natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Productivity rates used to plan a schedule are always based on averages and set a good target productivity.
Produksjonsrater som brukes for å planlegge en fremdriftsplan, er alltid basert på gjennomsnitt og fastsetter god målproduktivitet.
In robotics we collaborated with electronics and automation researchers, and actually we were able to create some working robot prototypes.
I robotteknologien samarbeidet vi med forskere innen elektronikk og automatisering, og klarte faktisk å lage noen robotprototyper som fungerte.
Several studies on the implementation of the Last Planner System® (Ballard, 2000; Formoso and Moura, 2008) pointed out that a major cause of planning failures, measured by the PPC (percentage of plans completed) metric, is the poor management of upstream flows (e.g. material supply, design, installation of workspace infrastructure, set-up of equipment), which makes it impossible to complete tasks included in short term plans due to the lack of inputs.
Flere studier av innføringen av Last Planner System® (Ballard, 2000; Formoso og Moura, 2008) viser at en hovedårsak til planleggingsfeil, målt i PPU (prosent planlagt utført ), er dårlig styring av oppstrøms flytprosesser (f.eks. materialforsyning, prosjektering, installasjon av infrastruktur på arbeidsplassen og oppsett av utstyr), noe som gjør det umulig å fullføre oppgaver i kortsiktige planer fordi innsatsfaktorer mangler.
The goal of proactive production control is to prevent the alarms from turning into actual production problems which can start a chain of cascading delays.
Målet med proaktiv produksjonsstyring er å hindre at varslinger blir faktiske produksjonsproblemer, som kan starte en kjede av forsinkelser.
LBMS controlling includes collecting detailed location-based progress data and refining it by calculating progress metrics, forecasts and alarms.
LBMS-styring omfatter innsamling av detaljerte lokaliseringsbaserte fremdriftsdata og forbedring av dem ved å beregne fremdriftsmålinger, prognoser og alarmer.
The most interesting results were in project two where similar work was carried out on different floors based on CPM or LBMS.
De mest interessante resultatene var i prosjekt to, der lignende arbeid ble gjennomført på forskjellige etasjer basert på CPM eller LBMS.
I had background from developing a productivity research program for the construction industry in Chile for which I collaborated with the Chilean Chamber of Construction.
Jeg hadde bakgrunn fra å utvikle et forskningsprogram om produktivitet for byggeindustrien i Chile, og da samarbeidet jeg med det chilenske byggekammeret.
Due to ineffective planning, interdependence between tasks makes it impossible to start subsequent activities.
På grunn av ineffektiv planlegging gjør nært sammenhengende oppgaver det umulig å begynne på etterfølgende aktiviteter.
In Last Planner, control is achieved through collaboration, not command.
I Last Planner oppnås det kontroll gjennom samarbeid, ikke gjennom kommandoer.
Ph.D.
Ph.D.
The Location Breakdown Structure (LBS) is one of the most important up-front planning decisions in LBMS.
Sonenedbrytningsstruktur (Location Breakdown Structure, LBS) er en av de viktigste planleggingsbeslutningene i LBMS.
Flowline visualization (Figure 2) is still being used as the primary schedule visualization method of LBMS.
Flytlinjevisualisering (figur 2) brukes fremdeles som den viktigste visualiseringsmetoden for fremdriftsplanen i LBMS.
Labor
Arbeid
This study led to the doctoral thesis of Seppänen (2009) where the goal was to find out how production control on site works, how reliable are the production plans, which factors explain the success or failure of the plans and attempts to improve the LBMS controlling system to give better information to decision makers.
Denne studien ledet til doktoravhandlingen til Seppänen (2009), der målet var å finne ut hvordan produksjonsstyring på byggeplassen fungerer, hvor pålitelige produksjonsplanene er, hvilke faktorer som forklarer at planene lykkes eller mislykkes, og forsøk på å forbedre LBMS-styringssystemet for å gi beslutningstakere bedre informasjon.
Storage of materials or components
Lagring av materialer eller komponenter
The quantity items could include installing full-height drywall for corridors, water-resistant bathroom wall, double board wall for meeting rooms etc. Each quantity item can have its own resource consumption, measures as manhours / unit (for example 0.46 manhours / m2 for standard living room wall).
Mengdeenhetene kan omfatte installasjon av gipsplater i full høyde i korridorer, vannbestandige baderomsvegger, doble skillevegger i møterom osv. Hver mengdeenhet kan ha sitt eget ressursforbruk, målt som timeverk/enhet (f.eks. 0,46 timesverk/m2 for standard vegg til oppholdsrom).
More empirical research is required to see when takt time is more suitable approach and when LBMS would work better.
Flere empiriske undersøkelser er nødvendig for å se når takttid er en mer egnet tilnærming og når LBMS vil fungere bedre.
Location-based planning and control methods have a long history.
Lokaliseringsbaserte planleggings- og styringsmetoder har en lang historie.
The conclusions of the research included that just planning continuous work is not enough and controlling is a critical process, discontinuities are the hardest deviation type to recover from and starting too early results in slowdowns.
Studien konkluderte blant annet med at planlegging av kontinuerlig arbeid ikke i seg selv er nok, og styring er en kritisk prosess, ikke-kontinuitet er den vanskelige avvikstypen å rette opp og for tidlig oppstart resulterer i langsomme perioder.
In both case studies, the most frequent types of making-do were related to the access and availability of working areas, and to the necessary infrastructure in terms of water and electricity supply, protection, and equipment and tools.
I begge casestudiene var den hyppigst forekommende typen av making-do knyttet til tilgang til arbeidsområder og arbeidsområders tilgjengelighet, nødvendig infrastruktur i form av forsyning av vann og elektrisitet, beskyttelse samt utstyr og verktøy.
Regarding production planning and control, although both companies were experienced in the application of the Last Planner System™, its impact was relatively limited in terms of eliminating making-do. Partly, it was due to some flaws in look-ahead planning: both companies have had only partial success in carrying out the systematic identification and removal of constraints.
Når det gjelder produksjonsplanlegging og -kontroll, var virkningen av dette relativt begrenset når det gjaldt å eliminere making-do, til tross for at begge selskapene var erfarne i bruken av Last Planner System™. Det skyldtes delvis enkelte svakheter i utkikksplanleggingen: Begge selskaper lyktes bare delvis i å gjennomføre den systematiske identifiseringen og fjerningen av begrensninger.
It can be concluded that location-based systems outperform CPM in both planning and controlling but more research is required to determine the best location-based planning and controlling strategy.
Det kan konkluderes med at lokaliseringsbaserte systemer oppnår bedre resultater enn CPM både for planlegging og kontroll, men mer forskning er nødvendig for å fastsette den beste lokaliseringsbaserte planleggings- og kontrollstrategien.
Fewer resources than planned could also be the cause.
Færre ressurser enn planlagt kan også være årsaken.
In Figure 6, there are empty spaces before Overhead MEP Install (slower than predecessor), Studs (faster than predecessor) and Finishes (slower than predecessor).
I figur 6 er det tomrom før «Skjult anlegg ventilasjon, el og rør i tak» (langsommere enn forutgående oppgave), «Reisverk» (raskere enn forutgående oppgave) og «Ferdigstillelsesarbeider» (langsommere enn forutgående oppgave).
Dispelling the complexity myth: founding lean construction on location-based planning.
Dispelling the complexity myth: founding lean construction on location-based planning.
Most of those guidelines are concerned with improving production planning and control systems, especially the management of upstream flows.
De fleste av disse retningslinjene handler om å forbedre produksjonsplanlegging og kontrollsystemer, spesielt styring av oppstrøms flytprosesser.
The actual routine will be defined based on project size, organization and requirements and it is impossible to define a routine that would work in all cases.
Den faktiske rutinen skal fastsettes på grunnlag av prosjektstørrelse, organisering og krav, og det er umulig å definere en rutine som vil fungere i alle tilfeller.
Regarding the lack of information, it was mainly concerned with two problems: the lack of operational procedures or work instructions for performing tasks, and inadequate design of workspace infrastructure.
Når det gjelder mangelen på informasjon, var det hovedsakelig knyttet til to problemer: mangel på operasjonelle prosedyrer eller arbeidsinstruksjoner for å gjennomføre arbeidsoppgaver, og utilstrekkelig prosjektering av arbeidsplassens infrastruktur.
In a closely related industry of cruise ship refurbishment, impressive benefits have been documented.
I en nær forbundet industri med renovering av cruiseskip er det dokumentert imponerende fordeler.
Professor Levitt sent articles on transaction cost by Oliver Williamson (1979) and Ian McNeil’s (2000) focus on relational contracting.
Professor Levitt sendte artikler om transaksjonskostnad av Oliver Williamson (1979) og Ian McNeils (2000) med fokus på relasjonelle kontrakter.
Alarms are generated when a predecessor is going to interfere with the successor.
Varslinger genereres når en forutgående oppgave kommer til å forstyrre en etterfølgende oppgave.
Differences of LBMS algorithm and CPM algorithm
Forskjeller mellom LBMS-algoritme og CPM-algoritme
The way in which Last Planner System® manages commitments, and the stability that it creates in production systems have been pointed out as major reasons for its success (Vrijhoef et al., 2003).
Måten forpliktelser styres på gjennom Last Planner System® og stabiliteten systemet skaper i produksjonssystemet har blitt pekt på som hovedårsakene til systemets suksess (Vrijhoef et el., 2003).
Tasks R/P SOMD and Layout / Top Track are a bit behind of schedule but have not caused any alarms.
Oppgavene «Armer og støp på metalldekke» og «Oppmåling av vegger, gulv og tak» er litt etter planen, men har ikke ført til varslinger.
Equipment or tools
Utstyr eller verktøy
“The Last Planner System of Production Control.”
«The Last Planner System of Production Control.»
When the workers run out of work in takt time planning, they will work in other, non-repetitive work in the building (Frandson, Seppänen & Tommelein 2015).
Når arbeidere er ferdig med arbeid i taktbasert planlegging, vil de jobbe med annet, ikke-repetitivt arbeid i bygningen (Frandson, Seppänen & Tommelein 2015).
“Improving construction work flow – the connective role of look ahead planning.”
«Improving construction work flow – the connective role of look ahead planning.»
Professor, NORIE, Federal University of Rio Grande do Sul, formoso@ufrgs.br, Av.
Professor, NORIE, Federal University of Rio Grande do Sul, formoso@ufrgs.br, Av.
It is able to increase the reliability of short term planning by shielding planned work from upstream variation, and by seeking conscious and reliable commitment of labor resources by the leaders of the work teams involved (Ballard and Howell, 1998).
Det gjør det mulig å oppnå høyere pålitelighet for kortsiktig planlegging ved at planlagt arbeid skjermes fra oppstrøms variabilitet, og ved at det etterstrebes at de ansatte forplikter seg på en bevisst og pålitelig måte ved hjelp av lederne for de involverte arbeidsteamene  (Ballard og Howell, 1998).
Repetitive Scheduling Method is another attempt to integrate CPM and location-based methods.
Repetitiv planleggingsmetode er et annet forsøk på å integrere CPM og lokaliseringsbaserte metoder.
Divide by the shift length (duration in shifts)
Divider med skiftlengde (varighet i skift).
Several empirical studies have been done related to location-based control.
Flere empiriske studier er gjennomført i forbindelse med lokaliseringsbasert styring.
Traditional controlling approach in activity-based systems is based on a thermostat model of project control, in effect reacting to deviations on the critical path after they have happened.
Tradisjonell styringstilnærming i aktivitetsbaserte systemer er basert på en termostatmodell for prosjektstyring, der det reageres på avvik på den kritiske veien etter at de har oppstått.
Case study 2: three-dimensional formwork elements have been used for storing screws, nuts, washers, and other items.
Casestudie 2: Tredimensjonale forskalingselementer har blitt brukt for å lagre skruer, muttere, skiver og andre elementer.
The vertical axis showed the number of produced repetitive units.
Den vertikale aksen viste antallet produserte repetitive enheter.
Although only a few empirical studies on making-do in construction have been reported in the literature, there are some indirect evidences that this type of waste tends to be very high in construction.
Selv om bare noen få empiriske studier av making-do i byggesektoren er beskrevet i litteraturen, finnes det noe indirekte dokumentasjon på at denne typen av sløsing har en tendens til å være svært omfattende i byggesektoren.
(Figure 3)
(Figur 3)
Every film was radical and compelling.
Hver film var radikal og overbevisende.
Glenn Ballard (USA):
Glenn Ballard (USA):
It is possible to see optimization opportunities by looking at empty space between two flowlines, work sequence by reading horizontally and the critical path of the project from one diagram.
Det er mulig å se muligheter for optimalisering ved å se på tomrom mellom to flytlinjer, arbeidsrekkefølge ved å lese horisontalt og prosjektets kritiske vei fra ett diagram.
However, LBMS was able to create alarms before they happened and in the study the LBMS forecasting method was further developed by adding more information about resource availability to generate alarms even earlier (Seppänen 2009:
LBMS var i stand til å varsle før hendelser oppstod, og i undersøkelsen ble LBMS-prognosemetoden utviklet videre ved å legge til mer informasjon om ressurstilgjengelighet slik at varsling kunne skje enda tidligere (Seppänen 2009:
That requires learning from our planning failures.
Det krever at vi lærer av våre planleggingsfeil.
Managing Timelapse Inc and working as a consultant, I begin to wonder if a solution space existed where all parties could find value.
Mens jeg ledet Timelapse Inc og jobbet som konsulent, begynte jeg å lure på om det fantes et løsningsrom der alle parter kunne finne verdi.
Forecasting and alarms
Prognoser og varslinger
Proceedings of the 12th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, Helsingor, Denmark.
Proceedings of the 12th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, Helsingor, Denmark.
A flowline schedule with two tasks.
En flytlinjeplan med to oppgaver.
Seppänen et al.
Seppänen et al.
Their safety management systems were strongly based on compliance to regulations.
Sikkerhetsstyringssystemene deres bygget i sterk grad på etterlevelse av regler.
This indicates that the main outcome in this type of study should be the understanding of the main causes of waste and the identification of improvement opportunities, rather than overall measures of waste.
Dette er en indikasjon på at det viktigste utfallet av denne typen undersøkelser bør være forståelse av hovedårsakene til sløsing og identifikasjon av forbedringsmuligheter, snarere enn generelle målinger av sløsing.
Each task is represented as a single line, rather than the dual lines of line-of-balance.
Hver arbeidsoppgave gjengis som en enkel linje, i stedet for den doble linjen i skråstrekplanlegging.
50% of the actions were able to prevent a production problem.
50 % av tiltakene forhindret et produksjonsproblem.
Are materials and components properly disposed in places that have been prepared for storing them?
Er materialer og komponenter ordentlig anbragt på steder som er klargjort for lagring av dem?
Layered CPM logic in location-based schedules (Kenley & Seppänen 2010:
Laginndelt CPM-logikk i lokaliseringsbaserte fremdriftsplaner (Kenley & Seppänen 2010:
Planning control actions
Planlegge kontrolltiltak
The Location-Based Management System builds on the foundation of a location-based plan.
Det lokaliseringsbaserte styringssystemet bygger på en lokaliseringsbasert plan.
272) If quantity deviations are not detected, any attempts to calculate production rates (units / shift) or resource consumption (manhours / unit) will be based on incorrect quantities and are not usable for estimating future work.
272) Hvis mengdeavvik ikke oppdages, vil forsøk på å beregne produksjonsrater (enheter/skift) eller ressursforbruk (arbeidskraft/enhet) basere seg på uriktige mengder og ikke være brukelig for å estimere fremtidig arbeid.
LBMS controlling is focused on preventing cascading delays caused by interference between trades (Seppänen 2009).
LMBS-styring er fokusert på å forhindre etterfølgende forsinkelser på grunn av interferens mellom fag (Seppänen 2009).
That question started to nag me.
Det spørsmålet begynte å plage meg.
Therefore, LBS is one of the most important decisions early on in planning because major changes can lead to substantial rework.
Derfor er LBS en av de viktigste beslutningene tidlig i planleggingen, ettersom store endringer kan føre til betydelig omarbeide.
mailto:l.koskela@hud.ac.uk
mailto:l.koskela@hud.ac.uk
Lean Construction – Hvordan det hele begynte
Lean Construction – Hvordan det hele begynte
Schedule forecast considering control action of doubling the crew for Overhead MEP install
Prognose over fremdriftsplan der det er tatt hensyn til kontrolltiltaket med å doble arbeidslaget for «Skjult anlegg ventilasjon, el og rør i tak».
New York, NY:
New York, NY:
In a flowline figure, the Location Breakdown Structure is shown on the left and the time is shown horizontally going to the right.
I en flytlinjefigur vises sonenedbrytningsstrukturen (Location Breakdown Structure) til venstre og tiden vises horisontalt mot høyre.
Several location-based methods can be considered integrated methods in the sense that analytic CPM methods are integrated with location-based methods.
Flere lokaliseringsbaserte metoder kan anses som integrerte metoder, det vil si at analytiske CPM-metoder er integrert med lokaliseringsbaserte metoder.
Actual resources are important for the calculation of actual resource consumption and can be useful to detect root causes of deviations.
Faktiske ressurser er viktig for beregning av faktisk ressursforbruk og kan være nyttig for å oppdage opprinnelige årsaker til avvik.
(Doctoral thesis), Technion-Israel Institute of Technology, Haifa.
(Doctoral thesis), Technion-Israel Institute of Technology, Haifa.
Seppänen, O., Evinger, J. og Mouflard, C. (2014).
Seppänen, O., Evinger, J. og Mouflard, C. (2014).
Empirical research on the success of production control in building construction projects.
Empirical research on the success of production control in building construction projects.
Is the working area suitable for performing a task and supporting activities?
Er arbeidsområdet egnet for å utføre en arbeidsoppgave og tilhørende aktiviteter?
Josephson, P.-E. and Hammarlund, Y. (1999).
Josephson, P.-E. and Hammarlund, Y. (1999).
The main impacts were also similar in both sites: material waste, poor safety conditions, and reduced motivation.
Hovedvirkningene var også like på begge byggeplassene: sløsing av materialer, dårlig sikkerhet og redusert motivasjon.
Duration calculations of LBMS are based on these total manhours.
Varighetsberegninger for LBMS er basert på disse samlede timesverkene.
Access/movement
Tilgang/bevegelse
Efforts to improve worker and project performance stretch from the pyramids, through Frederic Taylor’s “One right way” in manufacturing, and Frank Gilbreth’s career improving the efficiency of bricklayers.
Arbeidet med å forbedre arbeider- og prosjektytelse strekker seg helt fra pyramidene, gjennom Frederic Taylors «One Right Way» innen produksjon, og Frank Gilbreths karriere med å forbedre effektiviteten til murere.
Have the equipment and tools used in the task been created or adapted?
Har utstyr og verktøy som er bruk i arbeidsoppgaven, blitt laget eller tilpasset?
The power of cross-trade cooperation was both obvious and contrary to traditional project management practice.
Effekten av samarbeid på tvers av fagområder var både åpenbar og i strid med tradisjonell prosjektledelse.
The basic assumption of LBMS is that tasks have an optimum crew composition which will most efficiently complete the work.
Den grunnleggende forutsetningen for LBMS er at arbeidsoppgaver har et optimalt sammensatt arbeidslag, som vil utføre arbeidet mest mulig effektivt.
Koskela and Howell (2001) called the activity-based model the thermostat model of controlling which is overly simplistic.
Koskela og Howell (2001) har kalt den aktivitetsbaserte modellen for termostat-modellen for styring, noe som er en overforenkling.
Kenley, R. og Seppänen, O. (2010).
Kenley, R. og Seppänen, O. (2010).
Today, I think of Lean Construction as interconnected domains – Operating system, Organization and Commercial terms.
I dag tenker jeg på Lean Construction som domener som er innbyrdes forbundet – operativsystem, organisasjon og kommersielle vilkår.
Sydney, Australia.
Sydney, Australia.
Then, location-based controlling system is presented.
Deretter presenteres det lokaliseringsbaserte styringssystemet.
The process combining LBMS and LPS process includes the following steps:
Prosessen som kombinerer LBMS- og LPS-prosessen omfatter følgende trinn
Location-based controlling process based on the combination of LBMS and LPS
Lokaliseringsbasert kontrollprosess basert på kombinasjonen av LBMS og LPS
LBMS algorithm is not presented in detail here, interested readers can refer to Kenley & Seppänen (2010:
LBMS-algoritme er ikke presentert utførlig her, interesserte lesere kan se Kenley & Seppänen (2010:
To some extent this conclusion is similar to the results of previous studies on the measurement of other types of waste (Formoso et al., 2002; Josephson and Hammarlund, 1999; Horman and Kenley, 2005; and Yu et al., 2009).
Til en viss grad er denne konklusjonen sammenfallende med resultatene fra tidligere studier av måling av andre typer sløsing (Formoso et al., 2002; Josephson og Hammarlund, 1999; Horman og Kenley, 2005; and Yu et al., 2009).
By multiplying each quantity by its labor consumption, the total number of manhours in each location can be calculated.
Ved å multiplisere hver mengde med arbeidskraftforbruket kan samlet timesverk for hver sone regnes ut.
Production control using location-based management system on a hospital construction project.
Production control using location-based management system on a hospital construction project.
Needing work as a student, I began filming in 1963.
Som student trengte jeg en jobb, og begynte å filme i 1963.
For example, a poor production rate may be caused by higher labor consumption than planned (lower productivity) indicating incorrect estimates or problems with production.
For eksempel kan en dårlig produksjonsrate forårsakes av høyere arbeidsforbruk enn planlagt (lavere produktivitet), noe som indikerer uriktige estimater eller produksjonsproblemer.
Seppänen (2009) defined how production can be forecast to alarm of upcoming production problems at least two weeks before they happen.
Seppänen (2009) har definert hvordan man kan forhåndsberegne produksjon slik at det varsles om produksjonsproblemer minst to uker før de oppstår.
Figure 2 shows a sample flowline figure.
Figur 2 viser et eksempel på en flytlinje.
Then, an action plan would be documented (possibly as an A3 report) and its likely impact reflected in the forecast to see if the plan solves the problem.
Deretter skal en tiltaksplan dokumenteres (mulig som en A3-rapport), og dens sannsynlige virkning reflekteres i prognosen for å se om planen løser problemet.
In case study A, data collection was focused simply on making-do events.
I casestudie A ble datainnsamlingen bare konsentrert om making-do-hendelser.