Норма труда и норма выработки

Содержание



1. Обработка хронометражных рядов

2. Определение нормы выработки строительных бригад

3. Расчет нормы выработки машины

4. Взаимосвязь между нормой труда и нормой выработки

Список литературы


1. Обработка хронометражных рядов



УСЛОВИЕ ЗАДАНИЯ

По заданной таблице замеров произвести подсчет очередных замеров продолжительности операции.



Таблица 1 - Монтаж колонн в одноэтажных зданиях на фундаментные плиты. Единица измерения – одна колонна. Период фотоучета с 8-00 до 17-00

Рабочая операция

Единица измерения первичной продукции

Номер замера и время в мин на измерителях первичной продукции





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Разметка мест установки колонн

1 колонна

8

7,9

7,8

7,7

7,9

7,6

7,5

7,4

7

8

7,4

7,2

Подготовка колонны к строповке

1 колонна

7,4

7,2

6,6

6,9

7

6,5

7,1

7,3

7

7,2

7

6,50

Установка группового кондуктора

1 конд

35

32

41

39

30

29

45

40

32

35

40

31

Строповка колонны

1 колонна

4

4,1

4,5

4,9

4,7

4,3

4,6

4,8

4,6

5,8

15

5

Подготовка мест для установки колонны

1 колонна

50

52

44

40

48

46

45

46

44

50

49

46

Установка колонны в проектное положение

1 колонна

48

52

50

44

46

48

52

55

60

80

48

49

Временное закрепление с предварительной выверкой колонны

1 колонна

43

46

42

43

44

52

65

45

42

46

50

42

Расстроповка колонны

1 колонна

3

2,8

3,2

3

2,9

3,1

3

3,4

3,3

3,2

3

3,6

Снятие группового кондуктора

1 конд

30

32

40

33

36

42

40

42

44

42

44

80

Окончательная выверка колонны

1 колонна

36

30

32

34

36

33

29

30

30

50

30

35




РЕШЕНИЕ

После упорядочивания получаем данные, представленные в таблице 2



Таблица 2 - Упорядоченные ряды

№ п\п

Рабочая операция

Единица измерения первичной продукции

Номер замера и время в мин на измерителях первичной продукции

1

Разметка мест установки колонн

1 колонна

7

7,2

7,4

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,9

8

8

2

Подготовка колонны к строповке

1 колонна

6,5

6,5

6,6

6,9

7

7

7

7,1

7,2

7,2

7,3

7,4

3

Установка группового кондуктора

1 конд

29

30

31

32

32

35

35

39

40

40

41

45

4

Строповка колонны

1 колонна

4

4,1

4,3

4,5

4,6

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,8

15

5

Подготовка мест для установки колонны

1 колонна

40

44

44

45

46

46

46

48

49

50

50

52

6

Установка колонны в проектное положение

1 колонна

44

46

48

48

48

49

50

52

52

55

60

80

7

Временное закрепление с предварительной выверкой колонны

1 колонна

42

42

42

42

43

43

45

46

46

50

52

65

8

Расстроповка колонны

1 колонна

2,8

2,9

3

3

3

3

3,1

3,2

3,2

3,3

3,4

3,6

9

Снятие группового кондуктора

1 конд

30

32

33

36

40

40

42

42

42

44

44

80

10

Окончательная выверка колонны

1 колонна

29

30

30

30

30

32

33

34

35

36

36

50


Таблица 3 - Расчет значений

Номер операции 1

Значения



i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сумма

ai

7

7,2

7,4

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

7,9

8

91,4

ai2

49

51,84

54,76

54,76

56,25

57,76

59,29

60,84

62,41

62,41

64

697,32

Номер операции 2























0

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



ai

6,5

6,5

6,6

6,9

7

7

7

7,1

7,2

7,2

7,3

83,7

ai2

42,25

42,25

43,56

47,61

49

49

49

50,41

51,84

51,84

53,29

584,81

Номер операции 3























0

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



ai

29

30

31

32

32

35

35

39

40

40

41

429

ai2

841

900

961

1024

1024

1225

1225

1521

1600

1600

1681

15627

Номер операции 4























0

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



ai

4

4,1

4,3

4,5

4,6

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,8

57,1

ai2

16

16,81

18,49

20,25

21,16

21,16

22,09

23,04

24,01

25

33,64

275,29

Номер операции 5























0

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



ai

40

44

44

45

46

46

46

48

49

50

50

560

ai2

1600

1936

1936

2025

2116

2116

2116

2304

2401

2500

2500

26254

Номер операции 6























0

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



ai

44

46

48

48

48

49

50

52

52

55

60

632

ai2

1936

2116

2304

2304

2304

2401

2500

2704

2704

3025

3600

34298

Номер операции 7























0

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

78

ai

42

42

42

42

43

43

45

46

46

50

52

558

ai2

1764

1764

1764

1764

1849

1849

2025

2116

2116

2500

2704

26440

Номер операции 8























0

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

78

ai

2,8

2,9

3

3

3

3

3,1

3,2

3,2

3,3

3,4

37,5

ai2

7,84

8,41

9

9

9

9

9,61

10,24

10,24

10,89

11,56

117,75

Номер операции 9























0

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

78

ai

30

32

33

36

40

40

42

42

42

44

44

505

ai2

900

1024

1089

1296

1600

1600

1764

1764

1764

1936

1936

23073

Номер операции 10























0

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

78

ai

29

30

30

30

30

32

33

34

35

36

36

405

ai2

841

900

900

900

900

1024

1089

1156

1225

1296

1296

14027



В таблице 3 значения определены по следующим формулам:

Коэффициент разбросанности:



Кр = Ап : А1 (1)



Где Ап – последнее значение упорядоченного ряда

А1 – первое значение упорядоченного ряда

Определение статистической среднеквадратической ошибки:



(2) 



Значение К1 и К2:


(3)



Из таблицы видно, что коэффициент разбросанности превышает значение 2 только по операции № 9. Значит надо исключать одно из значений:

Так как для 9 операции К 1больше К п , то исключаем последнее значение:

Тогда:

Кр = 44: 33 = 1,3. 

Значит, ряд содержит равновероятные значения.



2. Определение нормы выработки строительных бригад



УСЛОВИЕ ЗАДАНИЯ

Определить норму выработки согласно исходным данным:

- вид работ: облицовочные работы

- норма времени: 1,25 чел. ч\м2

- состав звена – 2чел

- Число смен – 5 см

Норма выработки – Нвыр - количество доброкачественной продукции, которое должно быть выполнено рабочими соответствующей профессии и квалификации при правильных организационно- технических условиях



Нвыр = С * Т * Ч : Н вр (4)



Где С – число смен, шт

Т – продолжительность рабочей смены, час.

Ч – численность рабочих в смене, чел.

Н вр – норма времени.

Подставляя значения в формулу получим:

Н выр = 5 * 8* 2 : 1,25 = 64 (чел-час)

ОТВЕТ: Норма выработки равна 64 чел. час 



3. Расчет нормы выработки машины



УСЛОВИЕ ЗАДАНИЯ

Подсчитать норму выработки машин, используя исходные данные:

- вид работ: монтаж конструкций

- норма времени использования машин : 1,6 маш-ч\т

- Число смен – 1см

РЕШЕНИЕ

Норма производительности машин равна:



Н пр = С*Т: Н вр (5)



ГдеС – число рабочих смен, шт

Т – продолжительность рабочей смены, час

Н вр – норма времени использования машин, Маш- ч\т

Подставляя полученные значения в формулу, имеем:

Н пр = 1 * 8 * 1, 6 = 5 (маш. – ч)

ОТВЕТ

Нома выработки равна 5 маш- час


4. Взаимосвязь между нормой труда и нормой выработки



УСЛОВИЕ ЗАДАНИЯ

Определить процент изменения нормы выработки, насколько процентов повысится производительность труда строительных материалов

Исходные данные:

- строительный участок – ССУ № 3

- изменение нормы затраты труда (∆Нзт) – 5 

- норма выработки существующая Нвс - 60

РЕШЕНИЕ Увеличение или уменьшение нормы выработки рабочих в натуральных единицах при изменении нормы труда можно подсчитать по формуле:



Нвыр п = (100*Нвс) : ( 100+-∆Нзт) (6) 



Где Нвыр п – норма выработки при изменении нормы затрат труда:

Нвыр п = (100*60) : (100-5) = 6000: 95 = 63 (час)

Эффективность применения новых норм выработки можно подсчитать по формуле:



П т= Н выр п : Н вс * 100 (7)



Пт = 63 : 60 * 100 = 105 (%)

ОТВЕТ Норма выработки после уменьшения нормы затрат труда равна 63 час.


Список литературы



	Авдеев В.В. Управление персоналом: технология формирования команды: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. - 544 с.

	Бовыкин В.И. Новый менеджмент: управление предприятием на уровне высших стандартов; теория и практика эффективного управления. – М.: Экономика, 2003. – 433 с.

	Генкин Б.М. Эффективность труда и качества жизни: Учебное пособие. – СПб: СПб ГИЭА, 2002. – 422 с.

	Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 2002. – 512 с.

	Дудяшова В.П. Мотивация труда в менеджменте: Учебное пособие. – Кострома: издательство КГТУ, 2003. – 654 с.

	Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб. Проспект, 2002. – 234 с.

	Ладанов И.Д. Практический менеджмент. Часть. 2.: Управление персоналом / под ред. Сергеюка П.И. – М.: «Ника», 2002. – 453 с.

	Менеджмент организации: Учебное пособие для ВУЗов / Под ред. З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – М.: ИНФРА – М, 2003. – 521 с.

	Основы управления персоналом: Учебник для вузов / под ред. Б.М. Генкина. – М.: Высшая школа, 2003. – 276 с.

		Самыгин С.И., Столяренко Л.Д. Менеджмент работников. – М.: Зевс, 2002.- 289 с.

		Санталайнен Т., Воутилайнен Э. и др. Психология управления. – М.: Издательская группа «Прогресс», 2003.- 290 с.

		Ситников А.Д. Управление персоналом организации. Учебник для ВУЗов. – М.: ИНФРА-М, 2003.- 237 с.

	Скопылатов И.А., Ефремов О.Ю. Управление персоналом. – СПб.: Изд-во Смольного ун-та, 2003. – 345 с.

	Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 2003. – 290 с.

	Уткин Э.А., Кочетков А.И. Управление персоналом в малом и среднем бизнесе. – М.: Аналис, 2003. – 287 с.

	Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельности: Учеб. для сред. спец. учеб. заведений. – М.: Высшая школа – 2001.- 349 с.

	Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. – М.: Норма – Инфра – М.: Дело, 12003. - 355 с.