### NN 3/2022 (7.1.2022.), Odluka o proglašenju projekta »Rekonstrukcija postrojenja Impol-TLM d.o.o. povećanjem kapaciteta proizvodnje aluminijskih proizvoda izgradnjom nove ljevaonice aluminijskih blokova« strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

21

Na temelju članka 14. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 29/18. i 114/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. siječnja 2022. donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU PROJEKTA »REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA IMPOL-TLM d.o.o. POVEĆANJEM KAPACITETA PROIZVODNJE ALUMINIJSKIH PROIZVODA IZGRADNJOM NOVE LJEVAONICE ALUMINIJSKIH BLOKOVA« STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTOM REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Na prijedlog Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, projekt pod nazivom »Rekonstrukcija postrojenja Impol-TLM d.o.o. povećanjem kapaciteta proizvodnje aluminijskih proizvoda izgradnjom nove ljevaonice aluminijskih blokova« (u daljnjem tekstu: 1. faza Projekta) proglašava se strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske.

II.

Vrijednost ukupnih troškova 1. faze Projekta procijenjena kroz materijalnu i nematerijalnu imovinu iznosi 182.869.955,00 kuna.

III.

Investitor je Impol-TLM d.o.o., Šibenik, OIB: 92847338730 (u daljnjem tekstu: Investitor).

IV.

1. faza Projekta je privatni investicijski projekt.

V.

Lokacija realizacije projekta je Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija.

VI.

Predmet 1. faze Projekta je izgradnja nove ljevaonice u Impol-TLM-u u svrhu lijevanja aluminijskih blokova koji će biti namijenjeni vlastitim potrebama tople valjaonice.

Koristi od ulaganja u novu ljevaonicu su smanjenje ovisnosti o vanjskim izvorima nabave blokova koji se trenutno kupuju na tržištu zbog premalih kapaciteta ljevaonica, povećana dodana vrijednost, povećavanje kvalitete proizvoda i smanjenje potrošnje vode.

Izgradnjom postrojenja za pročišćavanje dimnih plinova i postrojenja za pročišćavanje otpadne tehnološke vode smanjit će se opterećenje okoliša, sva oprema će biti u skladu s BAT (najboljim dostupnim tehnikama) čime se povećava energetska iskorištenost, smanjuje opterećenje okoliša i pruža maksimalna sigurnost za zaposlenike.

Također, predviđeno je dodatno zapošljavanje otvaranjem novih radnih mjesta.

VII.

1. faza Projekta ispunjava uvjete propisane Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, zbog sljedećih činjenica:

– u skladu je s važećim prostornim planovima

– ima procijenjenu vrijednost veću od 75.000.000,00 kuna

– smanjeno je opterećenje na okoliš u odnosu na trenutnu situaciju

– povećana je energetska iskorištenost

– stvaraju se uvjeti za zapošljavanje većeg broja ljudi.

VIII.

Za realizaciju 1. faze Projekta potrebno je provesti sljedeće osnovne postupke i radnje:

– izdavanje posebnih uvjeta za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju nove ljevaonice

– izdavanje lokacijske dozvole

– izdavanje građevinske dozvole

– parcelacija i formiranje čestice prema lokacijskoj i građevinskoj dozvoli

– izdavanje uporabne dozvole za novu ljevaonicu

– izdavanje okolišne dozvole za Impol-TLM d.o.o.

Cjeloviti pregled upravnih i drugih postupaka i radnji potrebnih za pripremu i provedbu 1. faze Projekta (hodogram aktivnosti) obuhvaća:

– postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)

Nositelj obveze: projektant i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Predvidivi rok: 30 dana od urednog zahtjeva

– postupak ishođenja lokacijske dozvole, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)

Nositelj obveze: Investitor i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Predvidivi rok: 30 dana od urednog zahtjeva

– potvrda parcelacijskog elaborata, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)

Nositelj obveze: ovlašteni geodet i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Katastarski ured u Šibeniku

Predvidivi rok: 30 dana od urednog zahtjeva

– postupak ishođenja građevinske dozvole, sukladno Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)

Nositelj obveze: Investitor i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Predvidivi rok: 70 dana od urednog zahtjeva

– formiranje građevne čestice u katastarskom operatu

Nositelj obveze: Investitor (kada ima riješen pravni interes) i Katastarski ured u Šibeniku

– postupak ishođenja uporabne dozvole, sukladno Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.)

Nositelj obveze: Investitor i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Predvidivi rok: 60 dana od urednog zahtjeva

– postupak razmatranja uvjeta okolišne dozvole

Nositelj obveze: Investitor i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom).

Svi upravni i drugi postupci navedeni u predmetnom hodogramu aktivnosti kao i možebitni postupci koji nisu navedeni, a koje će biti potrebno provesti u svrhu pripreme i realizacije 1. faze Projekta, provest će se sukladno propisima Republike Hrvatske.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/467
 Urbroj: 50301-05/16-22-3
 Zagreb, 5. siječnja 2022.

Predsjednik
 mr. sc. Andrej Plenković, v. r.