“41. Sự kiện bồi thường
41.1. Các sự kiện sau đây sẽ được xem là Sự kiện bồi thường: 
a) Chủ đầu tư không giao một phần mặt bằng Công trường
vào ngày tiếp nhận Công trường theo quy định tại Mục 18 ĐKC; 
b) Chủ đầu tư sửa đổi lịch hoạt động của các nhà thầu khác,
làm ảnh hưởng đến công việc của Nhà thầu trong Hợp đồng này; 
c) Chủ đầu tư thông báo trì hoãn công việc hoặc không cấp Bản vẽ, Thông số kỹ thuật hay các chỉ thị cần thiết để thực hiện Công trình đúng thời hạn; 
d) Chủ đầu tư yêu cầu Nhà thầu tiến h