Международная экономика кон.раб N2 по теме Организация и планирование научно-исследовательской и

15





МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

ЧЕРКАССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

(ЧИУ)

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА

250018, г. Черкассы, ул. Нечуя Левицкого, 16

















КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2

по дисциплине



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ









Профессор, к.т.н.                                                             И. С. Задорожний





Студент гр. ЗМУ-61                                                          О. В. Ивушкин

Вариант 5/21







1999





СОДЕРЖАНИЕ



1. Техническое задание (ТЗ) по выполнению ОКР по 

    разработке машины офсетной печати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Рабочий план график . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

3. Трудоёмкость этапов и стадий разработки ОКР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

4. План-график выполнения ОКР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

5. Заказ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

6. Акт технической приемки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

7. Акт сдачи-приёмки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

8. План отчёт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14





















































Утверждаю

начальник

 сентябрь 2000

Техническое задание по выполнению ОКР

по разработке машины офсетной печати

1. Назначение ОКР.

Разработка машины офсетной печати. Группа новизны Б, группа сложности 4.

2. Основание для выполнения ОКР.

Основанием является методическое указание «Организация и управление НИОКР». Задание ОКР №5 вариант №21.

3. Состав.

В состав будут входить: пояснительная записка и макет.

4. Основные требования.

4.1 Перечень типовых технологических процессов на каждую деталь.

4.2 Перечень ТЗ на разработку СТО и оснастки.

4.3 Перечень технологических инструкций.

4.4 Разработка КО на КЭС.

4.5 Составление перечня ТО на опытный образец. 

4.6 Разработка кинематической схемы образца,

4.7 Ведомость спецификации, ссылочных документов и держателей подшипников.

4.8 Метрологическая экспертиза.

4.9 Расчеты (стоимостные, расчет размерных цепей, прочности конструкций, графоаналитические).

4.10 Габаритные чертежи.

4.11 КО на изготовление тары.

4.12 Разработка и согласование ВП.

4.13 Разработка электромонтажных чертежей.

4.14 Разработка ТУ.

4.15 Ведомость материалов.

4.16 ТЗ на спец оснастку.

4.17 Проектирование специальной оснастки (кондуктор, штамп, ее форма, инструмент)

4.18 Инспекция КО оснастки,

4.19 Разработка подетально-специфицированных норм расхода материалов.

4.20 Проект программы и методики проведения предварительных испытаний опытного образца изделия.

4.21 Разработка эксплуатационной документации на опытный образец, КЮ-прибора, стенды.

5. Состав отчета

5.1 ТЗ

5.2 План-график проведения ОКР

5.3 Заказ

5.4 Структура подразделения для выполнения ОКР.

5.5 Отчетные документы.

5.5.1 Акт технической приемки этапа.

5.5.2 Акт финансовый.

5.5.3 План отчет за квартал.

6. Срок проведения работ 18 месяцев

стоимость ч/мес. – 400.

Менеджер проекта    _________________







Утверждаю

Главный конструктор

Предприятия

__________________

______________2000

РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК

Этап

Под этап

Наименование этапов, содержание работ

Исполнительное подразделение

План Отчет

Трудоем(н.час.)

Срок исполнения

Сметная стоимость, грн.

03



		Разработка предварительного проекта технологического процесса оп. образца изделия с присвоением документации литеры «П»















		Рабочий проект













0100

Разработка перечня спец. технологий 





1600







0200

		Разработка перечня типовых технологических процессов на каждую деталь





12000







0300

Разработка перечня ТЗ на разработку СТО и оснастки





12000







0400

Разработка перечня технологических инструкций





1800















27400

155,7ч/м



62272,73

04



Разработка РД образца изделия













0100

Разработка КД, предназначенной для изготовления опытного образца изделия, оснастки и инструмента













0101

Разработка комплекта КД на образец













0101.01

Составление перечня ТД на оп. образец





12







0101.02

Разработка чертежей контрольных сборок





2310







0101.03

Разработка чертежей деталей





16000







0101.04

Проведение тех. контроля КД





1656







0101.05

Отработка чертежей на технологичность





414







0101.06

Разработка кинематич. схемы образца





221







0101.07

Разработка сборочных чертежей мех части





15400







0101.08

Разработка спецификаций





525







0101.09

Разработка ведомости: спецификации, ссылочных док. и держателей подлинников





100







0101.10

Проведение метрологической экспертизы чертежей





3240







0101.11

Разработка ТЗ для подразделений-соисполнителей





48









Согласование ТЗ





9,6







0101.12

Проведение метрологической экспертизы





168







0101.13

Проведение расчетов (точностных, расчет размерных цепей, прочности конструкций, ЗИП, графоаналитический)





357,5







0101.14

Разработка габаритных чертежей





546







0101.15

Разработка КД на изготовление тары





192







0101.16

Разработка карт рабочих режимов





187,5







0101.17

Разработка СХЭ опытного образца





436,1







0101.18

Разработка и согласование ВП





1087,5







0101.19

Разработка электромонтажных чертежей (блоков, пультов)





1650







0101.20

Разработка КД на микросборки опытного образца





437,5







0101.21

Разработка чертежей печатных плат





1100







0101.22

Разработка ТУ





775







0101.23

Проведение метрологической экспертизы ТУ





62,5







0101.24

Проведение нормоконтроля 





1200







0101.25

Снятие копий документации на копировально множительном оборудовании





40









Комплектование и выдача копий





400







0101.25.01

Увязка заимствованных электросхем





460







0101.26

Копирование КД и ТД на кальку





75







0101.27

Сверка копий с оригиналом





10,7







0101.28

Машинописные работы





320







0101.29

Увязка заимствованных детелей





3200















52640,9

299,1 ч/м



119638,41

05



Разработка КЭС, КЮП, КИА













0102

Разработка комплекта КД на оснастку, инструмент оборудование













0102.01

Разработка КД на КЭС





3750







0102.02

Разработка СХЭ КЭС 





1985







0102.03

Разработка и согласование ВП наКЭС





36,25







0102.04

Разработка СХО на КЮП 





800







0102.05

Разработка КД на КЮП





15980







0102.06

Разработка СХЭ КИА для оп. образца





429







0102.07

Разработка КД КИА для оп. образца





44000















66980

380,6ч/м



152227,27

06



Разработка программного обеспечения













0103

Разработка програмного обеспечения 













0103.01

Программирование и отладка программы





1256







0103.02

Разработка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ





330







0103.03

Разработка, согласование и утверждение порядка и методики испытаний програмного продукта





64







0103.04

Проведение предварительных (государственных, приемосдаточных и др.) испытаний





130

























0103.05

Корректировка программы и программной документации по результатам испытаний





500







0103.06

Подготовка и передача программы и программной документации для сопровождения





130















2410

13,7 ч/м



5477,27

07



Разработка технологической документации и спецоснастки













0200

Разработка технологических документов, предназначенных для изготовления оп. образца в объеме, определенном потребностями и масштабом опытного производства













0202

Разработка ведомостей материалов ВМ





132







0203

Разработка и утверждение графика подготовки производства ГПП





1600







0204

Разработка ТЗ на спецоснастку





64







0205

Проектирование спецоснастки





320







0206

Инспекция КД оснастки





25







0207

Разработка техпроцессов





13300







0208

Разработка подетально-специфици-рованных норм расхода материала





160







0209

Разработка, согласование и утверждение заключения о технологичности изделия





25







0210

Проведение технологической подготовки производства тары





24















15650

88,9 ч/м



35568,18

08



Разработка эксплуатационной документации













0300

Разработка эксплуатационной документации 













0301

Разработка проекта программы и методики проведения предварительных испытаний оп. образца изделия





735







0302

Разработка эксплуатационной документации (ТО, ИЭ, ПС и т.д.) на оп. образец, КЮ-приборы, стенды, НСИ (нестандартные средства испытаний)





600







0303

Составление перечня эл.схем и разбивка по папкам





1







0304

Расчет содержания драгметалов





25







0305

Согласование ЭД с ОТТ





70







0306

Нормоконтроль ЭД





105







0307

Метрологическая экспедиция ЭД





3







0308

Снятие копий с ЭД





38,4







0309

Разработка иллюстраций к ЭД





610







0310

Разработка методики юстировки и настройкиобразца, НСИ, нестандартизированных методик измерений подлежащих метрологической аттестации  





6,2







0400

Согласование и утверждение у заказчика документации





1,5







0401

Разработка уведомления о готовности технической документации





8







0402

Приемка





8







0403

Доработка РКД





11026







0404

Повторное рассмотрение на НТС





140







0405

Получение приемо-сдаточного акта о передаче копий рабочей конструкторской документации головному изготовителю





200















13577,1

77,14



30857,27



ИТОГО





178658



406040,91



Менеджер проекта ______________ 

Начальник ведущего отдела ________ 

Начальник отделения _________________

Начальник ППО _________________________







































Трудоёмкость этапов и стадий разработки ОКР

Этапы и стадии разработки

Трудоемкость, н.час

1. Разработка ТЗ

3573,16

2. Разработка технического предложения

50024,24

3. Разработка эскизного проекта

85755,84

4. Разработка технического проекта

128633,76

5. Разработка рабочей документации

178658,00

6. Изготовление одного опытного образца

107194,80

7. Проведение (участие) в предварительных испытаниях

35731,60

8. Корректировка технической документации

35731,60

9. Доработка опытного образца

23582,86

10. Предъявление опытных образцов на гос. испытание

3573,16

11. Участие в гос. испытаниях

29299,91

12. Корректировка технической документации по результатам гос. испытаний и подготовка к серийному пр-ву.

32873,07

ВСЕГО:

714632





Менеджер проекта _______________________





































		Согласовано 											     Утверждено

Главный инженер									Главный конструктор

		_______________									___________________

		___________2000 г.									______________ 2000 г.

		

План-график

выполнения ОКР

Тема: «машина офсетной печати»

Вариант 5/21.



№ эт.

		Наименование этапов

Испол нители работ

2000

2001

2002

Примечания







9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2



1

Разработка ТЗ

	17







		





























1,2

2

Разработка ТП

	235





































1,21

3

Разработка ЭП

	200





































1,22

4

Разработка технического проекта

	200





































1,22

5

Разработка рабочей документации

	210





































1,21

6

Изготовление опытного образца

	250





































1,22

7

Проведение (участие) в предварительном испытании

	170





































1,2

8

Корректировка ТО по результатам предва рительного испытания

	170





































1,2

9

Доработка опытного образца

	224





































1,2

10

Предъявление образ цов на гос. испытании

	34





































1,2

11

Участие в гос. испытаниях

	138





































1,21

12

Корректировка ТО по результатам гос. испы таний 

	156





































1,2





Менеджер проекта _________				Начальник ведущего отдела __________

Менеджер по теме _________				Начальник отделения _______________











Заказ № 5/21.

Согласовано 																	Утверждаю

Руководитель подразделения 											Начальник глав. конструктор

темодержателя

На выполнение работ по теме

«Машина офсетной печати»

Основание на выполнение работы

Т3№

Источник финансирования

Подразделения исполнители

Сроки исполнения: начало-01.09. 2000 окончание 28.02. 2002

Этап

Наименование этапа виды работ

Сроки выполнения

Подразделение 

Всего, осн з/п, грн

В том числе по кварталам

Всего трудоемкость, ч/м

В том числе по кварталам





начало

окончание





2000

2001

2002



2000

2001

2002













III

IV

I

II

III

IV

I



III

IV

I

II

III

IV

I

1

Разработка ТЗ

1.09.

29.09

2

8160

8160













20,4

20,4













2

Разработка ТП

2.10

31.10

2

113760



113760











284,4



284,4











3

Разработка ЭП

1.11

29.12

2

195200



195200











488



488











4

Разработка технического проекта

3.01

30.03

2

292800





292800









732





732









5

Разработка рабочей документации

2.04

31.07

2

406560







304920

101640





1016,4







762,3

254,1





6

Изготовление опытного образца

1.08

28.09

4

244000









244000





610









610





7

Проведение (участие) в предварительном испытании

1.10

31.10

3

81600











81600



204











204



8

Корректировка ТО по результатам предварительного испытания

1.11

30.11

2

81600











81600



204











204



9

Доработка опытного образца

3.12

17.12

3

53760











53760



134,4











134,4



10

Предъявление образцов на гос. испытании

18.12

31.12

2

8160











8160



20,4











20,4



11

Участие в гос. испытаниях

3.01

31.01

2

66792













66792

166,98













166,98

12

Корректировка ТО по результатам гос. испытаний и подготовка к серии

1.02

28.02

2

74880













74880

187,2













187,2



Итого:







1627272

8160

308960

292800

304920

345640

225120

141672

4068,18

20,4

772,4

732

762,3

864,1

562,8

354,18







Утверждаю 										Утверждаю

Директор предприятия 							Директор предприятия

__________ И. С. Задорожный				_____________ О. В. Ивушкин

2000 г.								___________________2000 г.







АКТ

технической приемки эт. 2 по ТЗ

 варианта № 5/21 от 31.10.2000 г. 

(изделие «машина офсетной печати»)

Настоящий Акт составлен в том, что ЧИУ на основании ТЗ варианта 5/21 от 31.10.2000 выполнен этап № 2, в объеме которого проведена разработка и согласование технического предложения (ТП) по изделию «машина офсетной печати» на сумму 113760 грн.





От предприятия:									От предприятия:

________________									_________________











































Наименование исполнителя					         Наименование заказчика

Адрес __________________					Адрес ___________________

Расчетный счет __________					Расчетный счет ___________

в ______________________					в _______________________

город __________________					город ___________________



АКТ

сдачи-приемки научно-технической продукции

 по ТЗ варианта № 5/21

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Исполнителя - менеджер проекта Ивушкин О. В., с одной стороны, и представитель Заказчика ____________________ с другой стороны составили настоящий акт о том, что Исполнителем сданы следующие работы:



№п/п

Наименование темы как этапа по договору

Чем закончен этап

Цена этапа

1

Разработка технического предложения

ТП

113760



Данная научно-техническая продукция удовлетворяет условиям договора в надлежащем порядке оформлена и принимается Заказчиком.

Договорная цена составила по этапу 113760 грн. (сто тринадцать тысяч семьсот шестьдесят грн.).

Общая сумма аванса, перечисленная Исполнителю составляет 56880 грн. (пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят грн.).

Следует к перечислению Исполнителю 56880 грн. (пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят грн.).



Работу сдал										Работу принял

От исполнителя										От заказчика









Утверждаю 

Руководитель предприятия

2000 г.

План отчет

по основным экономическим показателям

на I квартал 2002 г. отделение № 3

№ п/п

Наименование показателей

единица измерения

план на квартал

Вып. в см. стоимости

фактические затраты

% выполнения

1

Номенклатура и объем договорных работ по этапам, подлежащим сдаче Заказчику

грн.

141672

141672



100 %

2

Фонд заработной платы

грн

141672

141672





100 %

3

Общий объем работ в сметной стоимости

грн

141672

141672





100 %

4

Численность работающих 

чел

354,18

354,18



100% 





Начальник ППО ____________

Согласовано: начальник ОТПЗ ____________________

































СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ



И. М. Разумова. Организация и планирование машиностроительного производства, 1974.



2. К. Ф. Пузыня, А. К. Казанцев, Л. С. Бармонин. Организация и планирование НИОКР, 1989.