Планирование опытно-конструкторской разработки ОКР

Планирование опытно-конструкторской разработки (ОКР)

	

	


	Введение

	

	Хроматограф «Кристалл 2000» - лабораторный, аналитический, газовый хроматограф универсального назначения. Область применения – анализ жидких и газовых проб сложных органических соединений, в том числе содержащих галогены, фосфор, серу, при выполнении исследовательских работ и аналитическом контроле лабораторных и производственных процессов в микробиологической, медицинской, пищевой, химической и других отраслях народного хозяйства.

	Хроматограф является индивидуально градуируемым измерительным прибором, предназначенным для идентификации компонентов анализируемой смеси и измерения их относительного или абсолютного количества в единицах концентрации или массы соответственно.

	Прибор предназначен для качественного обнаружения и количественного определения нефтепродуктов и ГСМ, наркотических средств, спиртов и спиртосодержащих жидкостей, лекарственных препаратов, отравляющих веществ раздражающего действия, жиров, масел растительного и животного происхождения, препаратов биологического действия (пестициды, инсектициды) контроля качества парфюмерных изделий промышленного изготовления (духи, одеколон), эфирных масел, хмеля и других растений. Возможность использования полного набора детекторов. Полная автоматизация от ввода пробы, контроля параметров работы до обработки получаемой информации и результатов анализа в виде документов.

	

	


	Расчет суммарной трудоемкости и заработной платы на опытно-конструкторские работы

	

	Таблица 1.

	Матрица экспериментальных оценок трудоемкости

	Этапы ОКР

	1 эксперт

	2 эксперт

	3 эксперт

	tср

	

	tmin

	tн.в.

	tmax

	tmin

	tн.в.

	tmax

	tmin

	tн.в.

	tmax

	

	1. Разработка ТЗ

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	1.1 Сбор, систематизация и обработка данных.

	2

	3

	5

	3

	4

	5

	2

	4

	6

	5

	1.2 Анализ данных.

	1

	2

	3

	2

	3

	4

	1

	3

	5

	3

	1.3 Выработка требований к изделию.

	5

	7

	10

	7

	8

	9

	6

	8

	10

	8

	1.4 Составление ТЗ.

	1

	3

	5

	2

	4

	6

	2

	3

	4

	4

	1.5 Утверждение ТЗ.

	2

	3

	4

	3

	4

	6

	1

	2

	3

	3

	Итого

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	23

	2. Техн-ое предложение.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	2.1 Анализ требований ТЗ.

	2

	5

	6

	1

	3

	5

	3

	5

	7

	4

	2.2 Анализ исходных данных.

	4

	7

	10

	7

	9

	12

	6

	9

	14

	9

	2.3 Разработка и выбор структурной схемы изделия.

	8

	10

	13

	9

	11

	14

	5

	10

	15

	11

	2.4 Расчет параметров.

	6

	8

	10

	7

	9

	11

	9

	10

	11

	9

	2.5 Составление ТП.

	4

	6

	8

	5

	6

	7

	2

	4

	6

	6

	2.6 Утверждение ТП.

	2

	3

	4

	3

	4

	6

	1

	2

	3

	3

	Итого

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	42

	3. Эскизный проект.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	3.1Разработка возможных вариантов схем.

	6

	9

	12

	6

	10

	15

	7

	11

	13

	10

	3.2 Разработка КД, соста-вление спецификаций материалов

	3

	4

	5

	4

	5

	6

	3

	5

	7

	5

	3.3 Составление и утверждение ЭП.

	2

	5

	6

	1

	3

	5

	3

	5

	7

	4

	Итого

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	19

	4. Технический проект.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	4.1 Разработка схемы, пла-ты и сборочного чертежа.

	20

	25

	30

	22

	25

	31

	25

	32

	35

	27

	4.2 Изготовление, сборка и монтаж образца.

	29

	33

	37

	30

	37

	42

	35

	40

	45

	37

	Этапы ОКР

	1 эксперт

	2 эксперт

	3 эксперт

	tср.

	

	tmin

	tн.в.

	tmax

	tmin

	tн.в.

	tmax

	tmin

	tн.в.

	tmax

	

	4.3 Лабораторные испытания и регулировка опытного образца.

	18

	24

	39

	21

	30

	45

	36

	45

	60

	33

	4.4 Доработка КД по результатам изготовления и испытаний.

	17

	22

	27

	17

	22

	32

	22

	27

	32

	24

	4.5 Оформление документации.

	10

	15

	20

	12

	15

	21

	15

	20

	25

	17

	4.6 Составление и утверждение ТП.

	5

	7

	10

	4

	7

	11

	6

	8

	13

	8

	Итого

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	146

	

	При определении трудоемкости ОКР, отличающейся высокой степенью новизны, применяют методы экспериментальных оценок, даваемых специалистами. Каждый эксперт устанавливает три вероятностные оценки трудоемкости этапов: минимально-возможная (tmin), наиболее вероятная (tHB), максимально-возможная (tmax), трудоемкости выполнения этапов. Участие в оценке принимают три эксперта. Ожидаемая трудоемкость выполнения этапа определяется по формулам, принятых в системе сетевого планирования.

	

	; ;

	

	где i - номер этапа;

	j – условный номер эксперта

	

	опытный конструкторский трудоемкость бюджет

	


	Таблица 2

	Квалификационный и количественный состав исполнителей

	Этапы ОКР

	Исполнители

	Трудоем-

	кость, ч.

	Прод-сть

	работы, дн.

	График выпол-я

	работы

	

	Должность

	Кол-во,чел

	

	

	

	1. Разработка ТЗ

	

	

	

	

	

	1.1 Сбор, систематизация и обработка данных.

	Инженер 2 кат.

	1

	5

	1

	12.01

	1.2 Анализ данных.

	

	Инженер 1 кат.

	1

	3

	1

	13.01

	1.3 Выработка требо-ваний к изделию.

	Инженер 1 кат.

	1

	8

	1

	14.01

	1.4 Составление ТЗ.

	Руководитель

	1

	4

	1

	15.01

	1.5 Утверждение ТЗ.

	Руководитель

	1

	3

	1

	16.01

	Итого

	

	

	23(10%)

	5

	

	2. Техн-ое предложение.

	

	

	

	

	

	2.1 Анализ требований ТЗ.

	Руководитель

	1

	4

	1

	19.01

	2.2 Анализ исходных данных.

	Инженер 1 кат.

	1

	9

	2

	20.01

	2.3 Разработка и выбор структурной схемы изделия.

	Инженер 2 кат.

	1

	11

	2

	22.01

	2.4 Расчет параметров.

	Инженер 1 кат.

	1

	9

	2

	26.01

	2.5 Составление ТП.

	Руководитель

	1

	6

	1

	28.01

	2.6 Утверждение ТП.

	Руководитель

	1

	3

	1

	29.01

	Итого

	

	

	42(18,3%)

	9

	

	3. Эскизный проект.

	

	

	

	

	

	3.1Разработка возможных вариантов схем.

	Инженер 1 кат.

	1

	10

	2

	30.01

	3.2 Разработка КД, составление спецификаций материалов

	Инженер 1 кат.

	1

	5

	1

	3.02

	3.3 Составление и утверждение ЭП.

	Руководитель

	1

	4

	1

	4.02

	Итого

	

	

	19(8,3%)

	4

	

	4. Техн-ий проект.

	

	

	

	

	

	4.1 Разработка схемы, платы и сборочного чертежа.

	Инженер 1 кат.

	1

	27

	4

	5.02

	4.2 Изготовление, сборка и монтаж образца.

	лаборант

	1

	37

	5

	11.02

	4.3 Лабораторные испытания и регулировка опытного образца.

	лаборант

	1

	33

	5

	18.02

	4.4 Доработка КД по результатам изгото-вления и испытаний.

	Инженер 2 кат.

	1

	24

	3

	26.02

	4.5 Оформление документации.

	Инженер 1 кат.

	1

	17

	3

	2.03

	4.6 Составление и утверждение ТП.

	Руководитель

	1

	8

	1

	5.03

	Итого

	

	

	146(63,4%)

	21

	

	

	Для составления календарных план-графиков выполнения ОКР необходимо знать продолжительность отдельных работ в днях. Она может быть вычислена по формуле:

	

	

	

	Dpi – продолжительность выполнения i-той работы в днях;

	Tpi – трудоемкость выполнения i-той работы в часах;

	8 – продолжительность рабочего дня;

	Rpi – число работников, одновременно занятых выполнением i-ой работы, человек;

	KBH – плановый коэф-т выполнения норм разработчиками (обычно KBH =1-1,1).

	Расчетную величину Dpi будем округлять в большую сторону до целых дней.

	Одновременно с расчетом трудоемкости определяется состав и квалификация исполнителей ОКР. При этом учитывается характер и сложность выполненных работ, опыт предшествующих и аналогичных разработок по данной тематике, а также рекомендации, содержащиеся в нормативно-справочной и методической литературе. График выполнения работы составляется с учетом выходных и праздничных дней.

	


	Таблица 3

	Расчет тарифной зарплаты исполнителей

	Исполнители

	Кол-во,

	чел.

	Суммар. труд-сть, ч.

	Часовая тарифная ставка, р./ч.

	Месячный оклад, р./м.

	Суммарная тарифная зарплаты с учетом уральского коэф., р.

	Руководитель

	1

	32

	20,59

	3500

	757,71

	Инженер 1 кат.

	1

	88

	17,65

	3000

	1786,18

	Инженер 2 кат.

	1

	40

	14,7

	2500

	676,20

	лаборант

	1

	70

	5,8

	1000

	466,90

	Итого

	

	230

	

	

	3686,99

	

	Плановое количество часов Тпл=170(ч)

	Суммарная тарифная заработная плата с учетом уральского коэффициента 15%

		

		ЗП=; Тф – время фактической работы.

	

	Таблица 4

	Расчет затрат на материалы, покупные изделия и полуфабрикаты

	Наименование материала

	Единицы измерения

	Кол-во шт.

	Цена единицы,р./шт.

	Стоимость, р.

	Ватман А1 ГОСТ 7277-54

	Лист

	2

	5,00

	10,00

	Бумага

	Лист

	30

	0,20

	6,00

	Ручка

	шт.

	3

	2,00

	6,00

	Карандаш

	шт.

	3

	2,00

	6,00

	Ластик

	шт.

	2

	2,00

	4,00

	Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76

	кг.

	0,05

	20,00

	1,00

	Флюс ФКСп ОСТ4.ГО.029.200

	кг.

	0,05

	20,00

	1,00

	Стеклотекстолит СФ-1-35-1,5

	ГОСТ 10316-78

	кг.

	0,05

	25,00

	1,25

	Провод ПЭВ-0,2

	м.

	0,2

	5,00

	1,00

	Провод ПЭВ-0,5

	м.

	0,5

	5,00

	2,50

	Конденсаторы ОЖО 464.139ТУ

	

	

	

	

	К53-25В-1мкФ

	шт.

	1

	2,50

	2,50

	К53-25В-33мкФ

	шт.

	6

	3,00

	18,00

	К53-16В-100мкФ

	шт.

	7

	4,00

	28,00

	К10-17Б-М1500-470пФ

	шт.

	1

	3,00

	3,00

	К10-17Б-Н90-0,1мкФ

	шт.

	1

	3,50

	3,50

	К10-17Б-Н90-0,01мкФ

	шт.

	1

	2,50

	2,50

	Катушка индуктивности

	шт.

	2

	5,00

	10,00

	Резисторы ОЖО. 467.164ТУ

	

	

	

	

	Р1-8-0,125-1 кОм

	шт.

	6

	1,00

	6,00

	Р1-8-0,125-16 Ом

	шт.

	1

	0,50

	0,50

		Р1-8-0,125-22Ом

	шт.

	1

	0,80

	0,80

		Р1-8-0,125-150 кОм

	шт.

	1

	1,50

	1,50

		МЛТ-0,125-100 кОм

	шт.

	3

	0,20

	0,60

		Транзисторы

	

	

	

	

		IRF4905

	шт.

	1

	1,00

	1,00

		IRF7509

	шт.

	1

	1,00

	1,00

		IRF3205

	шт.

	1

	1,50

	1,50

		Диоды аАО.339.254ТУ

	

	

	

	

		КД522Б

	шт.

	1

	5,00

	5,00

		30BQ040

	шт.

	1

	7,00

	7,00

		Трансформатор

	шт.

	1

	10,00

	10,00

		Микросхема UC3843

	шт.

	1

	15,00

	15,00

		Корпус

	шт.

	1

	30,00

	30,00

		Всего

	

	

	

	185,55

		ТЗР(%)

	

	

	

	18,56

		Итого

	

	

	

	204,11

	

	Расчет затрат на ОКР

	

	Сметная калькуляция составляется основными отделами-исполнителями работ с участием руководителя темы, проверяется плановым отделом и является основным плановым документом, на базе которого осуществляется финансирование, планирование и учет затрат на выполнение ОКР. Затраты на ОКР являются капитальными вложениями. Капитальные вложения определяются на основе составления сметы затрат на проведения ОКР. Смета затрат включает:

	стоимость материалов, покупных изделий и полуфабрикатов;

	расходы на оплату труда;

	накладные расходы;

	отчисления на единый социальный налог;

	прочие расходы.

	

	Таблица 5

	Бюджет выполнения ОКР

	Статьи затрат

	Сумма затрат

	Структура затрат

	(в % к итогу)

			Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты

	200

	1,6

			Расходы на оплату труда

	3690

	28,8

			Накладные расходы

	7370

	57,8

			Социальный налог

	1310

	10,3

			Прочие расходы

	180

	1,5

	Итого

	12760

	100%

	

	Расходы на ОКР планируется компенсировать за счет дальнейших продаж устройства.

	Отчисления на социальные налоги (26,2%): 

	

	СЕСН.=Ртар. ·0,262=1310руб.

	

	Накладные расходы: 

	

	С н.р. =Ртар.·2=7370руб.

	

	Прочие расходы - расходы, неучтенные в других статьях - 5%:

	

	Спр.=Ртар. ·0,05=185 руб.

	




	Расчёт себестоимости изделия

	

	Рассчитать производственную себестоимость изделия по статьям калькуляции.

	1. Материальные затраты: 200 руб.

	2. Расходы по оплате труда: 3690 руб.

	3. Социальный налог: 1310 руб.

	4. Специальные расходы: 500 руб.

	5. Общепроизводственные расходы:

	

	ОПР= А

	

	А-амортизация

	А=(ОФ*На)/100%

	На=100/Тсл ; На- норма амортизации

	Тсл= 5лет

	

	А=(1000*20)/100%=200 руб.

	6. Общехозяйственные расходы:

	0 руб.

	С-производственная себестоимость.

	

	С= (1-6 статей калькуляции)

	С=200+3690+1310+500+200=5900 руб.

	

	Технико-экономические показатели

	Показатели

	Проектируемый вариант

	1. Технические показатели:

	Вх. напряжение, В

	Вых. напряжение, В

	Максимальный ток нагрузки, А

	Частота преобразования, кГц

	

	24

	5

	10

	120

	КПД, %

	Нестабильность вых.напряжения, %

	Интервал рабочей температуры

	Окружающей среды, С

	95

	0,5

	

	-10…+70

	2. Экономические показатели:

	Бюджет ОКР, руб.

	Себестоимость изделия, р./изд

	Трудоёмкость, ч

	

	12800

	5900

	146

	




	Заключение

	

	В работе сделан плановый и экономический расчеты ОКР. При расчете трудоемкости был использован метод экспериментальных оценок, в котором участвовало три эксперта, каждый из которых устанавливает tmin, tн.в., tmax. Суммарная трудоемкость составила 230 часов.

	Далее был составлен график выполнения работ с учетом выходных и праздничных дней с 12.01 по 5.03, что составило 39 рабочих дней. Одновременно с расчетом трудоемкости определили состав исполнителей и их квалификацию: руководитель, инженер 1 категории, инженер 2 категории и лаборант. Наибольшая трудоемкость пришлась на инженера 1 категории, соответственно у него наибольшая зарплата. При расчете бюджета затрат на выполнение ОКР наибольшая сумма затрат пришлась на статью «накладные расходы». Всего на разработку затрачено 12662 руб.