Annexes 72 Project cost (million euro) Contracted financing Total delay to date (years) Cost increase to date (%) Project EU (million euro) National (million euro) 11 11 3.0 38 % Modification of the JAVYS power supply scheme after V1 final shutdown 21 % Bohunice, Slovakia Treatment of historical waste‐sludges and sorbents (completed) Decontamination of the primary circuit (see Annex IV, Project 16) (suspended) Increasing capacity of existing fragmentation and decontamina‐ tion facilities 4 2 4 2 2.0 1.2 0% 11 11 1.5 13 % Treatment of historical waste 6 4 2 0.4 7% Dismantling of technical equipment in V1 turbine hall 8 8 ‐ 6% Free release of decommissioning materials 3 3 ‐ 20 % Total for these seven projects 45 43 2 Total contracted EU financing for decommissioning 2001‐2014 228 Total for these 18 projects 605 587 17 Total Total contracted EU financing for decommissioning 2001‐2014 1 577 Source: Commission, draft AWPs 2016, draft monitoring reports 2016. 
Mellékletek 71 Az uniós támogatási programok keretében 2001 óta finanszírozott 18 legfőbb, az infrastruktúra lebontásával kapcsolatos, illetve támogatási projektből álló mintát érintő késedelmek és költségtúllépések Projekt Projekt­ költségek (millió euró) Szerződésben szereplő finanszírozás Eddigi összes kése­ delem (év) Eddigi összes késedelem (év) uniós (millió euró) tagállami (millió euró) Átmeneti tároló kiégett fűtőelemkötegekhez (Lásd: IV. melléklet, 1. projekt) 211 206 5 9,2 25% A szilárd hulladék kezelésére és tárolására szolgáló létesítmények (Lásd: IV. melléklet, 2. projekt) 184 9,0 53% Ignalina, Litvánia Hulladéklerakó nagyon alacsony aktivitású radioaktív hulladék elhelyezéséhez (1. szakasz, átmeneti tároló) 7 184 6 1 2,8 0% Hulladéklerakó létesítése nagyon alacsony aktivitású radioaktív hulladék elhelyezéséhez (3. szakasz) 8 8 1,0 12% Felszínközeli tároló kis és közepes aktivitású, rövid élettartamú radioaktív hulladékok végleges elhelyezéséhez (tervezés) 11 11 1,0 3% Az öt projektre összesen 421 415 6 A leszerelésre szerződésbe foglalt uniós finanszírozás összesen, 2001–2014/15 989 Ioncserélő gyanta kinyerését és megfelelő állapotban tartását lehetővé tevő berendezés beszerzése, üzembe helyezése és üzemeltetése (eredeti hatókör kibővítése) 6 5 1 10,9 132% A kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolójának megtervezése és megépítése (lásd: IV. melléklet, 8. projekt) 73 73 4,3 50% Kozloduj, Bulgária A szilárdított anyagot a bepárló-koncentrátumot tartalmazó tartályokból kinyerő és feldolgozó berendezés (1. szakasz befejeződött, 2. szakaszt leállították) Méretszűkítési és szennyezésmentesítési speciális képzés 10 10 4,6 nincs Plazmaolvasztó berendezés (lásd: IV. melléklet, 9. projekt) 30 21 9 4,2 0% 19 19 2,8 0% A radiológiai leltár értékelése 1 1 1,3 nincs A hat projektre összesen 139 129 9 A leszerelésre szerződésbe foglalt uniós finanszírozás összesen, 2001–2014 360 VI. melléklet Mellékletek 72 Projekt Projekt­ költségek (millió euró) Szerződésben szereplő finanszírozás Eddigi összes kése­ delem (év) Eddigi összes késedelem (év) uniós (millió euró) tagállami (millió euró) A korábba keletkezett hulladékiszap és szorbensek kezelése (lezárva) 11 11 3,0 38% Bohunice, Szlovákia A reaktor primer körének szennyezésmentesítése (Lásd: IV. melléklet, 16. projekt) (felfüggesztve) A meglévő fragmentáló és dekontamináló berendezések kapacitásának növelése 4 2 4 2 2,0 1,2 0% A JAVYS energiaellátási rendszerének módosítása a V1 erőmű végleges lekapcsolása után 11 11 1,5 21% 13% Korábban keletkezett hulladék kezelése 6 4 2 0,4 7% A műszaki berendezések lebontása a V1 erőmű turbinacsarnokában 8 8 - 6% A leszerelés során kinyert anyagok szabad forgalomba bocsátása 3 3 - 20% A hét projektre összesen 45 43 2 A leszerelésre szerződésbe foglalt uniós finanszírozás összesen, 2001–2014 228 A 18 projektre összesen 605 587 17 Összesen A leszerelésre szerződésbe foglalt uniós finanszírozás összesen, 2001–2014 1 577 Forrás: Bizottság, 2016-os éves munkaprogram-tervezetek, illetve monitoringjelentés-tervezetek.