Annexes 30 ROM reports Project title EU contribution to the programme (EUR) Country ROM Date Main findings of the report 11 Forest Peoples Programme: A Strong Seat at the Table: Effective Participation of Forest-Dependent Communities and Civil Society Organisations in FLEGT 778 271 March 2013 ο Logframe not properly elaborated, making it difficult to assess the outputs delivered. ο Partners not properly involved in the project design. ο Limited coordination with other FLEGT projects and national actors. ο Limited monitoring efforts. 
Mellékletek 30 ROM-jelentések Projektcím Uniós hozzájárulás a programhoz (euró) Ország ROM dátuma A jelentés fő megállapításai 11 Forest Peoples Programme: A Strong Seat at the Table: Effective Participation of Forest-Dependent Communities and Civil Society Organisations in FLEGT 778 271 2013. március ο A logikai keret nem kellően kidolgozott, emiatt nehéz a megvalósult végeredmények értékelése ο A partnereket nem vonták be megfelelően a projekttervezésbe ο Az egyéb FLEGT-projektekkel és a belföldi szereplőkkel korlátozott mértékű a koordináció ο Korlátozott monitoringtevékenység 12 Promotion de la production et de l’exportation légales des bois issus des forêts communautaires (A közösségi erdőkből származó fa legális kitermelésének és exportjának ösztönzése) 987 139 Kamerun 2013. március ο A logikai keret hiányos, a célkitűzések és a mutatók nem elég konkrétak ο Nincs megfelelő kockázatelemzés ο A tevékenységek figyelemmel kísérése hiányos ο Késedelmek a végrehajtásban ο Nincs rugalmas/életképes kilépési stratégia 13 Strengthening African Forest Governance – through high-level national ‘illegal logging’ meetings and mid-level awareness raising and training (Az afrikai erdészeti irányítás megerősítése az illegális fakitermeléssel foglalkozó magas szintű ülések, valamint közepes szintű figyelemfelhívás és képzés révén) 1 890 608 2013. június ο A logikai keret hiányos, a célkitűzések, a tervezett eredmények és a mutatók kialakítása nem megfelelő ο Hiányos koordináció az érdekeltek között ο Nem megfelelő minőségű eredmények, bizonytalan fenntarthatóság 14 Capacity building in the Congo Basin and implementation of Independent Monitoring of Forest Law Enforcement and Governance (IM-FLEG) in the Republic of Congo (Kapacitásépítés a Kongó-meden-cében, valamint az erdészeti jogszabályok végrehajtására és az erdészeti irányításra irányuló független monitoring végrehajtása [IM-FLEG] a Kongói Köztársaságban) 1 636 366 2009. április ο Nem mindig számszerűsíthető mutatók ο A projekt külső irányítástól függ és nem termel saját bevételt ο Nem valószínű, hogy az intézményi struktúra külső támogatás nélkül fennmarad 15 Observation Indépendante de l’application de la Loi Forestière et de la Gouvernance (OI-FLEG) en appui aux APV FLEGT dans le Bassin du Congo (Az erdészeti és irányítási törvény [OI-FLEG] alkalmazásának független megfigyelése a FLEGT-ÖPM végrehajtásának támogatásához a Kongó-medencében) 1 438 647 Kongói Köztársaság 2012. december ο A mutatók nem konkrétak, és mérésük nehézséget jelent ο Bár tervezték, nem került sor irányító bizottsági ülésre ο A fenntarthatóság az adományozói finanszírozás folytatásától függ 16 Vulgarisation de l’APV/FLEGT pour une appropriation et participation des populations locales dont les populations autochtones dans sa mise en œuvre (A FLEGT-ÖPM-mel kapcsolatos információk széles körben való terjesztése a helyi népesség, és köztük a bennszülöttek felelősségvállalása és a végrehajtásba történő bevonása érdekében) 180 000 2012. december ο Hiányos logikai keret, egyes mutatók nem mérhetők ο Az érdekelteket nem vonták be megfelelően a projekttervezésbe ο Bár tervezték, nem került sor irányító bizottsági ülésre ο Fenntarthatósági problémák: Az ÖPM-folyamat még tart, a partnerek és más érdekeltek szakmai képzése nem elégséges III.