Разработка оптимального варианта понизительной подстанции для электроснабжения промышленных и

Реферат



Целью дипломного проекта является разработка наиболее оптимального варианта понизительной подстанции для электроснабжения промышленных и гражданских потребителей городского района.

Проект состоит из расчетно-пояснительной записки на 106 страницах машинописного текста, включая 10 иллюстраций и 30 таблиц, а также графической части на 8 листах формата А1. Библиография – 18 наименований.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ПОТРЕБИТЕЛИ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, ПОДСТАНЦИЯ, РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА, ТРАНСФОРМАТОР, ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ.

Объектом проектирования является понизительная подстанция для электроснабжения потребителей Кировского района города Саратова.

Целью проектирования является выбор силовых трансформаторов, высоковольтных аппаратов, токоведущих частей и другого оборудования подстанции; расчет освещения, заземления и молниезащиты подстанции; разработка организационно-экономических вопросов.

В результате проведенных расчетов принята типовая комплектная трансформаторная подстанция из блоков заводского изготовления типа КТПБ 110/10 – 5 – М – 2 х- 10000 – 59 У1

Выводы, сделанные при разработке темы для углубленной разработки (спецвопрос), могут быть использованы в проектной и эксплутационной практике.




Содержание



Введение

1.Краткая характеристика объекта проектирования

2. Обработка графиков нагрузок подстанции

3. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов

3.1 Технико-экономический расчет по выбору мощности силовых трансформаторов проектируемой подстанции

4. Выбор главной схемы электрических соединений

5. Расчет токов короткого замыкания

6. Выбор основного оборудования и токоведущих частей

6.1 Выбор высоковольтных выключателей

6.2 Выбор разъединителей, отделителей и короткозамыкателей

6.3 Выбор ограничителей перенапряжения

6.4 Выбор предохранителей

6.5 Выбор заземлителей нейтралей

6.6 Выбор токоведущих частей

6.7 Выбор изоляторов

6.8 Выбор измерительных трансформаторв тока и напряжения

7.Выбор релейной защиты и автоматики

8. Измерение и учет электроэнергии

	9. Выбор оперативного тока и источников питания

10. Собственные нужды подстанции

11. Регулирование напряжения на проектируемой подстанции

12.Выбор конструкции распредустройств, компоновка сооружений на площадке подстанции

13. Меры по предотвращению поломок опорно-стержневых изоляторов 35-220 кВ

		14. Освещение подстанции

	15. Молниезащита подстанции

16. Заземление подстанции

17. Безопасность проектируемой подстанции 110/10 кВ

18. Заключение

	19.Список использованных источников

	Приложение


Введение



Рост объема промышленного, сельскохозяйственного производства, а также бытовых потребителей приводит к увеличению электрической нагрузки в распределительных и питающих сетях объединенной энергосистемы по сравнению с предыдущими годами. Это требует значительного обновления энергетических сетей, так как оборудование, находящееся в эксплуатации, в большинстве своем выработало свой ресурс, многое оборудование морально и физически устарело на фоне появления более современных электрических трансформаторных подстанций.

Дипломный проект выполнен в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, Инструкции по проектированию городских электрических сетей и других документов. В дипломном проекте использованы типовые решения по главным схемам электрических соединений, схемам релейных защит и устройств автоматикиаппаратов и технологий производства и передачи электроэнергии.




1. Краткая характеристика объекта проектирования



По условиям подключения, выданных энергосистемой, питание проектируемой подстанции должно осуществляться двухцепной ВЛ-110кВ.

Фрагмент схемы электроснабжения представлен на рисунке 1.





Рисунок 1 – Фрагмент схемы электроснабжения.



От подстанции получает питание часть Кировского района, имеющие в своём составе потребителей I, II и III категорий.

Питание всех потребителей осуществляется по воздушным линиям 10 кВ по радиально-магистральной схеме.

Генеральный план сетевого района представлен на листе КФБН 1004.01.366 ГП графической части дипломного проекта.




2. Обработка графиков нагрузок подстанции



По суточным графикам нагрузки потребителей электрической энергии на напряжении 10 кВ строим суточный график нагрузки.





Рисунок 2 - Суточный график нагрузки



По суточному графику нагрузки (рисунок 2) строим годовой график нагрузки по продолжительности (рисунок 3). При построении примем, что на зимний период приходится 183 суток, а на летний – 182.





Рисунок 3 - Годовой график нагрузки по продолжительности


По годовому графику нагрузки по продолжительности (рисунок 3), рассчитаем технико-экономические показатели проектируемой подстанции.

Энергия, потребляемая за год



(1)



где

активная мощность i-той ступени графика нагрузки, МВт;

	продолжительность i-той ступени графика нагрузки, ч.



= 84340 МВтч.



Среднегодовая нагрузка:



 (2)



где число часов в году, ч (  = 8760 ч).

 МВт

Коэффициент заполнения годового графика нагрузки:



  (3)



Где максимальная нагрузка, подключенная на данном напряжении, МВт.








Энергия, потребляемая за сутки (по рисунку 2).

Энергия, потребляемая за сутки () определяется по формуле (1) отдельно для летнего и зимнего суточных графиков нагрузки.

Для летнего периода



 МВтч.



Для зимнего периода.



 МВтч



Среднесуточная нагрузка:



 (4)



Где  число часов в сутках, ч (  = 24 ч).

Для летнего периода.



 МВт.



Для зимнего периода.



 МВт




Коэффициент заполнения суточного графика нагрузки:

	

	(5)



Для летнего периода.







Для зимнего периода.







Время использования максимума нагрузки:



  (6)

 ч.



Время наибольших потерь:



 (7)

ч.




3. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов



Так как от проектируемой подстанции получают питание потребители I и II категории надежности, то согласно ПУЭ [2] на ней должно быть установлено 2 силовых трансформатора. 

Технически приемлемая мощность трансформаторов:



  (8)



где

 – коэффициент мощности нагрузки;

 – коэффициент участия потребителей I и II категории надежности в максимуме нагрузки;

 – коэффициент аварийной перегрузки.

Определим коэффициент аварийной перегрузки для трансформаторов проектируемой подстанции.

Согласно ПУЭ [2] в аварийных режимах трансформатор можно перегружать на 40%  на время максимумов общей продолжительностью 6 часов в сутки в течение не более 5 суток. При этом коэффициент заполнения суточного графика нагрузки трансформатора в условиях его перегрузки должен быть не более 0,75. Если хоть одно из этих условий не выполняется, то ПТЭ [3] разрешают перегрузку на 30% ,  в течение 120 минут.

Примем коэффициент аварийной перегрузки , так как общая длительность максимума нагрузки составляет 5 часов, а коэффициент заполнения суточного графика нагрузки .




  МВА.

		

По шкале стандартных значений мощностей трансформаторов ГОСТ 9680 –77, выбираем следующие варианты для технико-экономического сравнения:

а) трансформаторы с номинальной мощностью 

б) трансформаторы с номинальной мощностью

Исходя из напряжений, необходимых для питания потребителей, подключенных к подстанции, технико-экономическое сравнение производится для следующих типов трансформаторов:

а) ТДН – 10000/110;

б) ТДН – 16000/110.

Параметры этих трансформаторов приняты по таблице 3.6 [4] и сведены в таблицу 1.



Таблица 1 – Параметры силовых масляных трансформаторов, участвующих в технико-экономическом сравнении

Тип

U,

кВ

Потери, кВт

Uк, %

Iхх,%

Масса, Т

Цена, тыс.руб.





Рхх

Рк





		полная

		масла



ТДН– 10000/110

110/10

18,0

60,0

10,5

0,9

42,0

14,5

1400

ТДН– 16000/110

110/10

26,0

85,0

10,5

0,85

54,5

19,7

1680

В таблице 1 использованы следующие обозначения:

U – номинальное напряжение обмоток трансформатора, кВ;

 – потери короткого замыкания трансформатора, кВт;

 – потери холостого хода трансформатора, кВт;

Uк – напряжение короткого замыкания , %;

	ток холостого хода трансформатора, %




3.1 Технико-экономический расчет по выбору мощности силовых трансформаторов проектируемой подстанции



Интегральные показатели экономической эффективности и их использование.

При оценке экономической эффективности необходимо обязательно рассмотрение двух и более вариантов технических решений, обеспечивающих достижение одной цели.

Сравнение различных вариантов схем электроснабжения проектируемого объекта и их напряжений, числа и мощности трансформаторов на ГПП и цеховых ТП, сечений проводников ЛЭП и выбор лучшего из них рекомендуется производить с использованием интегральных показателей относительной экономической эффективности.

При сравнении различных проектов (вариантов проекта) они должны быть приведены к сопоставимому виду.

К числу интегральных показателей экономической эффективности относятся [3].

-интегральный эффект или чистый дисконтированный доход (ЧДД);

-индекс доходности (ИД);

-внутренняя норма доходности.

Интегральный эффект (Эинт) определяется как сумма текущих (годовых) эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение интегральных результатов (доходов) над интегральными затратами (расходами).

Величина Эинт (чистого дисконтированного дохода) вычисляется по формуле:



, (9) 


где Rt – результат (доходы), достигаемые на t-ом шаге расчета; Зt – затраты (без капитальных), осуществляемые на t-ом шаге расчета; Т– продолжительность расчетного периода или горизонт расчета (принимается по согласованию с руководителем проекта);



,(10)



– коэффициент дисконтирования; Е – норма дисконта, равная приемлемой для инвестора норме дохода на капитал (принимается по рекомендации консультанта); t – номер шага расчета, как правило, по годам, начиная с момента начала осуществления проекта;

Величина дисконтированных капиталовложений:



, (11)



– сумма дисконтированных капиталовложений; – капиталовложения на t-ом шаге.

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенных эффектов к величине дисконтированных капиталовложений



,(12)



Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму дисконта Евн, при которой величина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям. Иными словами Евн (ВНД) является решением уравнения:\


,(13)



Если расчет интегрального эффекта (ЧДД) проекта дает ответ на вопрос, является он эффективным или нет при заданной норме дисконта Е, то ВНД проекта определяется в процессе расчета и затем сравнивается с требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае когда ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложение в данный проект оправдано.

Срок окупаемости – минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект (ЧДД) становится неотрицательным. Иными словами это – период (измеряемый в годах или месяцах), после которого первоначальные вложения и другие затраты покрываются суммарными результатами (доходами) его осуществления. Срок окупаемости находится графически, после определения интегральных эффектов.

Показатели финансовой эффективности.

После определения интегральных показателей экономической эффективности проекта необходимо оценить финансовое состояние предлагаемого проекта (вариантов проекта). В качестве критериев финансовой оценки используются: рентабельность производства, рентабельность продукции, коэффициент ликвидности.

Рентабельность производства определяется:



,   (14)




где – валовая прибыль от производственно-хозяйственной деятельности за расчетный период Т, (т.руб./год); – среднегодовая стоимость производственных фондов (т.руб.).

Рентабельность продукции определяется:



,  (15)



где  – чистая прибыль от производственно-хозяйственной деятельности за расчетный период Т (т.руб./год);  – суммарная выручка от реализации (т.руб./год).

В дополнение к стоимостным показателям в оценке эффективности проекта следует использовать натуральные, в том числе, производительность труда, удельные расходы и потери энергии, трудоемкость обслуживания системы электроснабжения, надежность электроснабжения.

Полученные значения экономической и финансовой эффективности, для сравниваемых вариантов, сводятся в таблицы 2 и 3.

Исходные данные:

При определении капиталовложений были использованы справочные материалы для курсового и дипломного проектирования [7] с учетом коэффициента удорожания Куд=35.

1) 2·ТДН– 10000/110 ΔW1= 1393 тыс.кВт ч/год;

2·ТДН– 16000/110 ΔW2 = 1888 тыс.кВт ч/год

2) К1=2800 тыс.руб.

К2=3360 тыс.руб.

Норма доходности рубля принимается согласно среднего процента по банковским кредитам (Е=10%).

При определении затрат на обслуживание энергообъекта принимается норма на обслуживание р0=6% от капиталовложений

Примем продолжительность строительной стадии – 3 года, причём с начала третьего года подстанция будет введена в работу, распределим капиталовложения по первому, второму и третьему году строительства- 20%, 40% и 40% соответственно.

Примем продолжительность расчётного периода (горизонт расчёта) равным 13 годам (2006-2018гг), тариф на электроэнергию, коэффициент дисконтирования задаётся руководителем экономической частью проекта, время использования максимума нагрузки составляет 5622ч, кол-во электроэнергии передаваемой за год 84340МВт·ч.

Ожидаемые технико-экономические показатели СЭС представлены на листе КФБН 1004.08.366 Д1 графической части дипломного пректа.







Ожидаемые технико-экономические показатели системы электроснабжения (вариант №1)

Показатели

Ед.изм.

Величина показателя





2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

выручка от реализации

т.р.

 

 

 

58440,4

63310,5

68180,5

69803,8

71427,8

73050,5

74673,8

77920,5

82791

87660,6

кап. вложения

т.р.

560

1400

840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уд. себестоимость передачи и распред.эл.эн.

р/кВтч

 

 

 

0,16

0,178

0,192

0,197

0,201

0,206

0,210

0,22

0,233

0,247

затраты на потери эл.эн.

т.р.

 

 

 

1249,1

1353,2

1457,3

1491,9

1526,6

1561,3

1596

1665,4

1769,5

1873,6

отчисление на экспл. обслуживание

т.р.

 

 

 

168

168

168

168

168

168

168

168

168

168

налоги и сборы

т.р.







34213,8

37073,6

39933,1

40886,3

41839,9

42792,7

43745,9

45652,3

48512,1

51371,4

чистый доход (без дисконт-я)

т.р. 

-560

-1400

-840

22810,3

24715,7

26622,1

27257,6

27893,3

28528,5

29164,1

30434,8

32341,4

34547,6

коэфф-т дисконт-я

 о.е.

1,331

1,21

1,1

1

0,91

0,83

0,75

0,68

0,62

0,56

0,51

0,47

0,42

ЧДД

т.р.

-745,4

-1694

-924

22810,3

22491,3

22096,3

20443,2

18967,4

17687,67

16331,9

15521,7

15200,5

14509,7

ЧДД нарастающим итогом

т.р.

-745,4

-2439,4

-3363,4

19446,9

41938,2

64034,5

84477,7

103445,1

121132,7

137464,5

152986,2

168186,6

181996,2

рентабельность продукции

%







39,03

35,53

39,05

39,05

39,05

39,05

39,06

39,05

39,09

39,05

валовая прибыль

 т.р.







57023,3

61789,3

66555,2

68143,9

69733,2

71321,2

72910

76087,1

80853,5

85619

тариф

р/кВтч

0,7

0,75

0,825

0,9

0,975

1,05

1,075

1,1

1,125

1,15

1,2

1,275

1,35




Таблица 3

Ожидаемые технико-экономические показатели системы электроснабжения (вариант №2)

Показатели

Ед.изм.

Величина показателя





2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

выручка от реализации

т.р.







58440,4

63310,5

68180,5

69803,8

71427,8

73050,5

74673,8

77920,5

82791

87660,6

кап.вложения

т.р.

672

1680

1008





















уд. себестоимость передачи и распред.эл.эн.

р/кВтч







0,165

0,18

0,193

0,198

0,202

0,206

0,211

0,221

0,241

0,246

затраты на потери эл.эн.

т.р.







1773,2

1921

2068,7

2118

2167,2

2216,5

2265,7

2364,2

2512

2659,8

отчисление на экспл. обслуживание

т.р.







201,6

201,6

201,6

201,6

201,6

201,6

201,6

201,6

201,6

201,6

налоги и сборы

т.р.







33879,4

36712,4

39546,1

40491

41435,4

42379,4

43324,7

45212,7

48046,8

50880,4

чистый доход (без дисконт-я)

т.р. 

-672

-1680

-1008

22585,6

24475

26364,1

26993,5

27623,6

28252,9

28883,1

30151,9

32131,2

33930,6

коэфф-т дисконт-я

 о.е.

1,331

1,21

1,1

1

0,91

0,83

0,75

0,68

0,62

0,56

0,51

0,47

0,42

ЧДД

т.р.

-894,4

-2032,8

-1108,8

22585,6

22027,5

21882,2

20245,1

18784

17516

16199,8

15472

15094,7

14446,5

ЧДД нарастающим итогом

т.р.

-894,4

-2927,2

-4036

14728

36755,5

58637,7

78883,6

97673,6

11512,2

131392

146964

159058,7

172696,3

рентабельность продукции

%







38,65

38,65

38,71

39,01

38,99

38,67

39,01

39,06

38,84



валовая прибыль

 т.р.







56465,6

61187,4

65910,2

67484,2

69059

70632,4

72207,8

75354,5

80078

84800,6

тариф

р/кВтч

0,7

0,75

0,825

0,9

0,975

1,05

1,075

1,1

1,125

1,15

1,2

1,275

1,35







По данным таблиц графически определим сроки окупаемости проектов. Для этого необходимо построить графики в координатах: ось Х-годы, ось Y-ЧДД.





Рисунок 4-Определение срока окупаемости.



По данным таблицы 2, таблицы 3, рисунку 4 составляем таблицу 4.



Таблица 4

технико-экономическое обоснование вариантов электроснабжения

показатели

ед.изм.

вариант1

вариант2

напряжение

кВ

110/10

110/10

мощность

МВА

10

16

число часов использования максимума нагрузки

ч/год

5622

5622

Рентабельность  продукции 

%

29,37

28,89

Интегральный эффект

т.р.

181996,2

172696,3

срок окупаемости

лет

2,7

2,8



На основании анализа экономической эффективности можно сделать вывод, что по сроку окупаемости варианты равнозначны. Определяющим критерием является ЧДД. Поэтому предлагаю к реализации вариант 1 СЭС (2xТДН-10000/10).

Проверка трансформаторов на допустимые систематические нагрузки

Для проверки на допустимые систематические перегрузки используем зимний суточный график нагрузки в соответствии с ГОСТ 14209 – 85.

Эквивалентная нагрузка подстанции:



 (16)



где

мощность i-ой ступени графика нагрузки, МВт (для все ступени, для которых, для все остальные ступени);

продолжительность i-ой ступени графика нагрузки, ч.



МВА



Коэффициент эквивалентной нагрузки:



(17)





Время максимума графика нагрузки составляет 5 часов. Эквивалентная температура охлаждающей среды по таблице 1.37 [4] для Саратовской области .

По нормам максимально допустимых систематических перегрузок трансформаторов (таблица 1.36 [4]) трансформаторы с системой охлаждения Д при коэффициенте предварительной загрузки  можно перегружать до  в течении 6 часов при температуре охлаждающей среды  То есть выбранные трансформаторы проходят по максимально допустимым систематическим перегрузкам, так как  (1,46 > 0,59).

Так как длительность максимума графика нагрузки не превышает 6 часов, то при дальнейших расчетах будем ориентироваться на 




4. Выбор главной схемы электрических соединений



Наибольший рабочий ток на стороне 110 кВ проектируемой подстанции:



(18)



где

номинальное напряжение сети, кВ.



 кА.



Такое значение позволяет использовать в РУ – 110 кВ упрощенную схему с отделителями и короткозамыкателями, так как у отделителей, используемых на напряжении 110 кВ, длительно допустимый ток А. Для увеличения гибкости схемы и ее надежности, добавим на стороне 110 кВ мостик с выключателем.

Схема с выключателем в перемычке обеспечивает при повреждении на линии и отключении одного трансформатора возможность подключить его ко второй линии.

Выключатель в перемычке в нормальном режиме работы подстанции должен быть включен, чтобы при коротком замыкании (КЗ), была возможность быстрого отключения поврежденного участка схемы и восстановления с помощью АВР питания потребителей подстанции.

Ремонтная перемычка из разъединителей позволяет выводить в ремонт выключатель, без нарушения режима питания.

Однолинейная главная схема электрических соединений подстанции представлена на листе КФБН 1004.02.366 Э3 графической части дипломного проекта.

План подстанции представлен на листе КФБН 1004.03.366 Э2 графической части дипломного проекта.

Разрез по ячейки РУВН и схема заполнения РУНН представлена на листе КФБН 1004.04.366 Э2 графической части дипломного проекта.



	

Рисунок 5- Главная схема электрических соединений




5. Расчет токов короткого замыкания



При расчете токов КЗ принимаем следующие допущения:

среднее погонное сопротивление линий Ом/км;

один трансформатор проектируемой подстанции выведен в ремонт, вся нагрузка подстанции подключена ко второму трансформатору.

Расчетные виды КЗ:

трехфазное КЗ (максимальный ток);

двухфазное КЗ (минимальный ток);

однофазное КЗ (максимальный ток).

Расчетные точки:

на стороне 110 кВ подстанции (К1);

на сборных шинах 10 кВ подстанции (К2);

в конце самой длинной отходящей линии 10 кВ (К3).

Расчет токов трехфазного КЗ

Составим схему замещения сетевого района с учетом принятых допущений





Рисунок 6 – Схема замещения сетевого района.



Рассчитаем параметры схемы замещения в именованных единицах с точным приведением. Все параметры приводим к напряжению 110 кВ.

Сопротивление системы:




 (19)



Где напряжение системы, кВ;

мощность КЗ на шинах системы, МВА.



 Ом.



Сопротивление линии 110 кВ по условию- 20 Ом

Х1 = 20 Ом



Хл =(20)



Сопротивление обмоток трансформатора:

Находим сопротивление трансформатора



Хтр =(21)



где Uк% - напряжение короткого замыкания трансформатора.

Sном – номинальная мощность трансформатора.



Х2 == 1,05 Ом.



Сопротивление нагрузки подстанции:




(22)



Где сверхпереходное сопротивление нагрузки, о.е. ( [7]);

среднее напряжение нагрузки, кВ;

коэффициент трансформации трансформаторов подстанции, о.е.;

максимальная нагрузка подстанции, МВт.



Хн Ом.



ЭДС нагрузки:



(23)

 кВ.



где

сверхпереходная ЭДС нагрузки, о.е. ( [7]).

ЭДС системы:



(24)

 кВ.



Расчет токов на стороне 110 кВ проектируемой подстанции

Пусть КЗ произошло в точке К1.

Периодическая составляющая тока в начальный момент времени:



(25)



где

ЭДС i-ой активной ветви, кВ;

сопротивление i-ой активной ветви, Ом.



 кА.



Ударный ток:



 (26)



где

ударный коэффициент (можно принять  [7]).



 кА.



Расчет токов на шинах 10 кВ проектируемой подстанции

Пусть КЗ произошло в точке К2.

Периодическая составляющая тока в начальный момент времени по (25):



 кА.


Ударный ток по (26):



 кА.



Сведем все полученные значения токов КЗ в таблицу 5.



Таблица 5 – Значения токов КЗ на проектируемой подстанции 

Расчетная точка

кА

кА

К1

3,17

8,07

К2

7,39

18,81



Ограничения токов КЗ не требуется, так как выпускаемые промышленностью коммутационные аппараты способны отключить все токи КЗ, имеющие место на проектируемой подстанции.




6. Выбор основного оборудования и токоведущих частей



6.1 Выбор высоковольтных выключателей.



Для установки на стороне 10 кВ выбираем вакуумные выключатели серии ВБЭК – 10, ориентируясь на установку на стороне 10 кВ комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН) серии К – 59.

Секционные выключатели принимаем такими же, как и вводные на соответствующем напряжении.

Произведем выбор и проверку для вводных выключателей на стороне 10 кВ (Q2,Q3). Считаем, что один трансформатор выведен в ремонт и вся нагрузка подключена ко второму.

Наибольший рабочий ток:



(27)



где

коэффициент, показывающий какая часть мощности, поступающей на подстанцию, протекает через данный выключатель.

Для вводных выключателей:



(28)



где

максимальная нагрузка, МВт.

Для линейных выключателей:


(29)



где

	нагрузка одной линии, МВт.





 кА.



	 кА

	

	Выбираю вакуумные выключатели BB/TEL –10– 20/1000 У3, для линий- BB/TEL –10 –20/630 У3.

Проверка на отключение симметричного тока КЗ:



(30)



где

номинальный ток отключения выключателя, кА (для выбранных выключателей  кА);

периодическая составляющая тока КЗ на момент начала расхождения контактов, кА.



(31)


Где собственное время отключения выключателя, с.



 с.



Для упрощения расчетов принимаем , так как если выключатель сможет отключить ток , который больше тока , то он сможет отключить и ток . Это условие выполняется, так как 20 кА > 7,39 кА. Проверка на отключение асимметричного тока КЗ:



(32)



Где нормированное содержание апериодической составляющей, о.е. (для выбранных выключателей );

постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ, с (для напряжения 10 кВ и  с, для напряжения 35 и 110 кВ и  с [8]).  и .

Это условие выполняется, так как 28 кА > 12,462 кА.

Проверка включающей способности:



(33)



Где наибольший пик номинального тока включения выключателя, кА (для выбранных выключателей кА).

Это условие выполняется, так как 52 кА > 18,81 кА.

Проверка электродинамической стойкости:


(34)



Где действующее значение предельного сквозного тока, кА (для выбранных выключателей кА).

Это условие выполняется, так как 20 кА > 7,39 кА.

Проверка термической стойкости:



(35)



Где ток термической стойкости, кА (для выбранных выключателей кА);

допустимое время действия тока термической стойкости, с (для выбранных выключателей с);

тепловой импульс, кА2с.



(36)



Где расчетное время отключения КЗ, с (примем с, исходя из времени срабатывания резервной защиты).



кА2с;

кА2с.



Это условие выполняется, так как 1200 кА2с > 56,657 кА2с.

Все условия проверки выполняются, поэтому выбранные выключатели могут быть установлены в РУ – 10 кВ проектируемой подстанции.

Остальные выключатели выбираются и проверяются аналогично. Результаты выбора и проверки сведены в таблицу 6.



6.2 Выбор разъединителей, отделителей и короткозамыкателей



Выбор разъединителей и отделителей производим по номинальному напряжению и по наибольшему рабочему току , который определяется по (27). Короткозамыкатели выбираются по номинальному напряжению. Все вышеперечисленные аппараты проверяются на динамическую (по (34)) и термическую (по (35)) стойкость к токам КЗ. Все аппараты наружной установки.

Результаты выбора разъединителей представлены в таблице 7, отделителей в таблице 8, короткозамыкателей в таблице 9.

На разъединителях установлен привод ПРН – 110У1. Номинальные данные по разъединителям приняты по таблице 5.5 [4].

На отделителях установлен привод ПРО – 1У1. Номинальные данные по отделителям приняты по таблице 5.6 [4].На короткозамыкателях установлен привод ПРК – 1У1. Номинальные данные по короткозамыкателям приняты по таблице 5.6 [4].





Таблица 6 – Результаты выбора и проверки высоковольтных выключателей

Выклю-

чатель

Расчетные данные

Номинальные данные выключателей



кВ

А

 кА

кА

 кА2с

Тип выключателя



кВ



А

кА

о.е.

кА

кА

кА2с

Q1

110

74

3,17

8,07

20,5

МКП-110Б-

630-20 У1

110

630

20

0

52

20

1200

Q2,Q3,

QB1





10



809





7,39





18,81





56,6

BB/TEL-10-20/

1000 У3





10



1600





20





0,4





52





20





1200

Q4,

Q11



102







BB/TEL-10-20/

630 У3



630

















Таблица 7 – Результаты выбора и проверки разъединителей

Разъеди-

нитель

Расчетные данные

Номинальные данные разъединителей





кВ

А

 кА

 кА2с

Тип

разъединителя



кВ

 А



кА



кА2с

QS1,QS2,

QS3,QS4,

QS5,QS6

110

74

3,17

20,55

РНДЗ – 2 – 110/1000У1

РНДЗ – 1б – 110/1000У1

110

1000

31,5

3969



Таблица 8 – Результаты выбора и проверки отделителей

Отдели-тель

Расчетные данные

Номинальные данные отделителей



кВ



А

 кА

 кА2с

Тип отделителя



кВ



А



кА



кА2с

QR1,

QR2

110

74

3,17

20,55

ОДЗ-1-110/

630УХ Л1

110

630

31,5

2976,75



Таблица 9 – Результаты выбора и проверки короткозамыкателей

Короткозамыкатель

Расчетные данные

Номинальные данные короткозамыкателей





кВ

 кА



кА2с

Тип короткозамыкателя



кВ



кА



кА2с

QN1,QN2

110

3,17

20,55

КЗ – 110Б – У1

110

12,5

468,75



6.3 Выбор ограничителей перенапряжения



Для защиты от атмосферных перенапряжений изоляции оборудования переменного тока промышленной частоты в сетях с любой системой заземления используются ограничители перенапряжений (ОПН).

Разрядники, используемые на проектируемой подстанции, представлены в таблице 10




Таблица 10 – Ограничители перенапряжений, используемые на подстанции

Тип

Место установки

Напряжение, кВ





Действующее значение

Наибольшее амплитудное значение





Номи-нальное

Наиболь-

шее до-

пустимое

Номиналь-ный разрядный  ток, кА

Остающееся при импульсном токе с амплитудой, кА











0,5

5

10

ОПН-РС 10/12,5

На стороне

10 кВ 

10

12,7

5

4,7

40

42

ОПН-9-110/73

На стороне

110кВ

110

73

10

185

218

233



6.4 Выбор предохранителей



Для защиты трансформаторов напряжения, установленных на сборных шинах 10 кВ, от токов внутренних КЗ используются плавкие предохранители ПКН001 – 10У3.

Для защиты всех трансформаторов напряжения от токов КЗ в цепи измерительных приборов используются плавкие предохранители ПН2.

Все предохранители поставляются в комплекте с трансформаторами напряжения.



6.5 Выбор заземлителей нейтралей



Для заземления нейтралей силовых трансформаторов выбираем заземлители типа ЗОН – 110М – IУ1 (по таблице 5.6 [4]). Заземлители устанавливаются параллельно с вентильными разрядниками.

На заземлителях установлен привод ПРН – 11У1. 




6.6 Выбор токоведущих частей



На проектируемой подстанции принимаем в открытой части жесткую ошиновку алюминиевыми шинами из сплава АД31. Соединение трансформаторов с жесткими шинами ОРУ, а также с КРУН выполняется сталеалюминевыми проводами марки АС. В КРУН применяется жесткая ошиновка.

Выбор жестких шин.

Выбор всех жестких шин, кроме сборных шин, осуществляется по экономической плотности тока.

Экономически целесообразное сечение шин:



(37)



Где рабочий ток, А;

экономическая плотность тока, А/мм2 ( А/мм2 по таблице 1.3.36 [2]).



(38)



Произведем расчет для вводных шин в РУ – 10 кВ проектируемой подстанции.



 кА;

 мм2.


По сортаменту плоских шин (таблица 7.3 [4]) выбираем плоские однополосные шины (с установкой "плашмя") сечением мм2 (640 мм2).

Проверка на максимальный длительный ток нагрузки:



(39)



Где допустимый ток нагрузки, А (для шин выбранного сечения  А по таблице 7.3 [4]).

Для вводных шин  А (по таблице 6), поэтому это условие выполняется, так как 809 А < 1214 А.

Проверка на термическую стойкость к токам КЗ:



(40)



Где минимально допустимое по нагреву токами КЗ сечение шины, мм2.



(41)



Где температурный коэффициент, Ас1/2/мм2 (для алюминиевых шин  Ас1/2/мм2 по таблице 1.15 [4]).

Для вводных шин  кА2с (по таблице 6), тогда



 мм2.


Это условие выполняется, так как 103,5 мм2 < 640 мм2.

Проверка на электродинамическую стойкость к токам КЗ:



(42)



Где допустимое механическое напряжение в шинах, МПа (для алюминиевых шин, выполненных из сплава АД31  МПа по таблице 4.2 [1]);

расчетное механическое напряжение в шинах, МПа.



(43)



Где изгибающий момент, Нм;

момент сопротивления, м3.



(44)



Где изгибающая сила, прикладываемая к единице длины, Н/м;

расстояние между изоляторами, м (для КРУН м [1]).



(45)



Где расстояние между осями фаз, м (для КРУН  м [1]);

коэффициент формы (, так как расстояние между фазами меньше периметра сечения шины [1]).




Для плоских шин



(46)



Где размеры шины, м.

Для трубчатых шин



(47)



Где внешний и внутренний диаметры трубчатой шины, м.

С учетом формул (45) – (48) формула (49) принимает следующий вид.

Для плоских шин:



(48)



Для трубчатых шин:



(49)

 МПа.



Это условие выполняется, так как 4,76 МПа < 75 МПа.

Все условия проверки выполняются, таким образом, выбранные шины могут быть установлены в РУ – 10 кВ проектируемой подстанции. Остальные шины (кроме сборных шин РУ) выбираются и проверяются аналогично. Результаты выбора и проверки сведены в таблицу 11.

Номинальные данные плоских шин приняты по таблице 7.3 [4], а для трубчатых шин по таблице 7.4 [4].

Выбор сборных шин осуществляется по максимальному рабочему току нагрузки по (44).

Произведем выбор и проверку для сборных шин РУ – 10 кВ.

Для них  А (таблица 6). Выбираем плоские однополосные алюминиевые шины с сечением  мм2 (640 мм2), устанавливаемые "плашмя" для которыхА.

Проверка на термическую стойкость к токам КЗ по (40).

Для стороны 10 кВ  мм2 по таблице 12, поэтому это условие выполняется, так как 149,2 мм2 < 640 мм2.

Проверка на электродинамическую стойкость к токам КЗ по (42).



 МПа.



Это условие выполняется, так как 4,76 МПа < 75 МПа.

Все условия проверки выполняются, следовательно, выбранные сборные шины могут быть установлены в РУ – 10 кВ.

Номинальные данные плоских шин приняты по таблице 7.3 [4].

Выбор гибких токоведущих частей

Выбор гибких токоведущих частей производится по экономической плотности тока по (37). Гибкие токоведущие части проверяются на максимальный длительный ток нагрузки по (39) и на термическую стойкость к токам КЗ по (40). На электродинамическую стойкость к токам КЗ гибкие токоведущие части проверяются только если кА. Все токи КЗ, имеющие место на проектируемой подстанции, меньше 20 кА (таблица 5), поэтому проверку на электродинамическую стойкость к токам КЗ делать не будем.

Выберем провода для соединения силовых трансформаторов и КРУН.

Для них  мм2 (таблица 12). По сортементу сталеалюминевых проводов (таблица 7.35 [4]) выбираем сталеалюминевый провод АС – 700/86 общим сечением:



(50)



Где сечение алюминиевой части провода, мм2;

сечение стального сердечника, мм2.

мм2.

Для данного провода допустимый ток А (по таблице 7.35 [4]). Максимальный рабочий ток данного провода А, поэтому условие проверки на максимальный длительный ток нагрузки выполняется, так как 1180 А > 809 А

Результаты выбора и проверки гибких токоведущих частей представлены в таблице 12.





Таблица 11 – Результаты выбора и проверки жестких шин

Место установки

Назначение

Расчетные данные

Номинальные данные шин





А

А



мм2

мм2

МПа

Профиль

Способ установки



мм2

Размеры шин, мм2



А

 МПа

РУ -10 кВ

Ввод

320

809

715

103,5

4,76

Плоские

однополюсные

Плашмя

640

808

1214











90



Ответвление

к фидерам

184

257

167



38,06





160

404

442







39

55

36





















31

44

29





















36

51

33

















РУ-110 кВ

Все шины

30

74

119

54,91

70,56

Трубча-тые

–

134

30/27

500







Таблица 12 – Результаты выбора и проверки гибких токоведущих частей

Место установки

Расчетные данные

Номинальные данные шин



 А

А

 мм2

 мм2

Марка провода



мм2

 А

РУ – 10 кВ

320

809

715

149,2

АС – 700/86

772,9

1180

РУ – 110 кВ

30

74

119

54,91

АС – 95/16

111,3

330



6.7 Выбор изоляторов



Выбор опорных изоляторов производится по следующим условиям.

По номинальному напряжению:



(51)



Где номинальное напряжение сети, кВ;

номинальное напряжение изоляторов, кВ.

По допустимой нагрузке:



(52)



Где сила, действующая на изолятор, Н;

допустимая нагрузка на головку изолятора, Н.



(53)



Где разрушающая нагрузка на изгиб, Н.




(54)



Где поправочный коэффициент на высоту шины(если шины расположены "плашмя", то  [1]).

С учетом (53) и (54) формула (52) примет вид



(55)



Произведем выбор для опорных изоляторов РУ – 10 кВ. Для них: кВ,



 Н.



По таблице 5.7 [4] выбираем опорные изоляторы внутренней установки И4 – 80 УХЛ3 у которых кВ, а Н.

Опорные изоляторы для РУ – 110 кВ выбираются аналогично. Результаты выбора сведены в таблицу 13.



Таблица 13 – Результаты выбора опорных изоляторов

Место

установки

Расчетные данные

Номинальные данные изоляторов



 кВ

 Н

Тип изолятора

 кВ

 Н

РУ – 10 кВ

10

712

И4 – 80 УХЛ3

10



4000

РУ – 110 кВ

110

115

ИОСПК-10-110/450-II-УХЛ1

110





Выбор проходных изоляторов.

Выберем для ввода в КРУН проходные изоляторы. Выбор осуществляется по условиям (54) и (55). Кроме того, вводится еще одно условие выбора:



(56)



Где номинальный ток изолятора, А.

Для проходных изоляторов



(57)



С учетом (58) и (62) формула (57) примет вид:



(58)



Для вводов КРУН А (таблица 6).



кВ,

А,

 Н.



По таблице 5.8 [4] выбираем проходные изоляторы наружно-внутренней установки ИП – 10/1000 – 1250 УХЛ1 для которых кВ, А,  Н.


6.8 Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения



Выбор измерительных трансформаторов тока.

Коэффициенты трансформации трансформаторов тока выбираются по максимальному рабочему току нагрузки:



(59)



Где номинальный ток первичной обмотки трансформатора тока, А.

Номинальное напряжение трансформатора тока должно соответствовать номинальному напряжению сети. Класс точности трансформаторов тока для подключения КИП – 0,5 [2].

Выберем трансформаторы тока для установки в цепи трансформатора на стороне 10 кВ. Для них А (таблица 6). По таблице 5.9 [4] выбираем трансформаторы тока ТЛ – 10 – Р/0,5 – 1000/5 У3 у которых А.

Проверка на электродинамическую стойкость к токам КЗ:



(60)



Где ток электродинамической стойкости, кА (для выбранных трансформаторов тока кА по таблице 5.9 [4]).

Это условие выполняется, так как 18,81 кА < 128 кА.

Проверка на термическую стойкость к тока КЗ по (35).

Тепловой импульс на стороне 10 кВ кА2с (таблица 6).

Для выбранных трансформаторов тока кА, с. Тогда


кА2с.



Это условие выполняется, так как 4800 кА2с > 56,6 кА2с.

Проверка по вторичной нагрузке и классу точности:



(61)



Где вторичная номинальная нагрузка трансформатора тока, Ом (для выбранных трансформаторов тока Ом в классе точности 0,5 по таблице 5.9 [4]);

расчетная нагрузка трансформатора тока, Ом.

Вторичная нагрузка трансформаторов тока:



(62)



Где сопротивление приборов во вторичной цепи трансформаторов тока, Ом;

сопротивление контактов, Ом (Ом, если число подключенных приборов больше 3, иначе Ом [1]);

сопротивление соединительных проводов, Ом.



(63)



Где суммарная мощность, потребляемая приборами, подключенными к трансформатору тока, ВА ;

номинальный ток вторичной обмотки трансформаторов тока, А (для выбранных трансформаторов тока А по таблице 5.9 [4]).



(64)



Где удельное сопротивление соединительных проводов, Оммм2/м (для алюминия  Оммм2/м); расчетная длина соединительных проводов, м (принимается по тексту 4.11 [4]); сечение соединительных проводов, мм2. Для выбранных трансформаторов ВА (таблица 14).



Ом.



Так как число, подключенных к трансформатору тока приборов, больше 3, то  Ом. Длина соединительных проводов ( по тексту 4.11[4]) м.



Таблица 14 – Вторичная нагрузка трансформаторов тока 

Место установки

Прибор

Тип

ВА

Цепь трансформатора на стороне 10 кВ

амперметр

Э – 335

0,5



ваттметр

Д – 335

0,5



счетчик активной энергии

СА3 И - 680

2,5



счетчик реактивной энергии

СР4 И - 673

2,5



Итого

6

Цепь отходящих фидеров на стороне 10 кВ

амперметр

Э – 335

0,5



счетчик активной энергии

СА3 И - 680

2,5



счетчик реактивной энергии

СР4 И - 673

2,5



Итого

5,5

Цепь секционных выключателей 10 кВ, все цепи на  стороне 110 кВ

амперметр

Э – 335

0,5



Итого

0,5


Принимаем для соединения трансформаторов тока и КИП контрольный кабель АКРВГ с сечением жил 4 мм2, тогда



Ом;

Ом.



Это условие выполняется, так как 0,69 Ом < 0,8 Ом, поэтому выбранные трансформаторы тока будут работать в требуемом классе точности 0,5. Остальные трансформаторы тока выбираются и проверяются аналогично. Результаты выбора и проверки сведены в таблицу 14.

Номинальные данные трансформаторов тока приняты по таблице 5.9 [4].

Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения

Номинальное напряжение трансформаторов напряжения должно соответствовать напряжению сборных шин, на которых они будут установлены. Класс точности трансформаторов напряжения для подключения КИП – 0,5.

Выбор производится по вторичной нагрузке:



(65)



Где номинальная нагрузка трансформаторов напряжения, ВА;

расчетная нагрузка трансформаторов напряжения, ВА.

Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения каждой секции сборных шин представлена в таблице 16, которая составлена по данным таблицы 4.7 [1]. Выберем трансформаторы напряжения, устанавливаемые на сборных шинах 10 кВ.

Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения:


(66)

ВА.



Так как на стороне 10 кВ будет установлено КРУН. То выбираем трансформаторы напряжения 3НОЛ.09 – 10 У2, для которого кВ, ВА в классе точности 0,5. Три трансформатора напряжения, соединенные в звезду, имеют мощность ВА, что больше чем ВА, таким образом, выбранные трансформаторы напряжения будут работать в требуемом классе точности 0,5.

Результаты выбора сведены в таблицу 17.

Номинальные данные трансформаторов напряжения приняты по таблице 5.11 [4].

Так как потери мощности в соединительных проводах очень малы, то допускается выбирать их сечение по условию механической прочности [8]. Для кабелей с алюминиевыми жилами минимальное по условию механической прочности сечение – 2,5 мм2. Принимаем для соединения трансформаторов напряжения с КИП контрольный кабель АКРВГ с сечением жил 2,5 мм2.





Таблица 15 – Результаты выбора и проверки измерительных трансформаторов тока

Место

установ-

ки

Цепь

Расчетные данные

Номинальные данные трансформаторов тока





кВ

А

 кА2с



кА



Ом

Тип

кВ



А



А

кА2с

кА

Ом

РУ –

10 кВ

Цепь

трансформатора



809





0,69

ТЛ-10-Р/0,5--1000/5У3



1000



4800

128

0,8



Цепь

отходящих

фидеров

10

320

56,6

18,810

0,32

ТЛ-10-Р/0,5--300/5У3

10

300

5

1200

51

0,4



































55







ТЛ-10-Р/0,5--50/5У3



50



300











44



























51























Цепь

секционого

выключателя



551





0,36

ТЛ-10-Р/0,5--600/5У3



600



4800

128



РУ-

110кВ

Все цепи

110

74

24,4

8,07

0,92

ТФЗМ 110Б-Р/0,5-100/5У1

110

100

5

192

82

1,2





Таблица 16 – Вторичная нагрузка трансформаторов напряжения.

Прибор

Тип

S,

ВА

Число

обмоток 





Число 

приборов

P, Вт

Q, вар

Ваттметр

Д-335

1,5

2

1

0

1

3

0

Счетчик активной

энергии

СА3 И-680

2 Вт

2

0,38

0,925

8

32

77,89

Счетчик реактивной

энергии

СР4 И-673

3 Вт

2

0,38

0,925

8

48

116,84

Вольтметр

Э-335

2

1

1

0

2

4

0

Итого

87

194,73



Таблица 17 – Результаты выбора измерительных трансформаторов напряжения.

Место установки

Расчетные данные

Номинальные данные трансформатора



 кВ

 ВА

Тип

 кВ

 ВА

РУ – 10 кВ

10

213,28

3НОЛ 09-10У2

10

225




7. Выбор релейной защиты и автоматики



Защита трансформаторов

Согласно ПУЭ [2] для силовых трансформаторов должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы:

многофазных замыканий в обмотках и на выводах;

витковых замыканий в обмотках;

токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ;

токов в обмотках, обусловленных перегрузкой;

понижения уровня масла;

Для защиты от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла предусматривается газовая защита.

Газовая защита должна действовать на сигнал при слабом газообразовании и понижении уровня масла и на отключение при интенсивном газообразовании и дальнейшем понижении уровня масла.

Для защиты от повреждений на выводах, а также от внутренних повреждений предусматривается продольная дифференциальная токовая защита без выдержки времени. Она должна действовать на отключение трансформатора со всех сторон.

Так как на проектируемой подстанции трансформаторы присоединяются к питающим линиям без выключателей, то для отключения повреждений в трансформаторе предусматривается установка короткозамыкателей для искусственного замыкания на землю одной фазы, и отделителей, автоматически отключающихся в бестоковую паузу АПВ питающей линии.

Повреждения на выводах 110 кВ трансформаторов допускается ликвидировать защитой питающих линий.

Для защиты от токов в обмотках, обусловленных внешними многофазными КЗ, предусматривается максимальная токовая защита с комбинированным пуском напряжения.

Для защиты от токов в обмотках, обусловленных перегрузкой, предусматривается токовая защита от перегрузки.

Схема релейной защиты одного трансформатора представлена на листе КФБН 1004.05.366 ЭО графической части дипломного проекта.

Газовая защита

Газовая защита основана на использовании явлении газообразования в баке поврежденного трансформатора. Интенсивность газообразования зависит от характера и размеров повреждения. Это дает возможность выполнить газовую защиту, способную различать степень повреждения и в зависимости от этого действовать на сигнал или отключение.

Основным элементом газовой защиты является газовое реле, устанавливаемое в маслопроводе между баком и расширителем. На трансформаторах типа ТДН–10000/110, устанавливаемых на проектируемой подстанции используется газовое реле типа BF–80/Q с двумя пластмассовыми шарообразными поплавками.

Достоинства газовой защиты: высокая чувствительность и реагирование практически на все виды повреждений внутри бака; сравнительно небольшое время срабатывания (0,05 – 0,5 с); простота выполнения, а так же способность защищать трансформатор при недопустимом уровне масла по любым причинам. Наряду с этим защита имеет ряд существенных недостатков, основной из которых – не реагирование ее на повреждения, расположенные вне бака, в зоне между трансформатором и выключателями.

Дифференциальная токовая защита на реле ДЗТ – 11

Определим первичные токи для всех сторон защищаемого трансформатора, соответствующие его номинальной мощности:


(67)



Где номинальное напряжение обмотки трансформатора, кВ.

По этим токам определим соответствующие вторичные токи в плечах защиты, исходя из коэффициентов трансформации трансформаторов тока  и коэффициентов схемы , которые определяются по таблице 2.1 [9]:



(68)



Расчеты сведены в таблицу 18.



Таблица 18 – Расчет первичных и вторичных токов в плечах защиты

Наименование величины

Числовое значение стороны



110 кВ

10 кВ

Первичный ток на сторонах защищаемого трансформатора, А

74

809

Схема соединения трансформаторов тока

∆

Y

Коэффициент трансформации трансформаторов тока

100/5

1000/5

Вторичный ток в плечах защиты, А

3,62

4,37



Коэффициенты трансформации трансформаторов тока для трансформаторов тока, соединенных в ∆, приняты, исходя из первичного тока , чтобы получить вторичный ток в плечах защиты меньше 5 А.

Основной стороной для проектируемой подстанции является сторона 10 кВ, так как для этой стороны вторичный ток в плечах защиты больше чем вторичные токи для других сторон.

Выберем сторону, к трансформаторам тока которой целесообразно присоединить тормозную обмотку реле.

В соответствии с рекомендациями пункта 3.1.5. [9] тормозную обмотку реле целесообразно включить на сумму токов трансформаторов тока, установленных на стороне низшего напряжения, так как при подключении тормозной обмотки только к трансформаторам тока, установленным на одной из сторон защищаемого трансформатора, определяющим условием для выбора тока срабатывания защиты остается отстройка от внешнего КЗ.

Минимальный ток срабатывания защиты определяется по условию отстройки от броска намагничивающего тока при включении ненагруженного трансформатора под напряжение:



(69)



Где коэффициент отстройки (в ориентировочных расчетах допускается принимать );

коэффициент выгодности (для трансформаторов принимается );



А.



Определим числа витков рабочей обмотки насыщающегося трансформатора тока (НТТ) реле для основной и не основной сторон, исходя из значения минимального тока срабатывания защиты.

Ток срабатывания реле на основной стороне:



 (70)



Где коэффициент трансформации силовых трансформаторов.

Число витков рабочей обмотки НТТ реле для основной стороны:




(71)



Где МДС срабатывания реле (для ДЗТ – 11 А [9]).

Число витков рабочей обмотки НТТ реле для не основной стороны:



(72)



Расчеты сведены в таблицу 19.



Таблица 19 – Расчет чисел витков рабочей обмотки НТТ реле

Наименование величины

Обозначение

Числовое значение

Ток срабатывания реле

на основной стороне, А



6,56

Число витков рабочей обмотки НТТ реле для основной стороны:

расчетное

принятое









15,24

15

Число витков рабочей

обмотки НТТ реле для стороны 110 кВ:

расчетное

принятое













18,1

18



Принимаем к использованию следующие числа витков:  витков,  витков и  витков, что соответствует минимальному току срабатывания защиты А.

Выберем необходимое число витков тормозной обмотки НТТ реле. Для этого рассмотри внешние КЗ между тремя фазами в максимальном режиме работы системы. При включении тормозной обмотки на сумму токов трансформаторов тока, установленных на стороне низшего напряжения, расчетным является КЗ на стороне 10 кВ (выбирается по большему значению числа витков тормозной обмотки). Исходя из полученных значений токов (таблица 6), определим первичный ток небаланса и необходимое число витков тормозной обмотки.

Результирующий ток в тормозной обмотке:



(73)



Первичный расчетный ток небаланса:





(74)



Где коэффициент, учитывающий апериодическую составляющую тока КЗ (принимается равным 1);

коэффициент однотипности трансформаторов тока (при однотипных трансформаторах тока принимается равным 1);

относительная погрешность трансформаторов тока ();

диапазон регулирования устройства РПН, о.е.;

коэффициент токораспределения.

Число витков тормозной обмотки НТТ реле:



(75)



Расчет сведен в таблицы 20 и 21.




Таблица 20 – Расчет числа витков тормозной обмотки НТТ реле при КЗ на стороне 110 кВ

Наименование величины

Числовое значение

Результирующий ток в тормозной обмотке, А

6516

Первичный расчетный ток небаланса, А

994,4

Число витков тормозной обмотки НТТ реле:

расчетное

принятое



4,93

5



Таблица 21 – Расчет числа витков тормозной обмотки НТТ реле при КЗ на стороне 10 кВ

Наименование величины

Числовое значение

Результирующий ток в тормозной обмотке, А

9390

Первичный расчетный ток небаланса, А

24980,3

Число витков тормозной обмотки НТТ реле:

расчетное

принятое



8,11

9



Получили 2 значения  и . Принимаем к установке на реле большее значение, то есть  витков.

Определим чувствительность защиты при металлическом КЗ в защищаемой зоне, когда торможение отсутствует (при включении тормозной обмотки реле на сумму токов трансформаторов тока, установленных на стороне 10 кВ, торможение отсутствует всегда). Рассматривается КЗ между двумя фазами на стороне 10 кВ. Ток КЗ в таблице 5.

Коэффициент чувствительности защиты:



(76)






Так как , то защита удовлетворяет требованиям ПУЭ [2], то есть проходит по чувствительности.

Максимальная токовая защита с комбинированным пуском напряжения от токов в обмотках трансформаторов, вызванных внешними КЗ.

Защита выполняется с помощью реле тока РТ – 40, фильтра-реле напряжения обратной последовательности РНФ – 1М и минимального реле напряжения РН – 54.

Первичный ток срабатывания защиты:



(77)



Где коэффициент отстройки (для реле РТ – 40  [9]);

коэффициент возврата реле (для реле РТ – 40  [9]);

 принимается по таблице 17.

Первичное напряжение срабатывания защиты определяется по следующим условиям.

Для минимального реле напряжения, включенного на междуфазное напряжение исходя из:

обеспечения возврата реле после отключения внешнего КЗ:



(78)



отстройки от напряжения самозапуска при включении от АПВ или АВР заторможенных двигателей нагрузки:




 (79)



Где междуфазное напряжение в месте установки защиты в условиях самозапуска после отключения внешнего КЗ ( [9]);

междуфазное напряжение в месте установки защиты в условиях самозапуска заторможенных двигателей нагрузки при включении их от АПВ или АВР ( [9]);



[9].



Для фильтра-реле напряжений обратной последовательности, исходя из минимальной уставки устройства (6 В междуфазных):



(80)



Вторичный ток срабатывания реле:



(81)



Выдержка времени защиты выбирается по условию согласования с последними, наиболее чувствительными ступенями защит от многофазных КЗ предыдущих элементов (отходящие линии – для стороны 10 кВ, максимальные токовые защиты (МТЗ) стороны 10 кВ – для стороны 110 кВ):



(82)




Где наибольшее время срабатывания предыдущей ступени защиты, с;

ступень селективности, с (с).

Чувствительность защиты определяется по следующим выражениям:

для реле тока:



(83)



для минимального реле напряжения:



(84)



для фильтра-реле напряжений обратной последовательности:



(85)



Где первичное значение междуфазного напряжения в месте установки защиты при КЗ в защищаемой зоне, кВ;

первичное значение междуфазного напряжения обратной последовательности в месте установки защиты при КЗ в защищаемой зоне, кВ.

Расчет сведен в таблицу 22.





Таблица 22 – Расчет МТЗ трансформатора с комбинированным пуском напряжения.

 Место установки защиты

А

А



А

В

В

с

Чувствительность

















Основная зона

Резервная зона





























РУ-10 кВ

809

1252,4

1000/5

6,56

5833

600

1

2,35

1,512

5,06

1,202

1,212

2,59

РУ-110 кВ

74

104,7

100/5

10,87

64167

6600

1,5

2,34

1,51

1,57

1,201

1,201

1,205





Так как все коэффициенты чувствительности (таблица 22) в основной зоне больше 1,5, а в резервной зоне больше 1,2, то защита удовлетворяет требованиям ПУЭ [2], то есть проходит по чувствительности.

Максимальная токовая защита от токов в обмотках трансформатора, вызванных перегрузкой

Защита выполняется с помощью реле тока РТ – 40.

Первичный ток срабатывания защиты определяется по (77).  по [9]. Ток срабатывания реле определяется по (81). Результаты расчета сведены в таблицу 23.



Таблица 23 – Расчет первичных и вторичных токов в плечах защиты.

Наименование величины

Числовое значение стороны



110 кВ

10 кВ

Первичный ток на стороне защищаемого трансформатора, А

74

809

Первичный ток срабатывания защиты, А

104,7

1252,4

Схема соединения трансформаторов тока

∆

Y

Коэффициент трансформации

трансформаторов тока

100/5

1000/5

Ток срабатывания реле, А

9,51

5,74



Автоматика подстанции

На линейных выключателях отходящих линий проектируемой подстанции предусматриваются устройства автоматического повторного включения (АПВ). Их назначение – автоматическое повторное включение линий под напряжение после отключения их релейной защитой при КЗ. Если КЗ было неустойчивым, то линия остается в работе, иначе отключается снова релейной защитой. Поэтому устройства АПВ должны быть однократного действия, чтобы избежать повторного включения на устойчивое КЗ.

Принципиальная схема АПВ для линии на выпрямленном оперативном токе представлена на рисунке 7. В комплектное устройство РПВ-58 входят: реле времени КТ типа ЭВ-133 с добавочным резистором R1; промежуточное реле KL1 с двумя обмотками; конденсатор C (20 мкФ); зарядный резистор R2 и разрядный резистор R3.

Пуск схемы АПВ происходит при отключении выключателя релейной защитой. Несоответствие положений ключа и выключателя характеризуется тем, что через контакты ключа 1-3 на схему АПВ по-прежнему подается плюс оперативного тока, а ранее разомкнутый вспомогательный контакт выключателя SQ.1 переключился и замкнул цепь обмотки реле KQT , которое, сработав, подало контактом KQT.1 минус обмотку реле времени KT.

При срабатывании реле времени размыкается его мгновенный размыкающий контакт KT.1 и вводится в цепь обмотки реле дополнительное сопротивление.

ПО истечении установленной выдержки времени реле KT подключает замыкающим контактом KT.2 параллельную обмотку реле KL1 к конденсатору C. Реле KL1 при этом срабатывает от тока разряда конденсатора и подает команду на включения выключателя. Выключатель включается, размыкается его вспомогательный контакт SQ.1 и возвращаются в исходное положение реле KQT, KL.1 и KT.

Если повреждение на линии было неустойчивым, она останется в работе. После размыкания контакта реле времени KT.2 конденсатор C начнет заряжаться через зарядный резистор R2, сопротивление которого выбирается таким, чтобы время заряда конденсатора составляло 20-25 с. Таким образом, спустя указанное время схема АПВ будет подготовлена к новому действию.

Если повреждение было устойчивым, то включившийся под действием схемы АПВ выключатель вновь отключится релейной защитой и вновь срабатывают реле KQT и KT. Реле KL.1 второй раз не срабатывает, так как конденсатор C разряжен. Таким образом, рассмотренная схема обеспечивает однократное действие при КЗ на линии.

В случае отключения линии защитой РЗ, когда действие АПВ не требуется, через резистор R3 производится разряд конденсатора.

Для предотвращения многократного включения выключателя на устойчивое КЗ, в случае застревания контактов реле KL1 в заькнутом состоянии, в схеме управления устанавливается специальное промежуточное реле KBS типа РП-232. Это реле срабатывает при прохождении тока по катушке отключения выключателя и удерживается в сработавшем положении до снятия команды на выключение. Цепь обмотки KM при этом размыкается контактом KBS.1, благодаря чему предотвращается включение выключателя.





Рисунок 7-Схема устройства АПВ однократного действия для линии на выпрямленном оперативном токе



На секционных выключателях сборных шин проектируемой подстанции, а также на выключателе, установленном в мостике на стороне 110 кВ, имеются устройства автоматического включения резерва (АВР). Их назначение – автоматическое включение этих выключателей при аварийной потере напряжения на одной из секций шин (для секционных выключателей), чтобы обеспечить питание потребителей этой секции от второй секции сборных шин; автоматическое подключение двух трансформаторов к одной питающей линии (для выключателя в мостике) при аварии на второй, или двух линий к одному трансформатору при аварийном отключении второго трансформатора.

На рисунке 8 приведена схема АВР на выпрямленном оперативном токе для секционного выключателя. Секционный выключатель Q3 нормально отключен. Оперативный ток для схемы автоматики подается от трансформаторов собственных нужд T3 и T4. Особенностью схемы является то, что при исчезновении напряжения на одной линии (W1 или W2) устройство АВР включает секционный выключатель Q3, а при восстановлении напряжения на линии автоматически восстанавливает нормальную схему подстанции.

Пусковым органом схемы автоматики являются реле времени KT1 и KT2 типа ЭВ-235, контакты которых KT1.2 и KT2.2 включены последовательно в цепи YAT1. Последовательно с контактами этих реле включен мгновенный контакт реле времени KT3.1 трансформатора T2, которое контролирует напряжение на этом трансформаторе. Обмотки реле KT1 и KT2 включены на разные трансформаторы (T3 и TV1), что исключает возможность ложного действия пускового органа. Реле KT1, подключенному к трансформатору собственных нужд T3, установленному до выключателя трансформатора T1, используется также для контроля за появлением напряжения на T1 при включении линии W1.

При исчезновении напряжения в результате отключения линии W1 запустятся реле времени KT1 и KT2 и разомкнут свои мгновенные контакты KT1.1 и KT2.1, снимая напряжение с обмотки реле времени KT3 типа ЭВ-248.

Если действием схемы АПВ линии напряжение на подстанции восстановлено не будет, то с установленной выдержкой времени замкнутся контакты реле времени KT1.2 и KT2.2 и создадут цепь на катушку отключения YAT1 выключателя Q1 трансформатора T1. При отключении выключателя Q1 замкнется его вспомогательный контакт SQ1.1 (рисунок 8, в) в цепи катушки включения YAC3 секционного выключателя Q3 через еще замкнутый контакт KQC1.1 реле однократного включения. Секционный выключатель включится и подаст напряжение на 1-ю секцию подстанции, при этом подтянется реле времени KT2, замкнет контакт KT2.2 и разомкнет KT2.2. Реле KT1 останется без напряжения, поэтому его контакт KT1.1 останется разомкнутым, а реле времени KT3 будет по-прежнему находится в исходном положении, держа разомкнутым все свои контакты.

При восстановлении напряжения на линии W1 напряжение появится и на трансформаторе T1, поскольку его отделитель оставался включенным. Получив напряжение, реле KT1 подтянется, замкнет контакт KT1.1 и разомкнет контакт KT1.2. При замыкании контакта KT1.1 начнет работать реле времени KT3, которое своим проскальзывающим контактом KT3.2 создаст цепь на включение выключателя Q1, а конечным контактом KT3.3-цепь на отключения секционного выключателя Q3, при этом автоматически будет восстановлена исходная схема подстанции.





Рисунок 8-Схема АВР секционного выключателя на выпрямленном оперативном токе для двухтрансформаторной подстанции: ( а— схема подстанции; б— цепи управления и АВР выключателя Q1; в— цепи управления и АВР выключателя Q3).


8. Измерение и учет электроэнергии



На проектируемой подстанции должны быть установлены следующие контрольно-измерительные приборы (КИП) для контроля за соблюдением установленного режима работы подстанции, качества и количества отпускаемой энергии:

в цепи трансформатора на стороне 110 кВ: амперметр;

в цепи трансформатора на стороне 10 кВ: амперметр, ваттметр, счетчики активной и реактивной энергии;

в цепи сборных шин 10 кВ (на каждой секции): вольтметр для измерения междуфазного напряжения и вольтметр с переключением для измерения трех фазных напряжений;

в цепи секционных выключателей 10 кВ: амперметр;

в цепи отход

ящих фидеров 10 кВ: амперметр, счетчики активной и реактивной энергии (предполагается, что по счетчикам ведется денежный расчет).

в цепи трансформаторов собственных нужд на стороне 380 / 220 В: амперметр, расчетный счетчик активной энергии.

	

	
9. Выбор оперативного тока и источников питания

	

	Так как на проектируемой подстанции установлены выключатели с электромагнитными приводами, то принимаем на подстанции выпрямленный оперативный ток.

	Цепи релейной защиты и сигнализации, цепи питания электромагнитов отключения получают питание от двух блоков БПТ - 1002, присоединенных к трансформаторам тока на питающих линиях, и двух блоков БПН - 1002, присоединенных к трансформаторам напряжения сборных шин 10 кВ. Дублирование блоков питания обеспечивает работу релейной защиты при любых повреждениях.

	Цепи электромагнитов включения, потребляющие значительный ток при включении, присоединяются к силовым выпрямителям КВУ – 66/2, которые питаются от трансформаторов собственных нужд, так как мощность трансформаторов напряжения недостаточна для питания электромагнитов включения.

	Все источники оперативного тока располагаются в шкафах КРУН.




10. Собственные нужды подстанции



По таблицам П6.1, П6.2 [1] и составим ведомость ожидаемых нагрузок трансформаторов собственных нужд (таблица 24).



Таблица 24 – Нагрузка собственных нужд проектируемой подстанции

Вид потребителя

Установленная мощность

CosФ

tgФ

Кс

Нагрузка



Ед.,кВт  кол-во

Всего, кВт









кВт



квар

1

2

3

4

5

6

7

8

Охлаждение силовых

трансформаторов

2,52

5

0,85

0,62

0,85

4,25

2,64

Подогрев шкафов

КРУН

120

20

1

0

1

20

0

Подогрев шкафов ре-

лейной защиты

12

2

1

0

1

2

0

Подогрев приводов

отделителей и

короткозамыкателей

0,64

2,4

1

0

1

2,4

0

Подогрев выключате-

лей 110 кВ

15,81

15,8

1

0

1

15,8

0

Наружное освещение

РУ 110 кВ

4,52

9

1

0

0,35

3,15

0

Оперативные цепи

1,81

1,8

1

0

1

1,8

0

Итого

49,4

2,64



В таблице 24 данные, содержащиеся в столбце 7, рассчитаны по следующей формуле:



(86)



Где установленная мощность потребителя собственных нужд, кВт; коэффициент спроса.


Для двигателей системы охлаждения силовых трансформаторов:



кВт.



Данные, содержащиеся в столбце 8, рассчитаны по следующей формуле:



(87)



Для двигателей системы охлаждения силовых трансформаторов:



квар.



Расчетная нагрузка трансформаторов собственных нужд:



(88), кВА.



Принимаем на проектируемой подстанции 2 трансформатора собственных нужд. Так как на проектируемой подстанции предполагается постоянное дежурство, то мощность трансформаторов собственных нужд:



(89), кВА.



Принимаем на проектируемой подстанции 2 трансформатора собственных нужд типа ТМ – 40/10 (по таблице 6.51 [6]). Трансформаторы собственных нужд присоединяются к выводам 10 кВ силовых трансформаторов до вводных выключателей.


11. Регулирование напряжения на проектируемой подстанции



В целях отпуска проектируемой подстанцией электроэнергии высокого качества предусматривается регулирование напряжения. В качестве средства регулирования используют устройства изменения коэффициентов трансформации силовых трансформаторов под нагрузкой (РПН).

РПН позволяет переключать ответвления обмотки трансформатора без разрыва цепи. Регулировочные ступени выполняются на стороне высшего напряжения (в данном случае на стороне 110 кВ), так как меньший по значению ток позволяет облегчить переключающее устройство. Для расширения диапазона регулирования без увеличения числа ответвлений применяют ступени грубой и тонкой регулировки (рисунок 9,а). Наибольший коэффициент трансформации получается, если переключатель П находится в положении I I, а избиратель И – на ответвлении 6. Наименьший коэффициент трансформации будет при положении переключателя I, избиратель – на ответвлении 1.

Переход с одного ответвления регулировочной обмотки на другое осуществляется так, чтобы не разрывать ток нагрузки и не замыкать накоротко витки этой обмотки. Это достигается в специальных переключающих устройствах с реакторами или резисторами. Схема с резисторами (рисунок 9,б) обладает рядом преимуществ перед схемой с реакторами и получает все более широкое применение.

Допустим, что трансформатор работает на ответвлении 5, ток нагрузки проходит через контакт К1, число витков необходимо уменьшить, то есть перейти на ответвление 4. Последовательность действий будет следующей: обесточенный избиратель И2 переводится в положение 4, затем отключается К1 и ток нагрузки кратковременно проходит по R1 и К2; затем замыкается К3, при этом половина тока нагрузки проходит по R1 и К2, другая половина по R2 и К3, кроме того, витки регулировочной обмотки 5 – 4 оказываются замкнутыми через R1 и R2, по ним проходит ограниченный по значению циркулирующий ток; затем размыкается К2 и замыкается К4, при этом ток нагрузки проходит по регулировочной обмотке на ответвление 4, избиратель И2, контакт К4 к выводу 0.

В переключателях данного типа используются мощные пружины, обеспечивающие быстрое переключение контактов контактора (<0,15 секунд), поэтому токоограничивающие сопротивления R1 и R2 лишь кратковременно нагружаются током нагрузки, что позволяет уменьшить их габариты. Контакторы размещаются в герметизированном баке с маслом. Управление РПН может осуществляться дистанционно со щита управления вручную или автоматически.





Рисунок 9 – Устройство РПН трансформатора: а – схема включения регулирующих ступеней; б – схема РПН с токоограничивающими сопротивлениями.




12.Выбор конструкции распредустройств, компоновка сооружений на площадке подстанции



В целях индустриализации и ускорения монтажа подстанции принимаем комплектную трансформаторную подстанцию из блоков заводского изготовления КТПБ 110/10 – 5 – М - 2  10000 – 59 У1 [11]. Схема электрических соединений КТПБ соответствует принятой схеме (рисунок 9).

Открытое распредустройство 110 кВ КТПБ состоит из: блоков высоковольтного оборудования; приемных устройств ВЛ 110 кВ; ошиновки 110 кВ кВ; металлических конструкций для прокладки контрольных кабелей;

ОРУ 110 кВ выполняется из отдельных блоков, на которых смонтировано оборудование, аппаратура и внутренние соединения цепей вторичной коммутации. Смежные блоки посредством железобетонных лежней объединены в группы, каждая из которых представляет собой единый конструктивный элемент. В качестве РУ - 10 кВ используются комплектные распределительные устройства наружной установки (КРУН) серии К - 59 с вакуумными выключателями BB/TEL - 10. Число шкафов КРУН - 14.

Металлоконструкции блоков обеспечивают нормальные условия работы, транспортировки элементов оборудования и обладают достаточной механической прочностью. Оперативная блокировка электрических аппаратов 110 и 10 кВ выполняется электромагнитной с питанием выпрямленным оперативным током напряжением 220 В. При температуре ниже -5 С автоматически подключаются электронагреватели в шкафах приводов выключателей, отделителей и короткозамыкателей, а –25 С-под баками выключателей 35 и 110 кВ. Автоматика обогрева размещается в шкафах КРУН. Разрез по ячейки РУВН и схема заполнения РУНН представлена на листе КФБН 1004.04.366 Э2 графической части дипломного проекта.

		


13. Меры по предотвращению поломок опорно-стержневых изоляторов 35-220 кВ.



Относительно высокая повреждаемость опорно-стержневых изоляторов в составе разъединителей 110-220 кВ остается достаточно серьезной отраслевой проблемой. Опыт эксплуатации показывает, что технологические нарушения с разрушением опорно-стержневых изоляторов нередко приводят к серьезным последствиям: отключению системы шин подстанций, погашению подстанций, снижению нагрузки электростанции, а также создают угрозу персоналу энергопредприятий при выполнении переключений. Максимум повреждений изоляторов в составе разъединителей приходится на 10-15 год эксплуатации. За это время проявляются дефекты:

- связанные с несовершенством и нарушением технологии изготовления изоляторов и приводящие к недопустимому снижению их механической прочности в процессе эксплуатации;

- монтажа, наладки и технического обслуживания разъединителей в процессе эксплуатации, приводящие к возрастанию нагрузок на изоляторы.

Наблюдаются и сезонные максимумы повреждений, отмечаемые в периоды с февраля по май и с августа по ноябрь (в периоды, когда в течение суток имеют место значительные колебания температуры с переходом нулевого значения). Основной причиной повреждения фарфоровых опорно-стержневых изоляторов (далее по тексту изоляторы) в эксплуатации является механическое разрушение. В процессе эксплуатации изоляторов вследствие воздействия внешних факторов (влага и перепады температур (климатические факторы) и механические нагрузки, возникающие при переключениях и под воздействием ветра) происходит появление и развитие внешних и внутренних трещин в фарфоре, а также разрушение элементов соединения "фланец – фарфор". Ниже приводится статистика, опубликованная на сайте Ростовэнерго, в которой даны материалы сравнения количества повреждений электрооборудования в зависимости от его наименования.



Таблица25-Отказавшее оборудование

Название

Кол-во

в %

Трансформатор силовой

1

3,85

Выключатель масляный

1

3,85

Измерительный трансформатор тока

1

3,85

Опора

7

26,92

Изолятор

7

26,92

Провод

6

23,08

Прочие элементы ВЛ

3

11,54



Таблица 26- Характер повреждаемости

Название

Кол-во

в %

Излом, разрыв, обрыв

5

19,23

Деформация, изгиб, искривление

1

3,85

Натир, задир, износ трением

2

7,69

Кавитационный износ

3

11,54

Эрозийный износ

4

15,38

Срыв с крепления

1

3,85

Замыкание неизолир.проводников

2

7,69

Нарушение эл.проч.изоляц. относ. земли

6

23,08

Прочие повреждения

2

7,69



Таблица 27- Причины повреждения 

Название

Кол-во

в %

Нарушение режима работы

1

4,17

Внутренняя коррозия

1

4,17

Прочие недостатки эксплуатации

1

4,17

Механические повреждения

4

16,67

Старение изоляции

2

8,33

Атмосферные перенапряжения (гроза)

1

4,17

Скорость ветра выше расчетной

6

25,0

Загрязнение, засорение

3

12,5

Коммутационные перенапряжения

5

20,83


Таблица28-Срок службы оборудования от начала эксплуатации

Срок службы

Кол-во

в %

От 15 до 20 

3

9,09

От 20 до 25

4

12,12

 Свыше 25

11

33,33



По данным таблиц 25 –28 можно сделать вывод, что наиболее часто отказы в работе энергетического оборудования происходят по причине выхода из строя фарфоровых изоляторов - 26,92% (таблица25), причём наиболее характерным повреждением последних является излом – 19,23% и нарушение электрической прочности – 23,08% (таблица26).

Определение технического состояния опорно-стержневой изоляции без отключения от сети

В настоящей работе рассматриваются методы определения работоспособности изоляторов. Под работоспособностью понимается способность изолятора противостоять механическим и климатическим нагрузкам, воздействующим на изолятор в процессе эксплуатации. Существующая диагностика изоляторов по физической сути разделяется на четыре метода:

- визуальный контроль;

- силовой;

- контроль структуры материала изолятора;

- контроль жесткости изолятора.

Визуальный контроль осуществляется с целью определения видимых повреждений изолятора (сколы, крупные трещины на поверхности и проч.).

Силовой метод. Это прямой метод определения работоспособности изолятора.

При использовании этого метода изолятор подвергается механическим нагружениям в той или иной степени соответсвующим реальным нагрузкам, встречающимися в процессе эксплуатации. Несомненным достоинством этого метода является то, что он определяет истинную прочность изолятора, однако при нагрузках достигающих некоторых критических величин возможно повреждение, а, в некоторых случаях и разрушение изолятора.

Косвенные методы, основаны на измерениях неких параметров присущих данному объекту по состоянию, которых судят об его работоспособности. К косвенным методам относятся контроль структуры материала, контроль жесткости изолятора и визуальный контроль.

Контроль структуры материала изолятора. Этот метод позволяет обнаружить трещины, микротрещины и инородные вкрапления внутри изолятора. Контроль структуры материала может быть осуществлен при помощи рентгеноскопии или ультразвуковой дефектоскопии. Последний широко используется ООО "ЦИВОМ". По своей сути данный метод осуществляет контроль геометрических характеристик (неразрывность сечений, наличие трещин, микропористость внутри фарфора и т. п.) изолятора.

Контроль жесткости (механической) изолятора осуществляется виброакустическими методами. При этом контролируются либо частоты свободных колебаний, либо резонансные частоты колебаний изолятора. По частотному спектру колебаний изолятора судят об его работоспособности.

Рассмотрим связь между изменениями прочности и частотных характеристик изолятора при изгибе. Для фарфора, как и для любого другого материала, существует некий предел напряжения превышение, которого приводит к разрушению конструкции (временное сопротивление)[6]. Сила, соответствующая временному сопротивлению называется предельной нагрузкой. Выведем зависимость собственной частоты колебаний изолятора от предельной нагрузки. 

Предельная нагрузка при изгибе стержня с жестким креплением одной стороны (заделка) и силой приложенной с другой стороны описывается выражением [6]:




P=σI/Lr, (90)



Где P - предельная нагрузка (сила);

σ - напряжение (в данном случае временное сопротивление);

L - длина стержня (изолятора);

r - радиус опасного сечения изолятора;

I - статический момент инерции опасного сечения изолятора.

Частоты собственных колебаний стержня с жестким креплением одной стороны (заделка) и свободным с другой стороны определяются выражением:



ωi=(ki)2/L2∙√EI/μ, (91)



где ω - частота собственных колебаний стержня (изолятора);

k - корень уравнений Крылова;

L - длина стержня;

E - модуль упругости материала;

I - статический момент инерции опасного сечения стержня;

μ - масса единицы длины стержня;

i - собственная форма колебаний стержня (i =1, 2, …).

Проведем сравнение характеристик поврежденного и неповрежденного изолятора. В качестве отправной точки возьмем предельную нагрузку (несущую способность), тогда степень повреждения изолятора можно представить в форме отношения предельной нагрузки поврежденного изолятора к предельной нагрузке неповрежденного изолятора. Несложные преобразования позволяют получить следующее соотношение:



P1 /P0=I1 /I0 = (ωi1 /ωi0)2, (92)



Где P0 - предельная нагрузка неповрежденного изолятора;

P1 - предельная нагрузка поврежденного изолятора;

I0 - статический момент инерции опасного сечения неповрежденного изолятора;

I1 - статический момент инерции опасного сечения поврежденного изолятора;

ωi0 - частота собственных колебаний неповрежденного изолятора; ωi1 - частота собственных колебаний поврежденного изолятора; i - собственная форма колебаний изолятора (i =1, 2, …).

Следует заметить, что соотношение 93 справедливо и для продольных и крутильных нагрузок. Анализируя соотношение 93, видим, что повреждение можно обнаружить на любой форме колебаний изолятора. Вышеизложенное позволяет сделать заключение, что использование виброакустических методов для определения технического состояния опорно-стержневых фарфоровых изоляторов корректно.

Следовательно, для решения задачи о техническом состоянии опорно-стержневого изолятора достаточно отследить поведение его собственных частот во времени.

На основании вышеизложенного предлагается:

Метод определения технического состояния опорно-стержневой изоляции под рабочим напряжением (электрическим).

Техническое состояние опорно-стержневого фарфорового изолятора определяется по его амплитудно-частотной характеристике (АЧХ). Фактически определяется состояние механической жесткости изолятора.

Основным критерием сохранения работоспособности опорно-стержневого изолятора является неизменность во времени его амплитудно-частотной характеристики.

Частными случаями и критериями оценки технического состояния изоляторов при первом измерении являются:

а) изолятор в удовлетворительном состоянии:

-наличие одного максимума на АЧХ в диапазоне частот 3000-8000Гц;

б) изолятор в неудовлетворительном состоянии (однозначная отбраковка):

-наличие двух соизмеримых по интенсивности максимумов на АЧХ в диапазонах частот: 1000-2000Гц – первый и 3000-8000Гц – второй;

-наличие одного максимума на АЧХ в диапазоне частот 1000-2000Гц;

-наличие двух соизмеримых по интенсивности максимумов на АЧХ в диапазонах частот: 3000-8000Гц – первый и 8000-12000Гц – второй;

-наличие трех и более соизмеримых по интенсивности максимумов на АЧХ в диапазоне частот 1000-10000Гц.

Все оставшиеся случаи характеризуются как требующие периодических (не реже двух раз в год) обследований (второй – желательно после окончательного перехода среднесуточной температуры через нуль). 

В целях предупреждения повреждений опорно-стержневых изоляторов 110-220 кВ и предотвращения несчастных случаев при производстве оперативных переключений предлагается:

1. При оперативных переключениях:

1.1 Включать в бланки переключений обязательный осмотр разъединителей 35-220 кВ перед проведением переключений. При осмотре следует обращать внимание на :

	-наличие сколов и трещин на фарфоре; состояние армировочных швов (по возможности);

	-состояние привода, контактной системы и рамы (наличие перекосов) Осмотр разъединителей может осуществляться при помощи бинокля.

	1.2. Запретить производство операций разъединителями, изоляторы которых имеют дефекты в виде трещин (в теле фарфора или армировочном шве), царапин и рисок на фарфоре глубиной более 0,5 мм, а также сколы глубиной более 1 мм и обшей плошадью более 200 мм2;

		1.3. Запретить производство переключений разъединителями с применением неинвентарных (удлиненных) рукояток ручных приводов;

1.4. Производить все операции с разъединителями при введенных в работу быстродействующих релейных защитах и устройствах резервирования отказа выключателя (УРОВ) в полном соответствии с требованиями п. 5.9.6. ПТЭ (15-е издание) и выведенном АПВ.

1.5. Ограничить количество переключений (по возможности) при температуре окружающего воздуха минус 25° С и ниже, а также в периоды, когда в течение суток имеют место значительные колебания температуры с переходом нулевого значения.

2. При техническом обслуживании и ремонтах:

2.1. Соблюдать требования предприятия-изготовителя по объему и срокам проведения технического обслуживания и ремонтов разъединителей в соответствии с указаниями "Руководства по эксплуатации".

2.2. Организовать проведение акустико-эмиссионного контроля изоляторов разъединителей 35 - 220 кВ по методике, согласованной с РАО "ЕЭС России", и с использованием аппаратуры и устройств (прибор ПАК-ЗМ, стяжка УКИ-1) разработки АО "ВНИИЭ". Методика контроля входит в комплект поставки. Акустико-эмиссионному контролю должны подвергаться:

- изоляторы любых типов по истечении гарантийного срока на разъединители 110-220 кВ;

- изоляторы любых типов при проведении средних ремонтов разъединителей 110-220 кВ;

- изоляторы любых типов при обнаружении на них сколов фарфора, дефектов армировочных швов или контактной системы разъединителей, которые могли привести к снижению механической прочности изоляторов и (или) к существенному увеличению нагрузок на них;

- изоляторы, отобранные из резерва для замены после окончания гарантийного срока.

2.3. Запретить производство механических испытаний опорно-стержневых изоляторов без одновременного проведения акустико-эмиссионного контроля их состояния.

2.4. Заменять изоляторы, забракованные по результатам акустико-эмиссионного контроля и изоляторы, имеющие дефекты, указанные в п. 1.2.

2.5. Выполнять при среднем ремонте разъединителей 110-220 кВ тщательный осмотр изоляторов и армировочных швов. При осмотре дополнительно к требованиям по п. 1.1. следует обращать внимание на:

- наличие трещин в армировочных швах;

- состояние цемента в армировочных швах;

- состояние влагостойкого покрытия армировочных швов.

2.6. Производить непосредственно после обнаружения заделку трещин в армировочных швах влагостойкой шпатлевкой с последующим нанесением гидрофобного покрытия (например, гермегик гидроизоляционный "Гермокрон-гидро".

2.7. Производить ремонт изоляторов, имеющих сколы с размерами, менее указанных в п. 1.2. настоящего циркуляра. При ремонте производится приклеивание отколотой части к изолятору или покрытие дефектной поверхности влагостойким лаком для наружных работ. Склеивание фарфоровых частей должно выполняться с помощью клея (карбинольного) БФ-4, Б-88 или клея на основе эпоксидной смолы.

При ремонте изоляторов, имеющих царапины и риски на поверхности глубиной менее 0,5 мм, используется полимерное покрытие. В качестве покрытия используется кремнийорганическая композиция типа КЛ101, которая обладает высокой гидрофобностью и адгезией к поверхности фарфора. В комплект поставки входят инструкция по нанесению покрытия, кремнийорганическая композиция с подслоем и отвердителем, технологическое оборудование для нанесения покрытия.

2.8. Выполнять после среднего ремонта разъединителей:

проверку качества монтажа изоляторов (отклонение от вертикали, равенство высот изоляторов, крепеж);

проверку правильности регулировок (на соответствие заводским нормам) контактов главной цепи в части их соосности и значений контактных нажатий, которые проверяются либо по вытягивающему усилию, либо непосредственным контролем контактного нажатия ламелей с помощью прибора ПКСН-1.

проверку соответствия выполнения подводящих шлейфов к разъединителям проектной документации.

2.9. Проводить после среднего ремонта разъединителей их опробование путем 3-5 кратного ручного включения-отключения главных и заземляющих ножей для оценки усилий на рукоятки приводов в соответствии с требованиями "Руководства по эксплуатации".

2.10. Выполнить для обеспечения безопасности персонала, проводящего оперирование разъединителями, не менее одного мероприятия из нижеперечисленных:

- установить над ручными приводами разъедини гелей 110-220 к.В стационарные козырьки из листового металла. Установка сетчатых козырьков не допускается;

- заменить ручные привода полуножей главной цепи разъединителей на электродвигательные с дистанционным управлением. Данное мероприятие целесообразно проводить на разъединителях со сроком службы не более 15 лет;

- на разъединителях напряжением 110 кВ с ручными приводами заменить фарфоровые опорно-стержневые изоляторы на полимерные типа ИОСПК-10.

Полимерные опорные изоляторы, в которых в качестве грузонесущего элемента используется стеклопластиковая труба в защитной оболочке из кремнийорганической резины, обладают рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с фарфоровыми изоляторами.

Эти преимущества:

стойкость к загрязнениям;

более высокие разрядные характеристики в условиях загрязнения и увлажнения;

отсутствие растрескиваний и сколов;

высокая механическая прочность.

Благодаря указанным преимуществам применение полимерных изоляторов позволяет значительно повысить надежность работы электрооборудования, в частности разъединителей, а главное обеспечить безопасность персонала.

К настоящему времени разработаны и серийно выпускаются полимерные опорные изоляторы на классы напряжения 10, 35 и 110 кВ.

Изоляторы на напряжение 110 кВ изготавливаются в основном на базе стеклопластиковых труб. Труба, в отличие от стержневого стеклопластика, позволяет обеспечить лучшие показатели изолятора по упругой деформации на изгиб, что имеет определяющее значение для работы изоляторов в составе разъединителя.

Для изготовления защитной оболочки изоляторов используются в основном кремнийорганическая резина марки К-69 отечественного производства или ее зарубежный аналог силиконовый каучук марки "Поверсил-310". Современные технологии позволяют наносить цельнолитую защитную оболочку. При этом обеспечивается химическая сшивка резины с трубой, за счет чего повышается качество герметизации оболочки и границы раздела ее с трубой.

Полимерные опорные изоляторы могут применяться как в качестве шинных опор, так и в качестве опорно-поворотных колонок в составе разъединителя. По своим габаритным и установочным размерам выпускаемые конструкции полимерных изоляторов унифицированы с фарфоровыми изоляторами типа ИОС или С, поэтому могут применяться вместо последних.

Для шинных разъединителей 110 кВ предпочтительней выполнение второго или третьего мероприятия.

2.11. Создать на каждой электростанции и на каждом предприятии электрических сетей неснижаемый запас опорно-стержневых изоляторов 110 кВ в соответствии с требованиями табл. 4 и 5 "Типовых нормативов резервной коммутационной аппаратуры 110-500 кВ для подстанций и РУ электростанций", утвержденных Минэнерго СССР 02 декабря 1980 года.

2.12. Организовать хранение резервных опорно-стержневых изоляторов таким образом, чтобы была исключена возможность их механических повреждений, заноса снегом, затопления талыми и дождевыми водами, а также была обеспечена возможность периодического осмотра. Изоляторы хранить на настилах, по возможности в вертикальном рабочем положении, в закрытых помещениях или на открытом воздухе под навесом, защищающем их от воздействия атмосферных осадков. У находившихся на хранении изоляторов раз в 1-2 года проверять целостность армировочных швов и их влагостойкого покрытия. При обнаружении дефектов произвести заделку швов и восстановить влагостойкое покрытие, как это указано в п.2.6.

3. При техническом перевооружении и реконструкции:

Применять на вновь строящихся объектах, а также при реконструкции и техническом перевооружении действующих объектов на ОРУ 110-220 кВ разъединители:

- преимущественно горизонтально-поворотного типа с одним разрывом на полюс;

- с опорными стержневыми изоляторами (фарфоровыми или полимерными), изготовленными по техническим условиям, согласованным с РАО "ЕЭС России";

- с герметичными подшипниками качения в опоре изоляционных колонн;

- преимущественно с электродвигательными приводами полуножей главной цепи.

Применение ручных приводов полуножей главной цепи допускается во всех случаях, когда разъединители напряжением 110 кВ укомплектованы полимерными изоляторами типа ИОСПК-110.

Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1

Прибор ПКСН-1 предназначен для контроля усилия нормального нажатия в отдельной паре контактов ламельного типа разъединителей 10 - 750 кВ и ячеек КРУ 6-10 кВ.

Прибор лишен недостатка традиционного способа контроля контактов, основанного на измерении вытягивающего усилия с применением специальных шаблонов. Этот способ трудоемок, т.к. требует участия не менее двух человек, и имеет низкую точность в связи с тем, что применяемые шаблоны, как правило, не калиброваны по материалу, толщине и состоянию поверхности, а вытягивающее усилие определяется в момент трогания шаблона по стрелочному пружинному динамометру.

Прибор ПКСН-1 состоит из контрольного щупа, блока измерения и соединительных кабелей. Контрольный щуп выполнен на основе тензорезисторного датчика. Блок измерения служит для обработки сигнала, поступающего с контрольного щупа, и цифровой индикации значения силы нормального контактного нажатия. Измерения с помощью прибора может выполнять один человек.



Таблица 29 -Основные технические характеристики прибора ПКСН-1

Наименование параметра

Размерность

Значение

1.Диапазон контролируемых усилий нажатия

кГс

0 – 100

2.Основная относительная погрешность

%

1,5

3.Дискретность контроля усилий нажатия

кГс

0,1

4.Вид предоставляемой информации о контролируемом усилии

-

цифровой

5.Напрярежение питания: от встроенного источника от сети переменного тока

В

 12,6 220

6.Время непрерывной работы от аккумулятора

ч

16

7.Рабочий диапазон температур

оС

0 - 40

8.Относительная влажность воздуха

%

До 98


Комплект сменных частей и диапазон регулировок позволяет производить контроль нормального нажатия контактов большинства находящихся в эксплуатации типов разъединителей наружной и внутренней установки серий РГ, РД(3), РНД(З), ЗРО, РВ(3) и др.

Для удобства пользования прибором ПКСН-1 в руководстве по его эксплуатации приведены нормативные значения нормальных контактных нажатий ламельных контактов наиболее распространенных типов разъединителей и ячеек КРУ.

		Анализ повреждений электрооборудования представлен но листе КФБН 1004.06.366.07 Э2 графической части дипломного проекта.

		

		
14. Освещение подстанции



Наружное освещение подстанции осуществляется прожекторами ПЗС - 45 с лампами мощностью 1000 Вт напряжением 220 В, питаемых от трансформаторов собственных нужд.

		Прожектора устанавливаются на прожекторных мачтах по углам подстанции. Расположение прожекторных мачт показано на листе графической части проекта. Угол наклона прожекторов к плоскости подстанции . Высота установки прожекторов h=22 м (исходя из высоты типовых мачт 21 м [12]).

Расчет освещения подстанции производим методом изолюкс. Построим изолюксу одного прожектора.

		Освещенность точки площадки подстанции:

		

		(93)

		

		Где е – норма освещенности поверхности, равная 1 лк [12];

		вспомогательная величина (определяется по таблице 61 [12]). Для расстояния Х=22 м от прожектора лк.

		По изолюксам на условной плоскости (рисунок 44 [12]) определяем координату =0,5 на условной плоскости с освещенностью Е=968 лк.

		Координата y на площадке подстанции:

		(94)м. Дальнейший расчет координат для построения изолюксы освещенности производится аналогично. Результаты расчета сведены в таблицу 30.

		

		
Таблица 30 – Построение изолюксы освещенности прожектора

Х, м

		22

		33

		44

		55

		66

		77

		88

		Y, м

		13,86

		11,22

		12,58

		14,26

		16,54

		16,63

		15,79



Изолюкса прожектора представлена на рисунке 10. Изолюкса изображена для одного квадранта, так как она симметрична относительно оси y.После рассмотрения различных вариантов расположения прожекторов на прожекторных мачтах и рассмотрения полученных зон освещенности принимаем к установке на проектируемой подстанции 5 прожекторов. На мачтах №2, №3 и №4 - по одному прожектору. На мачте №1 - два прожектора.



		

		Рисунок 10 – Изолюкса прожектора.

		

		При таком расположении прожекторов территория подстанции полностью освещается.

	

	
15. Молниезащита подстанции



Опасные грозовые перенапряжения в распредустройствах подстанции возникают как при непосредственном поражении их молнией, так и при набегании на подстанцию грозовых волн с ВЛ в результате поражения проводов ВЛ молнией или удара молнии в вершину опоры или трос.

	Защита от набегающих волн осуществляется с помощью ограничителей перенапряжения (таблица 10).

	Защита от прямых ударов молнии осуществляется отдельно стоящими молниеотводами имеющими обособленные заземлители.

На проектируемой подстанции предусматриваем 4 молниеотвода, устанавливаемых на прожекторных мачтах.

Расстояния между молниеотводами:

	между 1 и 2, 3 и 4:  м;

	между 1 и 4, 2 и 3:  м.

	Наивысшая точка защищаемой подстанции  м

	По [13] пространство между молниеотводами полностью перекрывается зоной защиты, если:

	

	(95)

	

	Где диаметр описанной окружности, проходящей через центры молниеотводов, м;

коэффициент, зависящий от высоты молниеотвода H (при);

	активная высота молниеотвода – превышение его над высотой защищаемого объекта , м.

	

	(96)


Из выражений (95) и (96) следует, что

	

	(97)

	 м;

	 м.

	

	Принимаем высоту молниеотвода, с учетом высоты прожекторных мачт, H=28 м.

	Радиус зоны защиты на высоте защищаемого объекта:

	

	(98)

	 м;

	 м.



Ширину зоны защиты на высоте защищаемого объекта определять не обязательно, потому что, как видно из построений зоны защиты на листе графической части проекта, территория подстанции полностью перекрывается зонами защиты четырех одиночных молниеотводов.

В соответствии с требованиями [13] выбираю для молниеотводов стальной трехстержневой заземлитель собранный из стержней диаметром d =15 мм, длина которых l =2,5 м. Расстояние между стержнями с=5 м. Стержни соединены между собой стальной полосой с размерами 40 х 4 мм (по таблице 2 [13]). Заземлитель заглублен в землю на глубину t=0,7 м. Токоотвод выполняется из круглой стальной проволоки диаметром 6 мм (по таблице 3 [13]).

Рассчитаем сопротивление импульсного заземлителя.

Сопротивление одного стержня заземлителя:



 (99)

Ом



Сопротивление всех вертикальных заземлителей:



(100)



где

число вертикальных заземлителей;

коэффициент использования (по таблице 5 [14]).

	

	 Ом.



Сопротивление соединительных полос:



(101)



где

ширина полосы, м.



 Ом.




Общее сопротивление заземлителя:



(102)

 Ом.



Импульсное сопротивление заземлителя:



(103)



где

импульсный коэффициент ( [1]).



 Ом.



Допустимое импульсное сопротивление заземлителя молниеотвода  Ом по [2]. Так как 5,12 Ом < 10 Ом, то заземлитель удовлетворяет требованиям ПУЭ и может применяться на проектируемой подстанции.




16. Заземление подстанции



Согласно ПУЭ [2] заземляющие устройства электроустановок 110 кВ выполняются с учетом сопротивления заземляющего устройства Ом или допустимого напряжения прикосновения.

Расчет по допустимому сопротивлению Ом приводит к неоправданному перерасходу проводникового материала и трудозатрат при сооружении заземляющего устройства для подстанции небольшой площадью, не имеющей естественных заземлителей. Опыт эксплуатации РУ – 110 кВ и выше позволяет перейти к нормированию напряжения прикосновения, а не величины .

Заземляющее устройство, выполненное по нормам напряжения прикосновения, должно обеспечивать в любое время года ограничение напряжения прикосновения  до нормированного значения в пределах всей территории подстанции, а напряжение на заземляющем устройстве  должно быть не выше 10 кВ. Заземляющее устройство для установок 110 кВ и выше выполняется из вертикальных заземлителей, соединительных полос, полос, проложенных вдоль рядов оборудования, и выравнивающих полос, проложенных в поперечном направлении и создающих заземляющую сетку с переменным шагом.

Произведем расчет заземляющего устройства по допустимому напряжению прикосновения.

Расчетная длительность воздействия напряжения прикосновения:



(104)



Где полное время отключения выключателя (для выключателя МКП – 110 это время составляет 0,08 с).


с.



Наибольшее допустимое напряжение прикосновения дляс



=1,5∙83,5∙0,75+0,75∙1000=844 В



Коэффициент прикосновения: 



(105)



где

длина вертикального заземлителя, м (принимаем м [1]);

длина горизонтального заземлителя, м (принимаем м по плану заземляющего устройства на листе графической части проекта);

расстояние между вертикальными заземлителями, м (принимаем м по плану заземляющего устройства на листе графической части проекта);

S – площадь заземляющего устройства, м2 (принимаем м2 по плану заземляющего устройства на листе графической части проекта);

М – расчетный параметр, зависящий от ;

удельное сопротивление слоев земли, Омм;

коэффициент, определяемый по сопротивлению тела человека  и сопротивлению растеканию тока от ступней .



(106)

Ом;

;

М=0,536 для  (по тексту 7.5 [1]).





Потенциал на заземлителе:



(107)

В,



что меньше допустимого, так как 2958,6 В < 10000 В.

Допустимое сопротивление заземляющего устройства:



(108)



где

ток, стекающий с заземлителя проектируемого заземляющего устройства при однофазном КЗ, А.



(109)



Где сопротивление нулевой последовательности трансформаторов, Ом.



кА.

Ом.


Действительный план заземляющего устройства преобразуем в расчетную модель со стороной м.

Число ячеек по стороне квадрата:



(110)





Принимаем m = 6.

Длина полос в расчетной модели:



(111)

м.



Длина сторон ячейки:



(112)

м.



Число вертикальных заземлителей по периметру контура:



(113)





Общая длина вертикальных заземлителей:



(114)

м.



Относительная глубина:



(115)



где

глубина заложения горизонтальных проводников, м (t = 0,7 м).







Так как , то общее сопротивление сложного заземлителя, преобразованного в расчетную модель:



(116)



где

эквивалентное удельное сопротивление земли, Омм (Омм по таблице 7.6 [1]).







Что меньше допустимого Ом.

Напряжение прикосновения:




(117)

В.



Что меньше допустимого значения 844 В.

Наименьшее допустимое сечение проводника по условиям термической стойкости определяется по следующим формулам.

Для горизонтальных заземлителей:



(118)

мм2.



Для вертикальных заземлителей:



(119)

мм2.



По условиям механической прочности выбираем в качестве вертикальных заземляющих проводников круглые стальные прутки диаметром 10 мм2, сечение которых составляет мм2; в качестве горизонтальных заземлителей выбираем стальные полосы сечением мм2.

Молниезащита, заземление и освещение подстанции представлена на листе КФБН 1004.06.366 ЭГ графической части дипломного проекта.




17. Безопасность проектируемой подстанции 110/10 кВ



Анализ возможных вредных и опасных факторов при монтаже и эксплуатации проектируемого объекта

Проектируемая подстанция 110/10кВ и ВЛ 110кВ. являются устройством без технологического производства, поэтому вредные выбросы в атмосферу отсутствуют.

Для предотвращения загрязнения окружающей территории при аварийном сбросе трансформаторного масла и предотвращения распространения пожара - проектом предусматривается сооружения маслоприемника рассчитанного на 100% задержания масла из одного трансформатора.

Противопожарные мероприятия и пожарная защита запроектированы в соответствии с "Указаниями по проектированию противопожарных мероприятий, систем пожара-тушения и обнаружения пожара на энергетических объектах", утвержденных министерством энергетики и электрификации России и согласованных с начальником главного управления пожарной охраны МВД России.

Безопасность организация работ при эксплуатации и ремонте, строительстве и наладки проектируемой подстанции определены ПУЭ [2].

Степень огнестойкости ОРУ подстанции принята I. Проектируемая подстанция относится к II группе по единичной мощности (до 40МВА), в связи с этим пожарный водопровод и водоем на подстанции не предусматривается. Подстанция снабжена первичными средствами пожара тушения, имеет телефонную связь с местной пожарной службой.

При электромонтаже и ремонте оборудования проектируемой подстанции следует применять меры защиты от механических травм (ушибов, ранений), ожогов, от поражения электрическим током, опасными в отношении возможности травмирования являются работы связанные с подъемом на высоту и креплением тяжелых деталей электрооборудования РУ (разъединителей, отделителей, короткозамыкателей трансформаторов тока, опорных изоляторов, и др.). При установки различной аппаратов, закрепленных на строительных конструкциях с помощью цементных растворов, нельзя удалять поддерживающие приспособления до полного затвердения раствора. Поднятые на высоту различные элементы оборудования и аппараты должны, непременно, закрепляется на своих местах.

При перемещении и подъеме отделителей, короткозамыкателей, разъединителей, их необходимо установить в положение "включено", так как при таком положении ножей исключается возможность травмирования рабочих ножевыми контактами рубящего типа.

Во время подъема и перемещения распределительных щитов камер и блоков распределительных устройств необходимо с помощью оттяжек предотвратить их возможное опрокидывание.

В процессе регулировки выключателей и разъединителей с автоматическим приводом должны быть приняты меры против не предусмотренного включения или отключения приводов другим. В этом случае возможны ушибы выполняющего работу электромонтажника. Для предотвращения такого включения плавкие вставки в цепях управления электромагнитным приводом снимаются.

Если же в процессе регулировки потребуется включить оперативный ток, постановка вставок предохранителей допускается только после удаления всех людей от данного выключателя.

После того как смонтирована ошиновка трансформатора и его обмотки присоединены к шинам распределительного устройства, их внешние вывода необходимо замкнуть накоротко и заземлить на случай подачи напряжения на трансформатор, который не принят в эксплуатацию. То же относится и к измерительным трансформаторам.

Чтобы исключить возможность прикосновения или опасного приближения к не изолированным токоведущим частям, должна быть обеспечена недоступность с помощью ограждения, блокировок, или расположение токоведущих частей на недоступной высоте или в недоступном месте.

Корпуса трансформаторов, светильников, аппаратов и других, металлических не токоведущих частей могут оказаться под напряжением при замыкании их токоведущих частей на корпус. Если корпус при этом не имеет заземления прикосновение к нему опасно также как к фазе. Безопасность обеспечивается путем заземления корпуса заземлителем.

Молниезащита подстанции запроектирована в соответствии с [13] и [2].

Охранные мероприятия на подстанции

Территория ПС должна ограждаться. Ограждение территории подстанции напряжением 35-750кВ должно выполняться высотой не менее 2,4 м.

Ограда должна быть сплошной (предпочтительно из ж/б конструкций)

Ограждение территории ПС должно иметь сплошные металлические ворота и калитки, конструкция которых не должна позволять свободно преодолевать их. Ворота и калитки должны закрываться на внутренний замок.

Входные наружные двери всех помещений ПС следует выполнять металлическими и оборудованными внутренними замками.

Остекление зданий на территории ПС следует сокращать до минимума. Оконные проемы не должны предусматриваться в следующих зданиях и сооружениях:

на фасадной стороне ОПУ в случае совмещения фасадной линии ОПУ с оградой ПС;

в кабельных этажах и шахтах;

в складских помещениях.

В случае необходимости в естественном освещении окна первого этажа оборудуются решетками. Окна второго и более высоких этажей рекомендуется выполнять из армированного стекла или стеклоблоков.

В случае выполнения остекления окон второго этажа из обычного стекла они должны иметь решетки.

Охранное освещение по периметру ПС предусматривается на всех ПС имеющих постоянный дежурный персонал. Включение охранного освещения осуществляется вручную или автоматически. Охранное освещение должно обеспечивать освещенность поверхности земли вдоль внутренней стороны ограждения не менее 0,5 лк.

Охранная сигнализация помещений ПС должна осуществлять контроль:

закрытого состояния входных наружных дверей, а также оконных фрамуг и форточек помещений ПС;

целостности оконных стекол;

целостности дверных и оконных проемов;

закрытого состояния въездных ворот и калиток.

На ПС рекомендуется предусматривать телефонную связь.

В целях исключения слива масла посторонними лицами из силовых трансформаторов целесообразно на сливном вентиле установить заглушку, закрепленную болтами и контролируемую охранной сигнализацией.

Конструкция ввода и вывода кабелей, водопроводов и канализации на территории ПС должна исключать проникновение на ПС посторонних лиц.




18. Заключение



В результате работы спроектирована понизительная подстанция для электроснабжения потребителей Кировского района города Саратова.

В ходе проекта был произведён выбор силовых трансформаторов, технико-экономический расчет по выбору мощности силовых трансформаторов,высоковольтных аппаратов, токоведущих частей и другого оборудования подстанции; расчет освещения, заземления и молниезащиты подстанции.

В результате проведенных расчетов принята типовая комплектная трансформаторная подстанция из блоков заводского изготовления типа КТПБ 110/10 – 5 – М – 2 х 10000 – 59 У1.

Выводы, сделанные при разработке темы для углубленной разработки (спецвопрос), могут быть использованы в проектной и эксплутационной практике.



	
19.Список использованных источников

		

		1. Правила устройства электроустановок. ПУЭ - 4. - М.: Энергия, 2003.-603с.

	2. Правила устройства электроустановок. ПУЭ - 6. - М.: Энергоатомиздат, 2003. - 648 с.

	3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. - М.: Энергия, 2003. - 224 с.

	4. Неклепаев Б. Н., Крючков И. П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 608 с.

			5. Районная понизительная подстанция 35 - 220 кВ: Методика дипломного проектирования/ Под ред. Мишина Л. А. - Саратов, 1975. - 23 с.

	6. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей ВУЗов/ Под ред. Блока В. М. - М.: Высшая школа, 1990. - 308 с.

	7. ГОСТ 14209 - 85 (СТ СЭВ 3916 - 82). Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки. - М.: Издательство стандартов, 1985. - 30 с.

	8. Ульянов С. А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах. - М.: Энергия, 1970. - 517 с.

		9. Руководящие указания по релейной защите. Релейная защита понижающих трансформаторов 110 - 500 кВ. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 96 с.

		10. Беркович М. А. Автоматика энергосистем. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 208 с.

		11. Модернизированные КТПБ 110/10(6), 110/35/10(6), 110/20 и 35/10(6) различного назначения. Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации ОГК.412.070. - Куйбышев, 1982. - 92 с.

		12. Кнорринг Г. М. Справочник для проектирования электрического освещения. - Л., 1960. - 342 с.

		13. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД 34.21.122 - 87/ Минэнерго СССР. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 56 с.

		14. Защитное заземление: Методические указания/ Под ред. Паниной О. А. - Саратов, 1995. - 16 с.

		15. Справочник по проектированию подстанций 35 - 1150 кВ/ Под ред. Самойлова Я. С. - М.: Энергоатомиздат, 1992. - 302 с.

16. Синягин Н. Н. Система планово-предупредительных ремонтов оборудования и сетей промышленной энергетики. - М.: Энергия, 1978. - 408 с.

		17.Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий. СН 357 - 77. М.: Госстрой СССР, 1977.

	18. Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий. СН 174 - 75. - М.: Госстрой СССР, 1976.

	

	
Приложение

	

Поз. обозначение

Наименование

Кол.

Примечание

F1,F2

Предохранитель плавкий ПКН001-10 У3

6



F3,F4

Предохранитель плавкий ПКН001-35 У1

6



FV1,FV2

Ограничитель перенапряжения ОПН-9-110/73

6



FV5..FV8

Ограничитель перенапряжения ОПН-РС-10/12,5

12



PA

Амперметр Э-335

14



PI

Счетчик активной энергии СА3 И-680

11



PK

Счетчик реактивной энергии СР4 И-673

11



PV

Вольтметр Э-335

2



PW

Ваттметр Д-335

2



Q1

Выключатель масляный баковый МКП-110Б-630-20 У1

1



Q2,Q3

Выключатель вакуумный BB/TEL-10-20/1000 У3

2



QB1



1



Q4..Q11

Выключатель вакуумный BB/TEL-10-20/630 У3

8



QR1,QR2

Отделитель ОДЗ-1-110/630УХЛ1

2



QS1..QS4

Разъединитель РНДЗ – 2 – 110/1000У1

4



QS5,QS6

Разъединитель РНДЗ- 1б – 110/1000У1

2



T1,T2

Силовой трансформатор ТДН– 10000/110

2



T3,T4

Трансформатор собственных нужд ТМ-40/10

2



TA1..TA3

Трансформатор тока ТФЗМ 110Б-Р/0,5-100/5 У1

6



TA33..TA41

Трансформатор тока ТЛ-10-Р/0,5-300/5 У3

24



TV1,TV2

Трансформатор напряжения ЗНОЛ 09-10У2

6



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

КФБН 1004 02.366.ПЭ3

Разраб.

Митяев А.Ю.







Лит.

Лист

Листов

Руковод.

Степанов С.Ф.





КТПБ-110/10-5-М-2х10000-59 У1

Р

Д

П



1

Н. контр.

Степанов С.Ф.









Реценз.







Перечень элементов

СГТУ ЭПП-52

Утвердил

Угаров Г.Г.










№ стр

Формат

Обозначение

Наименование

Кол.

листов

Примеч.

1





Документация текстовая





2

А4

КФБН 100400.004.ПЗ

Пояснительная записка

106



3





Документация графическая





4

5

А1

КФБН 1004.01.366.ГП

КТПБ-110/10-5-М-2х10000-59 У1 Ген. план района

1



6

7

А1

КФБН 1004.02.366.Э3

КТПБ-110/10-5-М-2х10000-59 У1 Главная схема электрических соединений

1



8

9

А4

КФБН 1004.02.366.ПЭ3

КТПБ-110/10-5-М-2х10000-59 У1 Перечень элементов

1



10

11

А1

КФБН 1004.03.366.Э2

КТПБ-110/10-5-М-2х10000-59 У1 План ПС

1



12

13

А1

КФБН 1004.04.366.Э2

КТПБ-110/10-5-М-2х10000-59 У1 Разрез по ячейке РУ ВН, Схема заполнения РУ НН

1



14

15

А1

КФБН 1004.05.366.ЭО

КТПБ-110/10-5-М-2х10000-59 У1 Шкаф защиты Т-1

1



16

17

А1

КФБН 1004.06.366.Э5

КТПБ-110/10-5-М-2х10000-59 У1 Молниезащита, заземление, освещение

1



18

19

А1

КФБН 1004.07.366.Э2

КТПБ-110/10-5-М-2х1000-59 У1 Изолятор ИОСПК-110, анализ повреждений электрооборудования

1



20

21

А1

КФБН 1004.08.366.Д1

КТПБ-110/10-5-М-2х10000-59 У1 Технико-экономические показатели

1













КФБН 1004.00.004.ДП

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата



Разраб.

Митяев А.Ю.







Лит.

Лист

Листов

Руковод.

Степанов С.В.





КТПБ-110/10-5-М-2х10000-59 У1

Р

Д

П

1

1

Н.контр.











Реценз.







Ведомость дипломного проекта

СГТУ ЭПП-52

Утвердил

Угаров Г.Г.