москва «ВИЭМС» 1992год

Курсовая работа оформлена в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД:  ГОСТ 2.105-95               Общие требования к текстовым документам

	 ГОСТ 2.301-68                Форматы      

	 ГОСТ 2.302-68                Масштабы

 ГОСТ 2.303-68                Линии чертежа

 ГОСТ 2.304-81                Шрифты чертежные 

 ГОСТ 2.104-68                Основные надписи

 ГОСТ 2.109-73                Основные требования к чертежам

 ГОСТ 2.316-68                Правила нанесения на чертежах надписей,

                              технических требований и таблиц

 ГОСТ 2.321-84                Буквенные обозначения