Annexes 72 Project cost (million euro) Contracted financing Total delay to date (years) Cost increase to date (%) Project EU (million euro) National (million euro) 11 11 3.0 38 % Modification of the JAVYS power supply scheme after V1 final shutdown 21 % Bohunice, Slovakia Treatment of historical waste‐sludges and sorbents (completed) Decontamination of the primary circuit (see Annex IV, Project 16) (suspended) Increasing capacity of existing fragmentation and decontamina‐ tion facilities 4 2 4 2 2.0 1.2 0% 11 11 1.5 13 % Treatment of historical waste 6 4 2 0.4 7% Dismantling of technical equipment in V1 turbine hall 8 8 ‐ 6% Free release of decommissioning materials 3 3 ‐ 20 % Total for these seven projects 45 43 2 Total contracted EU financing for decommissioning 2001‐2014 228 Total for these 18 projects 605 587 17 Total Total contracted EU financing for decommissioning 2001‐2014 1 577 Source: Commission, draft AWPs 2016, draft monitoring reports 2016. 
Prílohy 71 Oneskorenia a prekročenia nákladov ovplyvňujúce vzorku 18 kľúčových infraštruktúrnych projektov vyraďovania a podporných projektov financovaných z programov pomoci EÚ od roku 2001 Náklady na projekt (mil. EUR) Zazmluvnené financovanie Celkové oneskorenie k dnešnému dňu (roky) Nárast nákladov k dnešnému dňu (%) Projekt EÚ (mil. EUR) Vnútroštátne (mil. EUR) Dočasný medzisklad vyhorených palivových kaziet (pozri prílohu IV, projekt 1) 211 206 5 9,2 25 % Zariadenie na nakladanie s tuhým odpadom a jeho uskladnenie (pozri prílohu IV, projekt 2) 184 184 9,0 53 % Ignalina, Litva Povrchové úložisko pre odpad s veľmi nízkou rádioaktivitou (fáza 1 dokončené dočasné uskladnenie) 7 6 1 2,8 0% Výstavba skládky pre veľmi nízkoaktívny rádioaktívny odpad (fáza 3) 8 8 1,0 12 % Úložisko blízko povrchu pre nízkoaktívny a stredneaktívny krátkodobý rádioaktívny odpad (návrh) 11 11 1,0 3% Spolu za týchto päť projektov 421 415 6 Celkové zazmluvnené financovanie EÚ na vyraďovanie z prevádzky v rokoch 2001 – 2014/2015 989 Dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky zariadenia na získanie a úpravu iónomeničových živíc (pôvodný rozsah rozšírený) 132 % Kozloduj, Bulharsko Návrh a výstavba suchého medziskladu vyhoreného jadrového paliva (pozri prílohu IV, projekt 8) Zariadenie na získanie a spracovanie zahusteného zvyšku z odparovacích staníc (fáza 1 dokončená, fáza 2 zastavená) Semináre o znížení veľkosti a dekontaminácii 6 73 10 5 73 1 10,9 4,3 50 % 10 4,6 žiadne Zariadenie na plazmové tavenie (pozri prílohu IV, projekt 9) 30 21 9 4,2 0% 19 19 2,8 0% Hodnotenie rádiologického súpisu 1 1 1,3 žiadne Spolu za týchto šesť projektov 139 129 9 Celkové zazmluvnené financovanie EÚ na vyraďovanie z prevádzky v rokoch 2001 – 2014 360 Príloha VI Prílohy 72 Náklady na projekt (mil. EUR) Zazmluvnené financovanie Celkové oneskorenie k dnešnému dňu (roky) Nárast nákladov k dnešnému dňu (%) Projekt EÚ (mil. EUR) Vnútroštátne (mil. EUR) Spracovanie historických kalov a sorbentov (dokončené) 11 11 3,0 38 % Zmena schémy systému elektrického napájania JAVYS po konečnom odstavení JE V1 11 Bohunice, Slovensko Dekontaminácia primárneho okruhu (pozri prílohu IV, projekt 16) (pozastavený) Zvýšenie kapacity existujúcich fragmentačných a dekontaminačných zariadení 4 2 4 2 2,0 1,2 0% 11 1,5 21 % 13 % Spracovanie historického odpadu 6 4 2 0,4 7% Demontáž technického zariadenia v turbínovej hale vo V1 8 8 - 6% Uvoľnenie vyradeného materiálu 3 3 - 20 % Spolu za týchto sedem projektov 45 43 2 Celkové zazmluvnené financovanie EÚ na vyraďovanie z prevádzky v rokoch 2001 – 2014 228 Spolu za týchto 18 projektov 605 587 17 Spolu Celkové zazmluvnené financovanie EÚ na vyraďovanie z prevádzky v rokoch 2001 – 2014 1 577 Zdroj: Komisia, návrh ročných pracovných programov na rok 2016, návrh monitorovacích správ za rok 2016.