名古屋環状2号線

名古屋環状2号線は、愛知県名古屋市の外周部を通り、名古屋市を中心に放射状に伸びる幹線道路と主要地点で連結する、延長約66.2 kmの環状道路である国土交通省中部地方整備局　愛知国道事務所。名古屋圏において東海環状自動車道とともに2つの環状道路と位置づけられている愛知国道工事事務所。

1. 概要
-----

名古屋環状2号線は、名古屋都市圏の環状道路の一つとして計画された名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。名古屋における環状道路は、従来は名古屋市道名古屋環状線があったが、激増する交通需要による都市圏の過密化対策として、もう一つの環状道路を造る必要が生じた名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。このため、第2の環状道路が名古屋環状線の外側に建設されたが、これが名古屋環状2号線である近畿自動車道清洲東・名古屋西間工事誌編集委員会。自動車専用道路部分である専用部と、一般国道部分である一般部を併設する構造として設計されている建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所愛知国道工事事務所。名古屋環状2号線は専用部と一般部の総称であり、伊勢湾岸自動車道の名古屋南JCT - 飛島JCT間と名古屋第二環状自動車道は専用部の路線名、国道302号は一般部の路線名である愛知国道工事事務所。

当該道路は名古屋市の金山を中心とした東西約15 km、南北約20 km、総延長66.2 kmの環状道路である東名阪自動車道名古屋・勝川間工事誌編集委員会。その役割とは自動車交通処理機能を発揮することで過密化する都心部の交通量を抑え、渋滞緩和に資することである愛知国道工事事務所建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。また名古屋環状2号線には、物流拠点をはじめ各種工場、市街地を環状道路周辺に呼び込むことで無秩序な開発を防ぎ、計画的な街造りと経済発展に寄与する都市開発機能および、電気、ガス、電話などの管、ケーブルを収容する共同溝を併設し、災害対策や街の美観を維持する役割も併せ持っている建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所近畿自動車道清洲東・名古屋西間工事誌編集委員会。このように当該道路は、自動車交通処理以外にも都市計画面の役割も併せ持つ2つの機能を持っている建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所　社団法人中部建設協会。名古屋環状2号線は託された2つの機能を有効に発揮するために、都心部の外周に位置することが必要であり、さらには都心部と出入する名古屋高速道路、一般国道、主要地方道と連絡することで円滑な交通流動を確保している建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所　社団法人中部建設協会。

名古屋環状2号線は計画段階では主として名古屋市と愛知県によって計画推進されたが、1969年から1974年までの間に国道302号に路線指定され、国の直轄事業となって以降は建設省の手によって建設された財団法人　名古屋都市センター 。また1979年に名古屋港にかかる斜張橋名港西大橋編集委員会、および1982年には陸上区間の専用部が日本道路公団によって事業化されている近畿自動車道清洲東・名古屋西間工事誌編集委員会。自動車専用道路は2021年5月1日の名古屋西JCT - 飛島JCT間の開通をもって全線開通、一般道路は2011年3月28日に春日井市新地蔵川付近の開通により、陸上部の全線58.6 kmが開通した。

一般部は原則として片側2車線の本線車道、バスレーン、植樹帯や遮音壁、サービス道路および自転車歩行者道が整備される計画となっている建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。専用部は原則高架であるが、東半分については起伏の変化が激しい地形であるため、半地下およびトンネル構造を組み合わせている荒牧英城。

名古屋環状2号線の標準断面図を以下に示す。左が高架構造、右が半地下構造である。図は代表的な構造で場所により違いが生じる。一般部の上または下に高速道路が配置される2階建て構造の道路である愛知国道工事事務所。一般部は日常に利用されている街路と同水準の役割が期待されることから、沿道の地盤と同一高さであり、交差道路とは平面交差で連絡する建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所　社団法人中部建設協会。一方で専用部は自動車専用道路によって環状道路の機能を効率的に発揮するために設置され荒牧英城、一般部の中央部に高架、または掘割で構築することで、交差する道路とは全て立体交差であり、専用部と一般部の連絡はランプウェイによる接続となっている建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所　社団法人中部建設協会。

1.1. 路線データ
----------

専用部
延長 : 66.2 km
規格 : 2種1級国土交通省中部地方整備局　愛知国道事務所
設計速度 : 60 km/h国土交通省中部地方整備局　愛知国道事務所
車線 : 4車線 一般部
全長 : 58.6 km建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所
規格 : 4種1級
設計速度 : 60 km/h
車線 : 4車線
指定区間 : 全線

2. 構成される道路
----------

2.1. 専用部
--------

専用部は近畿自動車道伊勢線、近畿自動車道名古屋亀山線、第二東海自動車道横浜名古屋線、近畿自動車道名古屋神戸線、一般国道302号より構成されている。また、専用部の都市計画上の道路名称は「高速名古屋環状2号線」および「伊勢湾岸道路」である。

近畿自動車道伊勢線
C2}} 名古屋第二環状自動車道 : 名古屋西JCT - 飛島JCT
近畿自動車道名古屋亀山線
C2}} 名古屋第二環状自動車道 : 名古屋南JCT - 名古屋西JCT
第二東海自動車道横浜名古屋線
E1A}} 伊勢湾岸自動車道 : 名古屋南JCT - 名港中央IC
近畿自動車道名古屋神戸線
E1A}} 伊勢湾岸自動車道 : 名港中央IC大久保良和 - 飛島JCT
一般国道302号
伊勢湾岸道路 : 東海IC - 飛島IC MEI-NIKAN 20161016A.jpg|名古屋第二環状自動車道 Nagoya Ring Road No.2 20160910A.jpg|伊勢湾岸自動車道

2.2. 一般部
--------

一般国道302号一般部は全線が国道302号として供用中または事業中であり、一部の案内標識では、環状2号と表示されている建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所東名阪自動車道名古屋・勝川間工事誌編集委員会。 Route 302 20161115A.jpg|一般部は国道302号に指定 Nagoya Ring Rord No.2 21f20a.jpg|道路の案内標識にも環状2号を表記東名阪自動車道名古屋・勝川間工事誌編集委員会 Nagoya Ring Route No.2 20161016B.jpg|一般部の上に専用部を設けた区間 Route302 20150429A.JPG|一般部の下に専用部を設けた区間

3. 歴史
-----

3.1. 原初計画
---------

名古屋環状2号線の計画が名古屋市より公表されたのは1962年1月の名古屋市将来計画基本要綱であるが財団法人　名古屋都市センター 、実はそれ以前から環状道路の必要性については関係者の間で構想されていた。折しも名古屋市は六市町村の合併を終えた直後であり、これらの区域の土地利用を定める1957年9月の都市計画決定にあたって、土地の一部を道路として計画し、将来、それらの道路をつなぎ合わせて環状道路となるように都市計画街路として決定されたのが環状2号の原初の姿であった財団法人　名古屋都市センター 。なお、名古屋市の街路における復興都市計画決定は1946年から1968年までに30回以上実施されており、1957年9月の都市計画決定もその内の一つである。よって、流れの中のひとつの追加決定に過ぎないが、これが環状2号の始まりであった財団法人　名古屋都市センター 。この時は幅員25 m規格の街路として決定され財団法人　名古屋都市センター 、路線の一部は現在よりも内側に計画されていた『平成24年度NUIレポート 2013.3 No.13 土地区画整理事業から見た名古屋環状2号線のあゆみ　名古屋都市計画史の現場から 』。

1958年4月には、国土総合開発計画の関連で策定された愛知県地方計画において、東西両経済圏を直結する高速道路と名古屋港を直結すること愛知県 、および、都市部の交通集中を防ぐための名古屋市周辺部をめぐる高規格循環道路の計画、発想が盛り込まれた名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会 愛知県 。

計画当時は、都心部への人口集中の背景があり愛知県新地方計画委員会、この増加に対応するために雇用を拡大することは勿論、産業の立地においても高い生産性を維持する必要から合理的な配置が求められた愛知県 。そして、将来の産業発展を指向していくためには、工業の原材料を輸入に頼り、また貿易に依存する必要もあって、特に港湾整備、および臨海、内陸の両工業の連携は重要であった愛知県 。それゆえ、名古屋港と連携する産業を合理的に配置するとともに、港と周辺産業地帯、都市を円滑に結ぶ必要から高規格循環道路が提唱されたのであった愛知県 。だが、当該計画における高規格型の循環道路は構想に過ぎず名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会、具体的な計画性を帯びるのは1962年以降であった名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。また、当時の計画上の位置付けは、土地区画整理事業に乗じて一体的に道路を整えるという、どちらかといえば地域開発支援という性格が強く、環状道路の機能を発揮して都市内交通の混乱回避を指向するものではなかった安部勝也。

一応、関係者の間では1957年時点で幅員100 mの壮大な環状道路の計画が討議れていたとされるが、公の情報としては当時の愛知県知事と名古屋市長による対談をはじめ、市内に大循環道路を計画、調査する旨の大まかな内容が新聞紙上に掲載される程度であった。よって、以下に見る環状2号の必要の理由が示されるのは後年発表された資料によるものである財団法人　名古屋都市センター 。

3.2. 1950年代から1960年代初頭の名古屋圏の道路事情
-------------------------------

太平洋戦争で日本が敗戦してのちの経済復興は目覚ましいものがあり、それは自動車の普及ともなって現れた。ところが普及率が予想よりも急激で、その状況に道路が対応していなかったために需給バランスが著しく偏ることになった田淵寿郎。各地の幹線道路は受け入れ容量過多で渋滞が発生して身動きがとれず、それを迂回した車が生活道路に侵入するに及んで近隣住民に危険が差し迫るようになった田淵寿郎。特に人口と産業が一極集中する都市部に至ってはその傾向が顕著であり愛知県新地方計画委員会、大都市であるために引き起こされる弊害に対して抜本的な対策が求められた。

なお、名古屋圏において激増する自動車交通を分析したところでは次の3要素の交通が混合していることが判った名古屋高速道路公社20年史編集委員会。

市内のみ移動する市内相互交通
市外から市内への流出入交通
都心に用が無く郊外から郊外へ向かう通過交通しかし、当時は郊外と名古屋市内を直線で結ぶ放射道路が主体で、3種類の交通はここに集中することで渋滞が発生した。学識経験者の中にはマイカー規制や大量輸送機関を整備することで渋滞を減少させることが可能と主張する者もいたが、名古屋圏の特徴は営業車やトラックなどの業務交通が一定の規模を占めることで、買い物やレジャーなど公共輸送機関に振り替え可能な交通ばかりでないことは想定しなかった。これは中部の産業構造に由来するもので、本社機能が少なく加工販売業が多いことから生産、商業目的の業務交通がどうしても一定の規模を占める下地がある。この点、東京や大阪は本社機能があって都心の移動は少なく済むなど事情が異なる。また、中部圏は名古屋を中心に四日市、岐阜、一宮、小牧、瀬戸、豊田、岡崎、刈谷、半田、東海に見る生産都市があり、ここに位置する工業と名古屋との活発な流通は道路混雑に一層の拍車をかけることになった名古屋高速道路公社20年史編集委員会。なお、東京や大阪では都市を取り巻く周辺地域は主としてベッドタウンであることから、この点でも中部とはだいぶ事情が異なっていた名古屋高速道路公社20年史編集委員会。さらに、流通の活発化にも増して、所得水準の向上によって、マイカーもまた爆発的に普及したことで、都心部の交通混雑は年を経るごとに悪化の道を辿ることになった名古屋高速道路公社20年史編集委員会。

自動車の増加もさることながら、当時の名古屋圏の道路率はあまり高いとは言えないことで、なおのこと既存道路に交通が殺到する状況に陥っていた。都心では100m道路に代表される広幅員道路が整備されていたが、それが緑区や守山区、港区の周辺地域では低水準であった名古屋高速道路公社20年史編集委員会名古屋市総務局企画部企画課。こうした道路事情からこの先の自動車の激増を予想するとき、やがては飽和状態に達して経済活動が行き詰まることが心配された愛知県新地方計画委員会。

こうした問題に加えて、東京 - 神戸間の高速道路が開通したあかつきには、名古屋市内に大量の流入交通が殺到することが予想され、道路新設等、何らかの対策が必要とされた。

3.3. 第2の環状線の構想
--------------

中部経済圏の発展には、名古屋港とそれを取り巻く周辺工業の発展は欠かすことが出来ない愛知県新地方計画委員会。しかし、上述の道路事情による交通麻痺が発生しては、市民生活はおろか経済発展まで阻害されるおそれがあった田淵寿郎愛知県新地方計画委員会。こうした危惧を払拭するために、新たな放射道路と複数の環状道路を設けることが画策され田淵寿郎、これは1962年1月に「名古屋市将来計画基本要綱」として発表された。その中の道路構想図に、放射道路とそれを短絡する複数の環状道路が描かれており、特に名古屋市道名古屋環状線を環状1号、その外周部の環状道路を環状2号と表している名古屋市総務局企画部企画課。環状2号は名古屋港の西部臨海工業地帯の名四国道接続部を起点として、国道1号、国道22号、国道41号、国道19号を経由しながら南部臨海工業地帯を結ぶ環状道路として構想されている愛知県新地方計画委員会。

また、基本要綱で描かれた放射道路5本のうち、その内の一部が後年、都市高速として実現している。都市高速は環状2号の内側に片仮名のサの字型で配置され、これが環状2号のマルの字と併せてマルサと見えることから、関係機関およびマスコミの発表では「マルサ計画」と称された名古屋高速道路公社四十年史編集委員会。

名古屋市内に用が無い通過交通は、全交通量からすれば率としては少ないが、これは逆に言えば、郊外から名古屋へ向かう交通が集中していることである座談会。従って、名古屋の道路網を計画するにあたっては、名古屋へ入りやすい道路網を造る必要がある座談会。幾本もの放射道路が用意されたのはこのためである。これによって、郊外から都心へ向かう中長距離交通は都市高速へ乗せることで、平面街路は市内を走る短距離交通だけとなって、都心の混雑を解消することが出来る。だが、少ない率にせよ、通過交通は都市内交通を混乱させる要因ともなることから、市内流入を避ける環状道路はどうしても必要になる座談会。マルサとして2つの道路が同時計画されたのはこうした理由からである。なお、環状1号は名古屋市中心部にあって、都市内交通のために存在し、環状3号と環状4号は濃尾平野一円に分布する都市を結ぶことで、産業を分散化させ、名古屋市内の産業集中を抑止する意図を持っている田淵寿郎。

折しも1960年頃から名古屋都心部の人口と自動車登録台数が減少に転じ、代わって都心部から半径10 - 30 km圏域の人口増加が顕著となってきた荒牧英城。いわゆるドーナツ化現象の顕在化である。これによって郊外に宅地を構え、朝夕に都心との交通往来が激しさを増すことが顕著となってきたが、名古屋圏の交通上の特徴が鉄道利用よりも自動車に高く依存していることを考えた場合、都心部周辺の道路混雑が激しさを増すことは必然であった。特に都心部周辺の道路率は当時約10 %と極端に低かったことから年を追うごとに道路混雑は酷くなった。しかも都市周辺は人口が低密度に分布しており、この先の自動車依存型の状況は変わらないものと想定された荒牧英城。以上の状況から都心と郊外を直結する各放射道路の横の連絡が特に必要とされ、都心から概ね15 - 20 kmの地点で放射道路間を連絡する環状2号の必要性が1960年代後半になるとマスコミにも取り上げられるようになった。

1963年5月には翌年の道路整備五か年計画に名四国道延長線をはじめとした名古屋近辺の道路を織り込むために新道路の計画が策定され、環状2号もその例外ではなかった。しかし、名四国道を名古屋市緑区鳴海町にて国道1号に接続する計画が、鳴海町の急速な市街地化と国道1号およびその付近に接続する愛知県道50号名古屋碧南線の交通量の急増を受けて鳴海接続は不適当となり、愛知郡豊明町に変更された建設省中部地方建設局　名四国道工事事務所。これと関連して名四国道接続および国道1号の混雑緩和を図るために環状2号の千種区猪高町高針から知多郡上野町にかけてのルートは天白川にほぼ並行していたものを外へ膨らませて、愛知郡大府町経由の現状ルートに変更された財団法人　名古屋都市センター 。これによって環状2号は距離が延びて概ね60 kmとなった。計画路線から外された路線は愛知県道59号名古屋中環状線の一部に幅員25mのままで利用されている『平成24年度NUIレポート 2013.3 No.13 土地区画整理事業から見た名古屋環状2号線のあゆみ　名古屋都市計画史の現場から 』。

3.4. 都市計画決定と国道昇格まで
------------------

1963年12月には名古屋第二環状線整備促進協議会が名古屋市を核として周辺14市町村によって設立され、ここで環状2号を県道認定、および主要地方道指定を目標として運動し、翌1964年12月に名古屋第二環状線として主要地方道に認定されるに至った名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。さらに、翌1965年6月には名古屋大都市整備計画懇談会がまとめた中間報告書が発表された名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。ここで理想的な大都市圏づくりに必要な構想が提言され、なかでも環状2号を都市機能維持のために必要不可欠な道路として位置付けている。さらに、一般道路とは別に往復6車線の自動車専用環状道路を併設すること、および名古屋港を大橋かトンネルで横断することも盛り込まれた。そして、事業推進のための推進母体たる期成同盟会や協議会の設立を促して関係方面へ働きかけのうえ、国家予算で具体化を図る必要を説いた。この発表を受けて、環状2号を主要地方道から国道昇格のレベルまで引き上げることが模索されるに至った名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。

1965年11月には名古屋環状二号線開発公社を設立のうえ用地の取得に乗り出した名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。なお、取得に際しては土地区画整理事業に相乗りして得た用地もかなりの距離におよび、特に名古屋市北部と春日井市におけるエリアでは、広幅員の環状道路と並行する鉄道線の用地を長い距離に渡って取得しえたのも土地区画整理事業との一体的な計画による効用である。建設省や自治体における打ち合わせも活発化し、最終的なルートの選定、ならびに高速道路規格の路線の設定やインターチェンジの位置と構造を詰めて都市計画決定に向けた準備を推し進めた名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。一般道路のみならず高速道路まで計画された理由は、大規模な環状道路では環状道路の機能を効率よく機能させるために自動車専用道路が必要不可欠との考えによっている荒牧英城。そして、高速道路における各放射道路との連絡は、都市高速や主要幹線道路とはランプウェイによる接続として、それ以外の主要道路とは一般道路とのランプウェイを介して接続することとした荒牧英城。これらは概ね1966年10月までには決定し、以後は都市計画決定に向けた作業を推し進めた名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。

環状2号を都市計画街路として決定するために1966年12月に愛知県都市計画地方審議会に附議書を提出した名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。決定すれば計画を建設大臣に答申し、これを受けて建設省は新道路計画5か年計画として予算請求のうえ1967年度からの着工が可能となる。さらに決定によってその付近は建築基準法による建築制限がかけられ、道路の建設にあたっての障害要因を排除する行政措置が適用される。しかし、同月末に開催された審議会に計画ルートを諮った際、牧野ヶ池緑地内のゴルフコースを分断しないように極力緑地の西側をかすめるルートを選択したことに一部委員から反対意見が出た名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。名古屋市港区南陽町で市役所施設や学校敷地をルートに指定して何故ゴルフ場は避けるのか、というのである。これは牧野ヶ池緑地が都市公園法で指定されているため縦断が不可能であることと、仮に縦断した場合、緑地の南北に位置する民家が路線に入る上に付近のインターチェンジの位置が土地区画整理中の土地に被るためである。それでも環状2号が区域内に入る都市公園、緑地は公園利用上の不都合を生じないように区域変更することで対応したが、牧野ヶ池緑地だけは継続審議となって当初の決定がずれ込み名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会、1967年2月にようやく原案通り決定のうえ3月に都市計画決定を見た名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。ただし、今回決定されたのは名古屋市の大部分と春日井市、大府町など全体の3分の2で、残りはその他の自治体の同意が得られなかったことや海上部の路線計画が未決定であることから、後日改めて決定することになった名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。

この都市計画決定によって幅員を従来計画の25 mから50 - 60 mに拡大し名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会、道路中央に往復6車線、設計速度80 km/hの高速道路を併設することが正式決定した名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。なお、今回決定のうちの11.4 kmは幅員25 mのまま据え置かれ、理由は計画幅員の50 - 60 mで決定すると、当時進行中の土地区画整理事業の変更が伴って減歩率が高くなることで、組合事業の運営に支障をきたすことが懸念されたためである荒牧英城。よって、当該区間のみ決定保留として、本来幅員50 - 60 mは点線表示として、行政指導によってその後の対応を図ることとした荒牧英城。1967年9月には飛島村名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会、1968年10月には残りの区間が都市計画決定され、66.3 kmのうちの56.4 kmが環状2号となった。残る9.9 kmのうち、8.6 kmは海上区間のため、今後の港湾計画に沿って検討されることになった名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。残る1.3 kmは土地区画整理事業の完了を待っての決定とされた名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。

こうして環状2号の大部分が都市計画決定されたことで、愛知県をはじめ関係自治体と中部財界は国に対して国道昇格を積極的に働きかけることになった。環状2号の国道昇格と国の直轄施工は1965年に名古屋第二環状線整備促進協議会が定めた将来目標に端を発したものであり名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会、その狙いは国の直轄とすることで早期完成が期待できる点にある。名古屋第二環状線整備促進協議会は間もなく解散したが、目標は名古屋環状二号整備促進期成同盟委員会に継承され名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会、さまざまな運動の末に実現を見る運びとなった。環状2号の最初の国道指定は名古屋市千種区から北回りで海部郡飛島村の名四国道に至るルートに適用され、1970年4月から施行された名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。さらに1975年4月からは全線が国道302号に路線指定された名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。

このように環状2号は幅員25 mのローカル環状道路の位置付けから、やがて50 - 60 m、場所によっては80 mの広幅員道路に拡大され、国の直轄工事による国道302号に昇格のうえ高速道路まで並設する幹線道路に変節することになった。また建設省は環状2号が東名と東名阪および各主要国道を直結することや都市基盤強化につながる重要性を鑑み、主要国道以外の国道は維持管理について地方自治体の責任と費用負担としているものを、国道302号については工事のみならず維持管理までも国が直轄で行う指定区間とすることを決定している。

一方で都市高速の構想については、建設省の意向から地方道路公社方式で建設されることになり、1970年に名古屋高速道路公社を設立のうえ建設を推進することになった名古屋高速道路公社20年史編集委員会。よって、放射道路と環状2号はほぼ同時期の構想でありながら、建設、運営主体の相違などそれぞれが別の方向を歩むことになった。

3.5. 建設から全線供用まで
---------------

建設は1973年11月より北部区間から着工され、1980年4月に開通した愛知国道工事事務所。これを皮切りに虫食い的に各地で開通して少しずつ路線を延したが、全線が繋がったのは2011年3月のことで、最初の着工から38年を要した。ここまで事業が遅れたのは都市近郊ゆえの用地取得の難しさと自動車公害を懸念する地域住民の建設反対運動、交差する鉄道の立体交差事業の遅れによっている。また、環状道路の有用性が当時の人々に理解し辛かったことで住民理解に労力を費やした事情もあった。日本では道路といえば郊外と都心を直線かつ最短距離で結ぶ放射状のイメージが強く、都心部では碁盤目状の道路が形成された歴史もあって円状の道路自体が都市形態になじみにくい一面もあった。こうしたことから国道302号は各地で寸断された状態が続き、長い事業期間を費やすこととなった。なお、住民の反対運動は騒音被害の心配によるところが大きく、行政としても対応策を検討した結果、専用部の上社 - 庄内川左岸の一部区間で半地下方式を採用する方針を固め、併せて将来の交通量の減少が見込まれたことから6車線を4車線に減じ、これらは1975年に正式決定した。

専用部の半地下構造を決定した只中で、再度の構造変更を迫る問題が都市高速の側から発生した。当時は都市高速の名古屋IC接続は生きており、環状2号の都市高速接続箇所として上社JCTが予定されていた名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。よって、初期の都市計画決定時点における上社JCTは四叉分岐で、東西に都市高速、南北に環状2号が交わる構造であった名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。だが、この頃は全国的に公害問題が多発した時期にあたり、都市高速においても各地で見直しを求める住民運動が沸き起こる中で、高速1号のルートも見直されることになった。決定は1976年11月で名古屋高速道路公社20年史編集委員会、これに伴って上社JCTは都市高速接続が無くなり、高針が新たな接続先とされた名古屋高速道路公社四十年史編集委員会。専用部についてはルートの見直しがかけられ、当初は都市高速が通るはずだった上社JCTから名古屋ICのルートが新たに組み込まれて、1978年12月に基本計画が決定告示された東名阪自動車道名古屋・勝川間工事誌編集委員会。

一般部の事業は用地問題もあって一向に進展を見なかったが、そうした中で東名阪自動車道が名古屋西ICまで延伸しようと鋭意工事が進められていた1978年、三重県方面からの交通が名古屋西ICで流出した場合の車の流れをどうさばくかが関係自治体の間で問題となりつつあった。なお、当時名古屋西ICと名古屋市中心部を繋ぐ一般道路は車線が少なく渋滞をきたしており、この区間に建設される名古屋高速5号万場線は事業化に向けて動き出そうとしている状況下にあった。また、西北部の着工の目途が立たない状況にあって、一般部よりも専用部を先行開業させることで東名阪自動車道と名神高速を行きかう交通を名古屋市内に入れずに迂回させることが可能であるという意見が出された。

こうした状況から名古屋西ICから上社ICまでを接続する環状2号専用部の建設を促進する案が浮上し、一般部の建設とは切り離して公団方式で建設される国土開発幹線自動車道として建設するよう政府に要望することになった。また環状2号に要する建設費は専用部を含めて8000億円を上回るものであり、単年度予算の1割も取れていない状況にあっては予定されている1990年までの完成は不可能であることから、一般部の財源不足を補う意味で有料道路方式の自動車専用部として公団による建設を願い出ることにした。この結果、専用部の建設費を一般部に回すことが出来るために一般部の建設速度を速めることが出来ると期待された。建設省はこの提案を受け入れ、同年12月に近畿自動車道名古屋亀山線として基本計画が決定された東名阪自動車道名古屋・勝川間工事誌編集委員会。これ以後、建設省は予定路線の環境影響評価を実施、この結果をもとに道路構造や遮音壁の設置箇所などを詳細に詰めて1982年に日本道路公団に事業を引き渡した近畿自動車道清洲東・名古屋西間工事誌編集委員会。

そして1982年11月に都市計画変更がなされた。このタイミングで実施された背景には、先の1967年と1968年の都市計画決定時点で未決定とされた一部区間について、決定上の支障とされた土地区画整理事業の運営も、この頃になると換地精算段階に達し、正規の道路幅員で決定しても支障が無いと判断されたためである荒牧英城。この時までは一部区域の幅員は25 mであったが、この変更をもって計画幅員の50 - 60 mとなった『平成24年度NUIレポート 2013.3 No.13 土地区画整理事業から見た名古屋環状2号線のあゆみ　名古屋都市計画史の現場から 』。また別の理由として、1967年と1968年の決定後に都市計画法が全面改正されたことで『平成24年度NUIレポート 2013.3 No.13 土地区画整理事業から見た名古屋環状2号線のあゆみ　名古屋都市計画史の現場から 』、新都市計画法に基づいた自動車専用道路の事業計画を明確化する必要に迫られていたことによっている荒牧英城。この変更で専用部は、上社から庄内川左岸までの半地下区間の内、従来は香流川と矢田川については高架橋で渡河することが計画されたものが、沿線住民の環境面からの抗議によってトンネル式に変更することが盛り込まれた。さらに、上社JCTの都市高速接続廃止に対応した構造変更と高針JCTの追加がなされた『平成24年度NUIレポート 2013.3 No.13 土地区画整理事業から見た名古屋環状2号線のあゆみ　名古屋都市計画史の現場から 』。

こうして専用部は1988年3月に東名阪自動車道として清洲東IC - 名古屋西JCT間が供用されて以降、順次東へ延伸のうえ1993年12月には名古屋ICまでが開通して東名高速道路と連結した。これ以南は事業計画や運営主体は決まっていなかったが、やがて名古屋南JCTまでの整備計画が決定し、名古屋市の強い要請によって日本道路公団が引き続いて事業主体となることが決定した。こうして2003年3月の上社JCT - 高針JCT間に続いて2011年3月には名古屋南JCTまでが開通して伊勢湾岸自動車道と連結、併せて環状2号南部I区間とも繋がった。この際、今回延伸部の道路名称を名古屋第二環状自動車道とすることを決定したが、併せて従来の高針JCT - 名古屋西JCT間の道路名称も名二環に改称されることになった。これは今回新たに名古屋南JCTで伊勢湾岸自動車道と接続されたことで、仮に東名阪自動車道の名称で延伸した場合、豊田方面から四日市方面へ向かう交通が近道と勘違いして環状道路に侵入する恐れがあったために道路名を区分することになったものである。

2017年時点では、一般部は一部区間で暫定二車線、および暫定踏切区間があるため、車線を増設のうえ暫定踏切撤去に向けた事業を推進中である。専用部は、残された名古屋西JCT - 飛島JCT間について、2009年に整備計画に格上げされ、2021年5月1日に開通している。

3.6. 海上部について
------------

海上部は1957年以降、環状2号の調査、検討が県や国によって実施されるなかで、名古屋港を横断することが具体化したことから名古屋港管理組合は港湾計画に反映するに至った名古屋港管理組合三十年史編集会議。名古屋港横断構想の発端は名古屋港管理組合が1964年5月に作成した向う10年間の長期港湾整備計画に示した道路網である。港を埋め立てて埠頭を造成するにあたり、南と西のふ頭間を道路で連絡するもので、同時に名四国道と埠頭間の連絡道路も構想されている。中でも港湾横断道路を「夢の大橋で結ぶ」としている。この時点では愛知県新地方計画に示された環状2号と環状3号を連絡するための道路という位置付けであった。しかし、1965年6月に名古屋大都市計画懇談会が発表した中間報告では、名古屋港横断道路が環状2号の一部として構想され、各埠頭間を大橋かトンネルで結ぶとしている。この海上横断道路については、1970年5月の名古屋港管理組合の港湾審議会第41回計画部会で、環状2号の一部となることが正式決定した名古屋港管理組合三十年史編集会議。

1969年度以降は直轄の道路調査の一環として建設省が海上部の調査を進め、この中で名古屋市南部の工業地帯を通過する国道23号の交通混雑を解消する必要性が説かれた建設省中部地方建設局　名四国道工事事務所。このため、東名高速と東名阪自動車道を結ぶ名四国道のバイパスを造る必要を認め、この内の名古屋港横断箇所は環状2号海上部と並行することを決定した建設省中部地方建設局　名四国道工事事務所。併せて、海上部の道路構造を当初案の海底トンネル方式から3橋梁による架橋方式に変更したことを受けて、両道路を上下に配したダブルデッキの橋梁とすることで計画し、その内訳は、環状2号が往復6車線、名四国道バイパスが往復4車線の合計10車線とする壮大な構造とされた建設省中部地方建設局　名四国道工事事務所。しかしながら、それに要する事業費が三千数百億円以上と途方もない金額となることで事業化の見通しが立たないことや、将来の交通量が当初見込みより減少することも加味されて計画を縮小、1976年に環状2号とバイパスを統合してシングルデッキの往復6車線とすることになった建設省中部地方建設局　名四国道工事事務所。なお、海上部は建設費用が高額となることで償還のための通行料金を徴収することが検討され、橋梁のシングルデッキ化はこの償還計画に絡めた採算性という観点からも支持された名港西大橋編集委員会。計画は地元経済界の強い要請もあって1979年8月に国道302号の一般有料道路として都市計画決定された名古屋港開港百年史編さん委員会。環状2号の都市計画決定は1967年3月以来順次行われ、今回の海上区間の決定をもって全線に及ぶことになった。

海上区間の3橋のうち、特に地元経済界から早期建設を要望されたのが金城ふ頭と西二区を結ぶ西大橋であった名港西大橋編集委員会。西二区には流通団地をはじめ木材団地が展開することから、当該区域と金城ふ頭を結ぶ港湾交通需要が多く見込めると判断されたためである。

ところが、いざ名港西大橋が開通すると、高額な通行料金とネットワークの無さが災いして閑古鳥が鳴くほどの通行量しかなく、あてにした港湾関連の交通は相変わらず名四国道を利用して当該道路の混雑は収まる気配がなかった。なお、当時の公団が経営する一般有料道路の収支率ワーストワンが伊勢湾岸道路で、100円の収入を得るのに338円を要した。今日でこそ東名阪の混雑で象徴されるように伊勢湾岸道路の有用性が立証されているものの、効果が現れてくるまでは無駄の象徴と目され、あまりの投資効果の悪さに西大橋開通直後には総務庁と会計検査院の調査が立て続けに入るなど華やかな外観とは裏腹の厳しい試練にさらされることになった。このため公団は窮余の一策として、港湾関係者への回数券の売り込みに奔走したが、業界側は使い物にならない西大橋の利用を敬遠するばかりであった。公団も西大橋単独の開通では通行量も期待できないとは予想していたが、交通開放後の実績はそれを大きく下回った。

西大橋はもはや公団のお荷物と化したが、それでも豊田と四日市をつなぐことへの待望論は多く、港湾物流の関係者をはじめ、愛知県南部、東海市や三重県北部に立地する企業の期待は大きかった。愛知県南部から関西方面への物流ルートとして、名神高速では北に振れ過ぎているため、名四、名阪の両国道を経由する方が早いことから、ここに高速道路を誘致することへの期待は大きく、東海市にしても製鉄の先細りゆえ、高速道路ネットワークの構築によって新たな産業を誘致できるものと期待した。それにも増して、港湾物流の関係者の期待はさらに大きかった。1980年代に進行した急激な円高によって輸入貨物量は増加の一途を辿り、海上コンテナ取扱量も一千万台の大台に載せるに至った。ところが、取り扱い量は増えても、物流の要となる道路は常時渋滞する一般道路のみと接続し、高速道路とは一本も繋がっていなかったことから、港の機能は著しく低下することになった。なお、港湾物流に係わる特定大型車の指定ルートが名四国道と国道1号であることから、混雑する両国道を使わざるを得ないことでさらなる停滞を誘発し、名古屋港から最寄りの東名高速入口の岡崎ICまでの所要時間は通常1時間、混雑時は2時間を要した。公団のはじく計算では、高速道路開通によって、岡崎ICまでが現行の2時間弱から40分、四日市までが1時間強から25分への短縮が見込まれたことから、経済損失を埋め合わせるためにも一刻も早い開通が望まれることになった。

こうした事情もあって、愛知県や名古屋市は調査中の残り2橋の事業化を建設省に強く働き掛けたが、これに対して建設省は早期着工の条件として、厳しい国の財政事情から地元経済界にも応分の負担を求める民間資金活用プランを提示した。民活導入対象区間は名港中央大橋と名港東大橋およびその接続部を含めた約5キロに限定したが、それは豊田 - 四日市間の総事業費6千億円のうち、この5キロの工事費が1340億円と高額になるためである。海上区間全線供用に一刻も早い道筋を付けたい自治体や経済界はこの提案を承諾し、政府も早々と2橋の計画推進を決定した。ただし、2橋を建設して飛島と東海を結ぶだけでは西大橋の二の舞になることを危惧した経済界は、道路ネットワークを構築して初めて海上区間の投資効果が現れることを表明するべく、県と一体となって豊田と四日市までの陸上区間の建設を国に要望することになった。こうした地元の危惧に応える形で政府は1986年4月に陸上部分の建設を表明し、海上部を飛び越えて豊田と四日市の間で事業化する方向へと大きく舵を切ることになった。

だが、国道23号のバイパス路線として豊田と四日市を繋ぐ構想は次第に変化を見せ、バイパスそのものを別個で構想されていた第二東名・名神の一部分にあて、さらに海上部を第二東名と第二名神を接続する接続路線とする方向付けがなされた。この構想は1987年4月の講演会で愛知県知事が表明したもので、仮にこの構想を示さなかった場合は第二東名が名古屋圏をかすりもしない恐れがあったことからそれを回避するために提案したとされる。さらに、翌年5月には三重県知事も伊勢湾岸道路を第二名神の一部に組み込み、三重県に東西直結高速道路を誘致することに名乗りを挙げた。愛知、三重の両知事が足並みを揃えて提案した構想は国に受け入れられ、1988年6月には建設大臣が伊勢湾岸道路を第二東名、第二名神の一部に充てることを正式表明した。

愛知県の思惑としては、山間部に第二東名を通すことによる地域振興策の他に、将来計画されている中部国際空港のアクセス路線確保の地域的な事情もあって要望した高速道路であったが、この頃、東名と名神の混雑に頭を悩ませていた国は愛知県の要請に飛びついた恰好で、1987年3月に愛知県知事が第四次全国総合開発計画への第二東名・名神組入れの働きかけを表明してから半年もたたないうちに四全総の中心的存在に押し上げられることになった。さらに4年後には整備計画に上程されるに至り、後から構想された路線であるにも係わらず、それ以前から構想されていた他県の道路計画と肩を並べて驚異的な速さで建設されることになった。もっとも、これには高速国道が通行料金をプールのうえ建設費用を償還する方式を採用していることから、とりわけ黒字が見込まれる第2東名・名神の建設を優先したいとする国の思惑が働いたとされている。

順調に計画実現に向けて動き出している中で愛知県は道路規格の都市計画変更を行い、1979年の都市計画決定で80 km/hとした海上部の設計速度を100 km/hとしたうえで道路幅員も全体的に約5 m拡幅して高規格の高速道路と接続しても差し支えの無い構造に変更した。告示は1991年8月28日で、海上部を含む飛島村 - 大府市間の環状2号は従来の「高速名古屋環状2号線」の都市計画路線名が「伊勢湾岸道路」に変更され、豊田市と四日市間の路線の一部となった。

海上部の開通は1985年3月で、この時は金城ふ頭と飛島間のみが開通し、飛島で一般部と接続した。1998年には海上部全線供用と併せて陸上区間の名古屋南ICと東海ICが開通し、海上部は第二東名と接続された。この開通によって伊勢湾岸自動車道の名が冠されることになったが、この路線名は第二東名と第二名神がその機能を十分に発揮できるまでの暫定的な名称である名古屋港開港100年史。以降、陸上区間は順次延伸され、2004年に豊田JCT - 四日市JCTが繋がったことで、ここに海上部の本来の機能が発揮されることになった。1985年の西大橋開通当時の利用台数は1日平均1,700台、それから四半世紀を経た2011年では約8万台と17倍の利用となり、今や海上部は東西交通のバイパスを担う重要路線となっている。また、将来の東海環状自動車道全通のあかつきには新東名・名神、環状2号とともに3本の幹線道路を束ねる路線とも位置づけられている。なお、一般国道扱いの海上部が高速道路と連結されたことで適用される道路交通法に差異が生じることになったが、この対策については海上部で後述する。

3.7. 年表
-------

3.7.1. 計画
---------

1957年9月24日 : 名古屋市外周部の環状道路として都市計画決定建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所財団法人　名古屋都市センター 。
1958年4月1日 : 愛知県地方計画にて高規格循環道路として提案される愛知県名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。
1961年10月21日 　: 運輸省都市交通審議会にて都市高速および接続する環状線の必要性を答申名古屋高速道路公社20年史編集委員会名古屋市総務局企画課。
1962年
1月 : 名古屋市が名古屋市将来計画基本要綱を公表し、名古屋環状2号線と名古屋高速の必要性を初めて表明財団法人　名古屋都市センター 。
3月19日 : 中京地区道路網計画を公表。ここで環状2号を幹線道路網として取り上げ、早期着工を提言名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。
3月29日 : 愛知県新地方計画が決定。都市計画と交通処理を円滑に進めるために環状2号の必要性を強調した名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。
1963年12月9日 : 名古屋市をはじめ関係する14市町村の結成による名古屋第二環状線整備促進協議会を設立名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。
1964年
3月 : 名古屋大都市整備計画懇談会を設置財団法人　名古屋都市センター 。
5月28日 : 名古屋港管理組合は港湾審議会を開き、第21回計画部会、名古屋港港湾計画の改定案を了承。港湾横断道路の計画が盛込まれた名古屋港開港90周年記念事業実行委員会。
1965年
6月1日 : 名古屋大都市計画懇談会が中間報告を作成し、ここで名古屋環状2号線と名古屋高速の整備構想を提言。
11月1日 : 財団法人名古屋環状2号線開発公社を設立し、用地の先行取得を開始名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。
1966年3月29日 : 国への陳情、地域住民の啓発宣伝を目的として名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会設立名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。
1967年
3月17日 : 幅員50mおよび60mとする都市計画決定名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。
9月7日 : 幅員60mとする都市計画決定名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。
1968年10月18日 : 幅員50 m、60 mとする都市計画決定名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。
1969年12月4日 : 国道23号交差部から北回り上社インターチェンジまでの区間が国道302号に路線指定名古屋環状二号線整備促進期成同盟委員会。
1970年4月1日 ： 一般国道302号として指定施行。
1971年4月 : 一般部の内、国道23号交差部から北回りで上社までの事業主体が建設省に決定建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
1973年10月 : 財団法人名古屋環状2号線開発公社を解散。業務は名古屋市土地開発公社に移管財団法人　名古屋都市センター 。
1974年11月12日 : 名古屋環状2号線全線が国道302号に路線指定。
1975年
4月1日 ： 環状2号全線が一般国道302号として指定施行。
7月 : 一般部・専用部道路構造計画案の大幅修正案を決定建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
1976年11月29日 : 都市高速の四谷 - 名古屋ICを廃止のうえ代替の四谷 - 高針ルートを留保するかたちで都市計画変更名古屋高速道路公社四十年史編集委員会。これによって上社接続が無くなる。
1978年12月20日 : 専用部の基本計画が決定告示近畿自動車道清洲東・名古屋西間工事誌編集委員会建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
1979年8月10日 : 海上部が都市計画決定建設省中部地方建設局 名四国道工事事務所名古屋港管理組合三十年史編集会議。
1980年4月5日 : 西春日井郡春日村 - 春日井市惣中町までが指定区間編入建設省中部地方建設局。
1981年4月 : 一般部の内、上社から国道1号交差部までの事業主体が建設省に決定建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
1982年
3月1日 ： 専用部・名古屋IC - 名古屋西JCT整備計画決定建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
4月13日 ： 名古屋市名東区猪高町一社から同高間町までが指定区間追加建設省中部地方建設局。
11月5日 : 新都市計画法に基づき陸上区間の都市計画変更決定建設省中部地方建設局 名四国道工事事務所。
1983年4月5日 : 名古屋市中川区服部から同春田までが指定区間に追加指定建設省中部地方建設局。
1984年
4月11日 : 春日井市惣中町から同勝川町までが指定区間に指定建設省中部地方建設局。
7月15日 : 一般部の内、国道1号交差部から国道247号交差部までの事業主体が建設省に決定。
1985年4月9日 : 名古屋市中川区富田町から同緑区大高町まで、および同市港区金城ふ頭から同市中川区富田町までを指定区間に追加指定建設省中部地方建設局。
1987年
5月21日 : 名古屋市中川区富田町から西春日井郡春日村、および名古屋市緑区大高町を経て同市中川区富田町までを指定区間に追加建設省中部地方建設局。
11月20日 : 建設省が海上部の名港中央大橋、名港東大橋関連3.9 kmを事業許可。
1989年1月31日 : 第28回国土開発幹線自動車建設審議会で伊勢湾岸道路に接続する道路が第2東名・名神に計画決定名古屋港開港百年史編さん委員会。
1991年
4月26日 : 伊勢湾岸道路の弥富 - 大府間16 kmについて知事が都市計画変更案をまとめる。
8月28日 : 伊勢湾岸道路の弥富 - 大府間の都市計画変更。第二東名・第二名神接続を受けて海上部を含めた設計速度と幅員を変更。
12月3日 ： 専用部・名古屋南IC - 東海IC整備計画決定。
1996年12月26日 ： 専用部・東部・東南部と名四東ICにおける第二東名接続を基本計画決定。
1998年12月25日 ： 名古屋南IC - 上社JCT整備計画決定。
2009年5月29日 ： 名古屋西 - 飛島整備計画決定『平成24年度NUIレポート 2013.3 No.13 土地区画整理事業から見た名古屋環状2号線のあゆみ　名古屋都市計画史の現場から 』。

3.7.2. 開通日・一般部
--------------

1980年4月14日 : 北部の国道22号 - 国道19号バイパス間が開通。ただし名鉄犬山線とは平面交差として暫定踏切を設置。
1982年4月17日 ： 東部の名東区貴船一丁目 - 名東区野間町が開通建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
1983年5月28日 ： 西南部の中川区春田 - 服部間が開通建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
1984年2月21日 ： 東北部の国道19号 - 都市計画道路鳥居松線交差点が開通建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
1985年
4月1日 : 西南部の中川区服部 - 名古屋西JCTが開通建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
7月1日 : 国道23号 - 飛島村木場1丁目が名古屋港管理組合から移管建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
1986年3月21日 ： 東部の名東区野間町 - 名東区高針一丁目が開通建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
1987年
3月31日 ： 西南部の港区新茶屋 - 港区南陽町茶屋新田が開通建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
11月30日 : 北部の国道19号との立体交差が完成建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
1988年
3月7日 : 西南部の国道1号と国道23号を結ぶ区間が開通。飛島大橋も同時開通。
3月11日 : 西北部の愛知県道190号名古屋一宮線 - 愛知県道67号名古屋祖父江線間が開通建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
3月17日 : 西北部の甚目寺町花常 - 甚目寺町飛殿、愛知県道126号給父西枇杷島線 - 清洲町上田江ノ相、春日村下之郷 - 国道22号が開通建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
3月22日 : 愛知県道115号津島七宝名古屋線 - 愛知県道117号西条中川線が開通建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
4月26日 : 北部の国道41号との立体交差が完成建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
12月14日 : 清洲町朝日における国道22号と国道302号の立体交差が完成。
1989年4月11日 ： 東部の名東区高針一丁目 - 名東区牧の里三丁目が開通建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
1990年3月29日 : 五条川高架橋関連区間が開通建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
1991年
3月22日 ： 西南部の稲屋 - 花常が開通国土交通省中部地方整備局　愛知国道事務所建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
4月23日 ： 東部の名東区牧の里三丁目 - 国道153号交差点と東南部の国道153号交差点 - 植田間が開通建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。
10月27日 ： 名鉄犬山線中小田井駅 - 上小田井駅間立体交差化に伴い平面交差が解消。
1992年 4月17日 : 西南部の国道1号 - 中川区春田が開通。
1993年
4月14日 ： 東部の愛知県道60号名古屋長久手線から名東区貴船一丁目間が開通。
12月3日 : 東北部の専用部と同時供用する形で愛知国道工事事務所国道363号 - 県道60号名古屋長久手線国土交通省中部地方整備局　愛知国道事務所、千代田通線 - 県道61号名古屋瀬戸線、松河戸IC付近開通国土交通省中部地方整備局　愛知国道事務所。
1994年
3月24日 : 西北部の清洲町土田 - 同町西市場が開通。暫定片側1車線で名鉄名古屋本線とは平面交差のため暫定踏切を設置。
3月29日 : 東南部の植田 - 平針間が開通。天白川大橋と楕円形の歩道橋も同時供用。
3月30日 : 専用部小幡IC供用開始に合わせ、県道15号名古屋多治見線と小幡IC間を繋ぐ一般部が開通。
10月13日 : 東北部の名古屋市道千代田通線と国道363号の区間が開通。矢田川大橋も同時供用。
10月25日 : 東北部の庄内川大橋区間が開通国土交通省中部地方整備局　愛知国道事務所。
12月21日 : 西北部の甚目寺町飛殿 - 愛知県道126号給父西枇杷島線が開通国土交通省中部地方整備局　愛知国道事務所。
1996年
4月 : 東北部の町田町付近が開通国土交通省中部地方整備局　愛知国道事務所。
5月30日 : 海部郡飛島村の国道23号との平面交差が下り線のみ立体交差化。
1998年
3月30日 ： 南部Iの国道23号 - 東海IC開通。
2000年
2月9日 : 東北部の小幡IC付近 - 喜多山間が暫定片側1車線で開通。併せて名鉄瀬戸線に暫定踏切を設置。
8月28日 : 西北部の甚目寺町稲荷の250 m区間が開通。暫定片側1車線で名鉄津島線と平面交差するための暫定踏切を設置愛知国道工事事務所。
2011年
3月20日 ： 東南部の平針 - 国道23号が開通国土交通省中部地方整備局　愛知国道事務所。
3月28日 : 東北部の勝川 - 町田町間が開通。

3.7.3. 開通日・専用部
--------------

1985年3月20日 ： 名港西大橋関連区間が開通。
1988年3月23日 ： 清洲東IC - 名古屋西JCT開通。
1991年3月19日 ： 勝川IC - 清洲東IC開通、名古屋高速2号楠線に接続。
1993年12月3日 ： 勝川IC - 名古屋ICが開通。
1998年3月30日 ： 名古屋南IC - 名港中央ICが開通。併せて名港西大橋の南側の橋も供用開始。
2003年3月29日 ： 上社JCT - 高針JCTが開通。
2011年3月20日 ： 高針JCT - 名古屋南JCTが開通。
2021年5月1日 ： 名古屋西JCT - 飛島JCTが開通。

4. 路線状況
-------

名古屋環状2号線は南部II・西南部・西北部・北部・東北部・東部・東南部・南部I・海上部に分けられている愛知国道工事事務所。以下、各エリア毎に解説する。

4.1. 南部II・西南部
-------------

南部IIは、飛島ICから国道23号、西南部は、国道23号から名古屋西JCTに至る区間である愛知国道工事事務所。

全区域一般部が地平、専用部が高架である。国道302号は西南部の名古屋市中川区かの里を起点として北回りで名古屋市外縁を一周のうえ起点に戻る路線である。

南部IIは元々名古屋港管理組合が所有、管理する往復4車線の港湾道路であったが、1985年7月に建設省に移管して国道302号に昇格した路線である建設省中部地方建設局　愛知国道工事事務所。当該区間の南側は元々は全線往復6車線だったが、暴走族が急旋回するなどして危険であることを理由に一部で4車線に狭めた経緯をもつ。南部II、西南部は海上コンテナ貨物を取り扱う飛島ふ頭と近接することから、中部圏の各工場と海外を結ぶ物流ルートの性格が濃厚となっている名古屋港管理組合議会。このことから大型車混入率が高く、これによる渋滞が問題化していたことから、暫定2車線から4車線化への対応と併せて専用部が建設され名古屋港管理組合議会、専用部については2021年5月に開通した。

専用部は高速自動車国道近畿自動車道伊勢線として指定されている。2009年(平成21年）（名古屋IC -
勝川）