Определение полной сметной стоимости строительства объекта 2

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Инженерно-экономический институт

Кафедра СМиТ













Курсовая работа



По дисциплине: «Экономика строительства»

на тему: «Определение полной сметной стоимости строительства объекта»

















Выполнил студент 

Группы 5ЭН-31

Порохина О.В.

Проверил преподаватель:

Соколова Е.А



















г. Череповец

2005-2006 г.



Содержание





		Задание к курсовой работе……………………………...……………………………3

		Основные чертежи  объекта осмечивания………………………………..4

		Определение сметной стоимости строительства объекта…4

		Технико-экономические показатели…………………………………………..4

		Приложение……………………………………………………………………………………….7

		Список использованной литературы………………………………………….21



































































Задание к курсовой работе по дисциплине «Экономика строительства».



Определить сметную стоимость строительства объекта и сравнительный эффект вариантов строительства:

Подсчет объемов работ по заданному варианту;

Составить инвесторские сметы: локальную на общестроительные работы базисно-индексным методом с использованием сборников ЕРЕР, ТЕР по Вологодской области; объектную смету;

Определить экономическую эффективность проектного решения (путем сравнения) и экономическую эффективность от сокращения сроков строительства.





Характеристики условий строительства



Группа грунта – II.

Расстояние отвозки грунта - 3 км.

Наименование объекта: продовольственный магазин.

Годовые значения нормы дисконтирования - 28%.



Спецификация заполнения оконных и дверных проемов

Марка

Обозначение

Наименование

Количество

Примечания

Оконные проемы

ОК-1

По ГОСТ

15-12

5

Окно деревянное белого цвета

Дверные проемы

Д1

По ГОСТ

9-24

1

деревянные

Д2

По ГОСТ

9-21

1

деревянные

Д3

По ГОСТ

7-21

1

деревянные

Д4

По ГОСТ

2-21

2

деревянные







Схема объемно-планировочного решения и параметры здания: приведены в приложении3.







Определение сметной стоимости строительства объекта.



Сметная стоимость строительно-монтажных работ определена на основе локальной сметы №1 (приложение1, таблица 1), составленной в ценах 1984 г.



Индекс перехода в цены 2006 г. – 51,0

Сметная стоимость строительно-монтажных работ в ценах 2006 г. – 

1785,979 тыс. руб.

Сметная заработная плата 74,195

тыс. руб.

Нормативная трудоемкость 1,61 тыс. чел-час.



Сметная стоимость строительства объекта определена в ценах 2006 года.

Индекс перехода в цены 2006 г. – 51,0

На основе расчета объектной сметы, приведенной в приложении2, таблице 2.



Сметная стоимость строительства объекта в ценах 2006 г. –

 2272,35 тыс. руб.

Сметная заработная плата – 88,6 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость – 2,46 тыс. чел-час.







Технико-экономические показатели (ТЭП).



№ п.п.

Наименование показателя

Единицы

измерения

Показатели по проекту

1.

Общая площадь участка

м2

150

2.

Строительный объем здания

м3

74,97

3.

Количество этажей

эт.

1

4. 

Количество подъездов

шт

1

5

Высота этажа 

м

3

6

Жилая площадь

м2

-

7

Основные показатели по генплану





7.1

Площадь участка

м2

150

7.2

Площадь застройки

м2

99,96

7.3

Площадь проездов

м2

13

7.4

Площадь тротуаров

м2

15

7.5

Площадь озеленения

м2

15

7.6

Протяженность инженерных сетей

м2

10

7.7.1

Канализация 

м

15

7.7.2

Водопровод

м

12

7.7.3

Газооснощение

м

14

8

Полная сметная стоимость строительства

тыс. руб.

2272,35

9

Стоимость здания

тыс. руб.

1785,99

10

Стоимость инженерных сетей

тыс. руб.

92,87

11

Стоимость благоустройства и озеленения

тыс. руб.

72,46

12.

Полная стоимость 1 м2 общей площади

тыс. руб.

22,73

13

Полная стоимость 1 м3 здания

тыс. руб.

30,31

14.

Трудозатраты

тыс.чел-час

2,46





























































Список литературы



1. Каталог зональных единичных расценок общеотраслевого назначения на строительные конструкции и работы промышленного и гражданского строительства Вологодской области: 

том 1,Вологда, 1983 г.

2. Сборник зональных сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции для промышленного и гражданского строительства Вологодской области: 

Вологда, 1983 г.

3. СНиП 4. 4-82 Сметные нормы и правила. Сборник районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции: 2 часть. Строительные конструкции и детали, Москва, 1983 г.

4. СНиП 4. 4-82 Сметные нормы и правила. Сборник районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции: 2 часть. Строительные материалы, Москва, 1983 г.

5. СНиП 4. 2-82  Сборник элементарных сметных норм на строительство , Москва. 1983 г.





















































Приложение 1, Таблица 1

г Череповец   ул. Мира 25

(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

(локальная смета)

На общестроительные работы, магазин.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)













Основание: чертежи № 

Сметная стоимость 1 785979,68 руб.

Средства  на оплату труда 74195,68 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2006 г.







Составил  О.В. Порохина.

должность, подпись( инициалы, фамилия)



Проверил Е.А. Соколова.

должность, подпись( инициалы, фамилия)






№ пп

Обоснование

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Стоимость единицы

Общая стоимость

Т/з осн.

раб. на ед./

Всего

Т/з мех. на ед./

Всего











Всего

В том числе

Всего

В том числе

















Осн.З/п

Эк.Маш./ З/пМех.



Осн.З/п

Эк.Маш./ З/пМех.







1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

                                       Раздел 1. Земляные работы

1

Е1-1097



Расчистка площадей от кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания: корчевателем-собирателем на тракторе 79 квт (108 л.с.) густота кустарника и мелколесья средняя

га

0,015

1366,80



1366,80

403,41

20,50



20,50

6,05





11,39

0,1708

2

Е1-1829



Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями с трактором 118 160 л.с. с перемещением до 20м густота кустарника и мелколесья густой

га

0,015

482,46



469,71

115,26

7,24



7,05

1,73





3,254

0,0488

3

Е1-230

ЭМ*1,15; ЗПМ*1,265; ТЗМ*1,265

Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт(80 л.с.) с перемещением до 10м грунт 1 группы

Обоснования коэф-в:

1.11 Работа экскаваторов на других видах строительства (ЭМ*1,15; ЗПМ*1,1)

т.м3

0,02

1982,37



1982,37

761,28

39,65



39,65

15,23





21,4949

0,4299

4

Е2-417

ЭМ*1,1; ЗПМ*1,155; ТЗМ*1,155

Разработка грунта 2 группы экскаваторами с прямой лопатой вместимостью ковша 4,6-чм3 при погрузке на уровне стояния и транспортирование на расстояние до 3км/автомобили-самосвалы 12т/

Обоснования коэф-в:

1.11 Работа бульдозеров на других видах строительства (ЭМ*1,1; ЗПМ*1,05)

т.м3

0,17

26299,63

668,10

25625,92

5089,39

4470,94

113,58

4356,41

865,20

18,3

3,111

128,7317

21,8844

5

Е1-936

ЭМ*1,1; ЗПМ*1,155; ТЗМ*1,155

Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2м грунт 2 группы

Обоснования коэф-в:

1.11 Работа бульдозеров на других видах строительства (ЭМ*1,1; ЗПМ*1,05)

100м3

0,21

5151,00

5151,00





1081,71

1081,71





184

38,64





6

Е1-968



Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы

100м3

0,27

2346,00

2346,00





633,42

633,42





99,3

26,811





7

Е1-1184



Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунт 1-2 группы

100м3

0,27

494,19

316,20

177,99

116,79

133,43

85,37

48,06

31,53

11,2

3,024

3,298

0,8905

8

Е1-234

ЭМ*1,1; ЗПМ*1,155; ТЗМ*1,155

Разработка грунта бульдозером мощностью до 96 квт (130 л.с.) с перемещением до 10м грунт 2 группы

Обоснования коэф-в:

1.11 Работа бульдозеров на других видах строительства (ЭМ*1,1; ЗПМ*1,05)

т.м3

0,17

1340,79



1340,79

451,80

227,93



227,93

76,81





12,757

2,1687

9

Е1-237

ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗМ*1,25

Добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н 230

Обоснования коэф-в:

3.53 Перемещение грунта бульдозерами по пути с подъемом более 10% (ЭМ*1,25)

т.м3

0,17

1765,88



1765,88

617,10

300,20



300,20

104,91





17,4238

2,962

Итого прямые затраты по разделу 1

6915,02

1914,08

4999,80

1101,46

71,59

28,56

   Общестроительные работы

6915,02

1914,08

4999,80

1101,46

71,59

28,56

    С учетом районного к-та 25%

7668,90

2392,60

5275,16

1376,82

71,59

28,56

    ИТОГО

7668,90

2392,60

5275,16

1376,82

71,59

28,56

    	Итого материалы

1,14











    	Итого маш. и мех-мы

5275,16



5275,16







    	Итого ФОТ

3769,42

2392,60



1376,82





    Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 7 668,90)

1556,79











    Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 9 225,69)

738,06











    ИТОГО Общестроительные работы

9963,75











С учетом районного к-та 25%

7668,90

2392,60

5275,16

1376,82

71,59

28,56

ИТОГО

7668,90

2392,60

5275,16

1376,82

71,59

28,56

Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 7 668,90)

1556,79











Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 9 225,69)

738,06











ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

9963,75











                                       Раздел 2. Фундаменты.Цоколь

10

Е8-11-1



Устройство гравийных оснований под фундаменты

м3

16,21

461,04

54,57

59,16

17,85

7473,46

884,58

958,98

289,35

2,19

35,4999

0,452

7,3269

11

Е6-1



Устройство бетонной подготовки

м3

10,81

1218,90

35,70

14,28

4,08

13176,31

385,92

154,37

44,10

1,37

14,8097

0,103

1,1134

12

Е7-2



Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 1,5т

шт

78

106,59

25,50

81,09

29,07

8314,02

1989,00

6325,02

2267,46

0,86

67,08

0,735

57,33

13

СЗСЦ-1127



Блоки и плиты фундаментные (подкладные, опорные, анкерные), башмаки, подпятники, балластные грузы, прямоуг. трапецеидальные, с овальной плоскостью, круглые плоские из бетона М-200, объемом более 0,2 до 1м3

м3

33,69

2805,00







94500,45















14

СЗСЦ-217



Растворы строительные готовые кладочные тяжелые цементно-известковые М-100

м3

51,36

1183,20







60769,15















15

Е8-15



Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 1 слой, рубероидом

100м2

0,27

7140,00

387,60

140,76

42,33

1927,80

104,65

38,01

11,43

14

3,78

1,071

0,2892

16

Е8-24



На каждый последующий слой добавляется к расценке 8-21

100м2

0,27

5508,00

693,60

87,72

26,52

1487,16

187,27

23,68

7,16

23,1

6,237

0,671

0,1812

17

Е8-20



Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя

100м2

1,11

5151,00

2371,50

70,38

20,91

5717,61

2632,37

78,12

23,21

81,4

90,354

0,529

0,5872

18

Р2-17

ОЗП*1,15; ЭМ*1,25; ЗПМ*1,25; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,25

Устройство кирпичного цоколя в существующих зданиях. Цоколь толщиной в 2.5 кирпича

Обоснования коэф-в:

9 При возведении новых конструктивных элементов в ремонтируемых зданиях и сооружениях (ОЗП*1,15; ЭМ*1,25)

100м2

0,27

80688,38

8211,00

286,88

86,06

21785,86

2216,97

77,46

23,24

296,7

80,109

2,1775

0,5879

19

Р2-12

ОЗП*1,3; ЭМ*1,3; ЗПМ*1,3; ТЗ*1,3; ТЗМ*1,3

Устройство изоляционного слоя в цоколях зданий толщиной цоколя в 2.5 кирпича

Обоснования коэф-в:

15 При производстве работ в помещениях высотой до 1,8м (ОЗП*1,3; ЭМ*1,3)

100м

0,27

49668,14

16508,70

261,89

75,58

13410,40

4457,35

70,71

20,41

621,4

167,778

1,9123

0,5163

20

Е11-55



Устройство стяжек цементных толщиной 20мм

100м2

0,27

3279,30

503,88

48,45

14,28

885,41

136,05

13,08

3,86

18,8

5,076

0,361

0,0975

Итого прямые затраты по разделу 2

229447,63

12994,16

7739,43

2690,22

470,72

68,03

   Общестроительные работы

194251,37

6319,84

7591,26

2646,57

222,84

66,93

    С учетом районного к-та 25%

196492,97

7899,80

8252,90

3308,21

222,84

66,93

    ИТОГО

196492,97

7899,80

8252,90

3308,21

222,84

66,93

    	Итого материалы

180340,27











    	Итого маш. и мех-мы

8252,90



8252,90







    	Итого ФОТ

11208,01

7899,80



3308,21





    Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 196 492,97)

39888,07











    Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 236 381,05)

18910,48











    ИТОГО Общестроительные работы

255291,53











   Ремонтные работы

35196,26

6674,32

148,17

43,65

247,89

1,10

    С учетом районного к-та 25%

36875,75

8342,90

159,08

54,56

247,89

1,10

    ИТОГО

36875,75

8342,90

159,08

54,56

247,89

1,10

    	Итого материалы

28373,78











    	Итого маш. и мех-мы

159,08



159,08







    	Итого ФОТ

8397,46

8342,90



54,56





    Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 36 875,75)

7485,78











    Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 44 361,53)

3548,92











    ИТОГО Ремонтные работы

47910,45











С учетом районного к-та 25%

233368,72

16242,70

8411,98

3362,78

470,72

68,03

ИТОГО

233368,72

16242,70

8411,98

3362,78

470,72

68,03

Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 233 368,72)

47373,85











Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 280 742,58)

22459,41











ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

303201,98











                                       Раздел 3. Стены, перегородки и сан кабины.

21

Е8-76



Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 640мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м

м3

80,89

1672,80

130,05

38,25

11,22

135312,79

10519,74

3094,04

907,59

4,49

363,1961

0,284

22,9728

22

СЗСЦ-254



Кирпич керамический одинарный марки 100

т.шт

41

4635,90







190071,90















23

СЗСЦ-212



Растворы строительные готовые кладочные тяжелые цементные М-400

м3

0,94

1703,40







1601,20















24

Е8-36

МАТ*0,9

Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м

Обоснования коэф-в:

3.1 При кладке из кирпича размером 250х120х88мм, к расходу: раствора (МАТ*0,9)

м3

15,82

1956,41

107,10

41,31

12,24

30950,41

1694,32

653,52

193,64

3,9

61,698

0,31

4,9042

25

Е8-167



Перегородки из гипсовых плит в 2 слоя, толщиной 200мм, при высоте этажа до 4м

100м2

0,34

9588,00

4641,00

856,80

257,04

3259,92

1577,94

291,31

87,39

166

56,44

6,502

2,2107

26

С111-1131



Плиты гипсовые марки ППГЗ-НП

м2

0,34

187,17







63,64















27

СЗСЦ-323



Песок для строительных работ природный

м3

0,31

271,83







84,27















28

Е8-59



Армирование кладки стен и других конструкций сетками из проволоки холоднотянутой

т

0,63

21267,00

1417,80

70,38

20,91

13398,21

893,21

44,34

13,17

54,3

34,209

0,529

0,3333

29

С111-381



Сетка крученая из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм

м2

223,68

12,24







2737,84















Итого прямые затраты по разделу 3

377480,18

14685,21

4083,21

1201,79

515,54

30,42

   Общестроительные работы

377480,18

14685,21

4083,21

1201,79

515,54

30,42

    С учетом районного к-та 25%

381451,93

18356,51

4383,66

1502,24

515,54

30,42

    ИТОГО

381451,93

18356,51

4383,66

1502,24

515,54

30,42

    	Итого материалы

358711,75











    	Итого маш. и мех-мы

4383,66



4383,66







    	Итого ФОТ

19858,75

18356,51



1502,24





    Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 381 451,93)

77434,74











    Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 458 886,67)

36710,93











    ИТОГО Общестроительные работы

495597,61











С учетом районного к-та 25%

381451,93

18356,51

4383,66

1502,24

515,54

30,42

ИТОГО

381451,93

18356,51

4383,66

1502,24

515,54

30,42

Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 381 451,93)

77434,74











Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 458 886,67)

36710,93











ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

495597,61











                                       Раздел 4. Перекрытия.Перемычки.

30

Е7-127



Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м

шт

48

78,54

23,46

53,04

19,38

3769,92

1126,08

2545,92

930,24

0,81

38,88

0,49

23,52

31

СЗСЦ-1120



Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные из бетона М-200, объемом до 0,5м3, длиной до 3м

м3

1,728

3656,70







6318,78















32

Е7-454



Установка панелей перекрытий площадью до 20м2 с опиранием по контуру при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м

шт

6

223,38

88,74

79,05

28,56

1340,28

532,44

474,30

171,36

2,95

17,7

0,722

4,332

33

СЗСЦ-870



Плиты перекрытий из легких бетонов объемной массой 1600кг/м3 и более многопустотные, приведенной толщиной до 14см, длиной от 7,0 до 12,0м, шириной более 1,4м, с расчетной нагрузкой 1201-1600 кгс/м2

м2

162

550,80







89229,60















34

СЗСЦ-207



Растворы строительные готовые кладочные тяжелые цементные М-100

м3

0,38

1101,60







418,61















35

Е13-263

ОЗП*1,3; ТЗ*1,3

Очистка щетками

Обоснования коэф-в:

3.7 Горизонтальное положение оборудования (ОЗП*1,3)

м2

1,63

39,12

39,12





63,77

63,77





1,17

1,9071





36

Е13-124

ОЗП*1,3; ТЗ*1,3

Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ЭП-057

Обоснования коэф-в:

3.7 Горизонтальное положение оборудования (ОЗП*1,3)

100м2

0,06

5326,80

98,79

15,81

4,59

319,61

5,93

0,95

0,28

2,86

0,1716

0,116

0,007

Итого прямые затраты по разделу 4

101460,57

1728,22

3021,17

1101,88

58,66

27,86

   Общестроительные работы

101460,57

1728,22

3021,17

1101,88

58,66

27,86

    С учетом районного к-та 25%

102168,10

2160,28

3296,64

1377,35

58,66

27,86

    ИТОГО

102168,10

2160,28

3296,64

1377,35

58,66

27,86

    	Итого материалы

96711,18











    	Итого маш. и мех-мы

3296,64



3296,64







    	Итого ФОТ

3537,62

2160,28



1377,35





    Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 102 168,10)

20740,12











    Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 122 908,22)

9832,66











    ИТОГО Общестроительные работы

132740,88











С учетом районного к-та 25%

102168,10

2160,28

3296,64

1377,35

58,66

27,86

ИТОГО

102168,10

2160,28

3296,64

1377,35

58,66

27,86

Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 102 168,10)

20740,12











Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 122 908,22)

9832,66











ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4

132740,88











                                       Раздел 5. Лестницы

37

Е10-257



Сборка крыльца на 3 ступени

шт

1

211,14

124,44

12,24

3,57

211,14

124,44

12,24

3,57

4,17

4,17

0,09

0,09

38

Е10-258



Сборка козырька над входом

шт

1

65,79

56,61

6,12

2,04

65,79

56,61

6,12

2,04

1,9

1,9

0,052

0,052

39

СЗСЦ-1686



Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки

м

0,9

211,65







190,49















40

СЗСЦ-1695



Плиты козырьков сплошные, плоские М-200

м3

0,018

3172,20







57,10















Итого прямые затраты по разделу 5

524,52

181,05

18,36

5,61

6,07

0,14

   Общестроительные работы

524,52

181,05

18,36

5,61

6,07

0,14

    С учетом районного к-та 25%

571,18

226,31

19,76

7,01

6,07

0,14

    ИТОГО

571,18

226,31

19,76

7,01

6,07

0,14

    	Итого материалы

325,11











    	Итого маш. и мех-мы

19,76



19,76







    	Итого ФОТ

233,32

226,31



7,01





    Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 571,18)

115,95











    Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 687,14)

54,97











    ИТОГО Общестроительные работы

742,11











С учетом районного к-та 25%

571,18

226,31

19,76

7,01

6,07

0,14

ИТОГО

571,18

226,31

19,76

7,01

6,07

0,14

Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 571,18)

115,95











Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 687,14)

54,97











ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5

742,11











                                       Раздел 6. Кровля

41

Е12-299



Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм

100м2

0,75

2417,40

389,64

37,74

11,22

1813,05

292,23

28,31

8,42

14,3

10,725

0,284

0,213

42

Е12-300



На каждый 1мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ном.299

100м2

0,75

114,24

1,53

2,55

1,02

85,68

1,15

1,91

0,77

0,07

0,0525

0,026

0,0195

43

Е12-293



Устройство обмазочной пароизоляции покрытий в два слоя из битумной мастики

100м2

0,75

1351,50

473,79

75,48

22,44

1013,63

355,34

56,61

16,83

17,6

13,2

0,568

0,426

44

Е12-286



Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких(ячеистых) бетонов

100м2

0,75

882,30

790,50

91,80

27,03

661,73

592,88

68,85

20,27

28,5

21,375

0,684

0,513

45

Е12-289



Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике

100м2

0,75

2544,90

545,70

66,30

19,89

1908,68

409,28

49,73

14,92

18,9

14,175

0,503

0,3772

46

Е12-291



На каждый последующий слой пароизоляции оклеечной добавлять: к расценке ном.289

100м2

0,75

2065,50

385,56

52,02

15,81

1549,13

289,17

39,02

11,86

12,8

9,6

0,4

0,3

47

Е12-185



Устройство кровель рулонных пятислойных из толя ТГ-350 на дегтевой мастике с защитным слоем: из плит бетонных на цементном растворе

100м2

1,5

40035,00

4176,90

1208,70

362,10

60052,50

6265,35

1813,05

543,15

144

216

9,159

13,7385

Итого прямые затраты по разделу 6

67084,40

8205,40

2057,48

616,22

285,13

15,59

   Общестроительные работы

67084,40

8205,40

2057,48

616,22

285,13

15,59

    С учетом районного к-та 25%

69289,80

10256,75

2211,54

770,28

285,13

15,59

    ИТОГО

69289,80

10256,75

2211,54

770,28

285,13

15,59

    	Итого материалы

56821,53











    	Итого маш. и мех-мы

2211,54



2211,54







    	Итого ФОТ

11027,02

10256,75



770,28





    Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 69 289,80)

14065,83











    Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 83 355,64)

6668,45











    ИТОГО Общестроительные работы

90024,09











С учетом районного к-та 25%

69289,80

10256,75

2211,54

770,28

285,13

15,59

ИТОГО

69289,80

10256,75

2211,54

770,28

285,13

15,59

Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 69 289,80)

14065,83











Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 83 355,64)

6668,45











ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6

90024,09











                                       Раздел 7. Оконные  и дверные проемы

48

Е10-73



Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2м2

м2

9

112,20

36,21

12,24

3,57

1009,80

325,89

110,16

32,13

1,21

10,89

0,09

0,81

49

С122-11



Блоки оконные двухстворные с форточными створками марка ОС12-12, ОС12-13,5

м2

9

938,40







8445,60















50

С111-428



Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для двухстворных переплетов с форточкой высотой до 1,5м

компл

5

109,65







548,25















51

Е10-103



Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2м

м2

0,39

46,41

17,34

1,53

0,51

18,10

6,76

0,60

0,20

0,59

0,2301

0,013

0,0051

52

72701-429



Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 24; 26мм, шириной 200мм ПДЦ

пм

9

158,10







1422,90















53

Е10-105

ОЗП*1,32; ТЗ*1,32

Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2

Обоснования коэф-в:

3.1 Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками (ОЗП*1,32)

м2

13,08

83,44

37,03

17,85

5,61

1091,40

484,35

233,48

73,38

1,2012

15,7117

0,142

1,8574

54

С122-818



Блоки дверные однопольные с рамочными полотнами /ДН21-10А//ДН24-10А/

м2

7,41

734,40







5441,90















55

С111-448-1



Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных (без петель)

компл

3

151,47







454,41















56

С122-836



Блоки дверные утепленные с покрытием полотен мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС19-9ГУ

м2

5,67

1193,40







6766,58















57

С111-446



Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных

компл

2

353,94







707,88















58

С111-393



Защелки врезные

шт

3

178,50







535,50















59

С111-392



Замок накладной с засовом и односторонним цилиндрическим механизмом с комплектом деталей и ключами

шт

3

175,44







526,32















Итого прямые затраты по разделу 7

26968,64

817,00

344,24

105,71

26,83

2,67

   Общестроительные работы

26968,64

817,00

344,24

105,71

26,83

2,67

    С учетом районного к-та 25%

27199,32

1021,25

370,67

132,14

26,83

2,67

    ИТОГО

27199,32

1021,25

370,67

132,14

26,83

2,67

    	Итого материалы

25807,39











    	Итого маш. и мех-мы

370,67



370,67







    	Итого ФОТ

1153,39

1021,25



132,14





    Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 27 199,32)

5521,46











    Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 32 720,78)

2617,66











    ИТОГО Общестроительные работы

35338,44











С учетом районного к-та 25%

27199,32

1021,25

370,67

132,14

26,83

2,67

ИТОГО

27199,32

1021,25

370,67

132,14

26,83

2,67

Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 27 199,32)

5521,46











Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 32 720,78)

2617,66











ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7

35338,44











                                       Раздел 8. Прочие работы

60

Е1-935



Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2м грунт 1 группы

100м3

0,016

3498,60

3498,60





55,98

55,98





125

2





61

Е27-22



Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового

м3

1,27

44,88

5,61

38,76

13,26

57,00

7,12

49,23

16,84

0,22

0,2794

0,335

0,4254

62

Е27-169

ОЗП*1,05; ЭМ*1,05; ЗПМ*1,1025; ТЗ*1,05; ТЗМ*1,1025

Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см

Обоснования коэф-в:

3 Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций более 8 до 15 на 1000м2 дороги (ОЗП*1,05; ЭМ*1,05; ЗПМ*1,05)

100м2

0,13

6191,99

440,72





804,96

57,29





15,12

1,9656





Итого прямые затраты по разделу 8

917,94

120,39

49,23

16,84

4,24

0,43

   Общестроительные работы

917,94

120,39

49,23

16,84

4,24

0,43

    С учетом районного к-та 25%

952,25

150,49

53,44

21,05

4,24

0,43

    ИТОГО

952,25

150,49

53,44

21,05

4,24

0,43

    	Итого материалы

748,32











    	Итого маш. и мех-мы

53,44



53,44







    	Итого ФОТ

171,54

150,49



21,05





    Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 952,25)

193,31











    Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 1 145,55)

91,64











    ИТОГО Общестроительные работы

1237,20











С учетом районного к-та 25%

952,25

150,49

53,44

21,05

4,24

0,43

ИТОГО

952,25

150,49

53,44

21,05

4,24

0,43

Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 952,25)

193,31











Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 1 145,55)

91,64











ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8

1237,20











ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете

810798,90

40645,51

22312,92

6839,73

1438,79

173,69

   Общестроительные работы

775602,64

33971,19

22164,75

6796,08

1190,90

172,59

    С учетом районного к-та 25%

785794,46

42463,99

23863,77

8495,10

1190,90

172,59

    ИТОГО

785794,46

42463,99

23863,77

8495,10

1190,90

172,59

    	Итого материалы

719466,69











    	Итого маш. и мех-мы

23863,77



23863,77







    	Итого ФОТ

50959,09

42463,99



8495,10





    Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 785 794,46)

159516,27











    Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 945 310,73)

75624,86











    ИТОГО Общестроительные работы

1020935,59











   Ремонтные работы

35196,26

6674,32

148,17

43,65

247,89

1,10

    С учетом районного к-та 25%

36875,75

8342,90

159,08

54,56

247,89

1,10

    ИТОГО

36875,75

8342,90

159,08

54,56

247,89

1,10

    	Итого материалы

28373,78











    	Итого маш. и мех-мы

159,08



159,08







    	Итого ФОТ

8397,46

8342,90



54,56





    Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 36 875,75)

7485,78











    Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 44 361,53)

3548,92











    ИТОГО Ремонтные работы

47910,45











С учетом районного к-та 25%

822670,21

50806,89

24022,85

8549,66

1438,79

173,69

ИТОГО

822670,21

50806,89

24022,85

8549,66

1438,79

173,69

Накладные расходы 20,30% ПЗ (от 822 670,21)

167002,05











Сметная прибыль 8,00% ПЗ (от 989 672,26)

79173,78











ИТОГО ПО СМЕТЕ

1068846,04











Временные здания и сооружения 1%

10688,46











Итого

1079534,50











Производство работ в зимнее время 2,86%

30874,69











Транспорт привозных материалов 1%

10795,35











Аккордная оплата 2,2%

23749,76











Выслуга лет 1%

10795,35











Итого

1155749,65











Непредвиденные затраты 2%

23114,99











Итого с непредвиденными

1178864,64











Дорожный налог 1%

11788,65











Итого

1190653,29











НДС 20%

238130,66











ВСЕГО ПО СМЕТЕ

1428783,95













Отделка, полы 20% от общестроительных работ

357195,9

12701,72

6005,7

2137,41

359,69

43,4



Итого по смете

1785979,68

63508,61

30028,56

10687,07

1798,48

217,11





































































Приложение 2. Таблица 2











 

Ул.Мира 25, г. Череповец

 





















(наименование стройки)















































ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №























(объектная смета)















































На строительство, магазин 

 





















(наименование объекта)











































Сметная стоимость 2 272,35 руб.























Средства на оплату труда 88,6 руб.























Расчетный измеритель единичной стоимости























Составлен(а) в ценах по состоянию на 2015,95











































№ пп

Номера сметных расчетов (смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс руб

Нормативная трудоемкость тыс. руб.

Сметная з/пл











строительных работ

монтажных работ

оборудования, мебели, инвентаря

прочих

всего

























































1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





1. Локальные сметный расчет №1





1

Локальная смета №1

Общестроительные работы

1785,98

 

 

 

1785,98

74,2

2,02





2

УР-1

Водопровод и канализация

0,71

5

1,43

 

7,14

0,4

0,08





3

УР-2

Отопление

5,36

37,51

10,72

 

53,59

3

0,06





4

УР-3

Вентиляция

5,36

37,51

10,72

 

53,59

3

0,06





5

УР-4

Электромонтажные работы

14,29

100,01

28,58

 

142,88

8

0,16





 

 

Итого 

1811,7

180,03

51,45

 

2043,18

88,6

 2,46





6

УР-5

Технологическое оборудование

 

29,87

199,3

 

229,17



 2,09





 

 

Всего по смете

1811,7

209,9

250,75

 

2272,35

88,6

 2,46































Составил 

О.В.Порохина





















Проверил 

Е.А. Соколова

























2