Annexes 40 Monitoring of the projects examined Project No and short name EF No (CfP No) Title of the action Country Start date End date Project duration (years) 1 Mwenga EF I Mwenga 3 MW hydro power plant Tanzania 22.12.2007 22.12.2012 5.0 2 Best Ray EF I Best Ray (Bringing energy services to Tanzanian rural areas) Tanzania 1.4.2008 30.6.2011 3.2 3 Majaua EF I Electrificaçao da comunidade de Majaua Mozambique 1.12.2007 30.11.2012 5.0 4 Biogas EF I Up-scaling the smaller biogas plants for agricultural producers and processors Kenya 1.1.2008 1.1.2011 3.0 5 Up-scaling EF I Up-scaling access to integrated modern energy services for poverty reduction Tanzania 1.1.2008 30.6.2014 6.5 6 Bioenergelec EF I Bioenergelec (bioénergie électricité) Madagascar 1.4.2008 31.12.2015 7.8 7 rHYviere EF I Programme rHYviere — Réseaux hydroélectriques villageois et respect de l’environnement Madagascar 7.1.2008 30.12.2015 8.0 8 Sahambano EF I Aménagement hydroélectrique du site de Befanaova sur la rivière Sahambano Madagascar 1.3.2008 31.12.2014 6.8 9 Resouth EF I Electrification rurale décentralisée par énergies renouvelables dans le sud de Madagascar (Resouth) Madagascar 1.1.2008 1.1.2013 5.0 10 Rural electrification EF I Rural electrification infrastructure and small-scale projects Zambia 10.3.2008 31.12.2015 7.8 11 Increase access EF I Increased access to electricity services Zambia 11.12.2008 15.12.2015 7.0 12 Green energy EF II - (Call 1) Community-based green energy project Kenya 1.11.2011 31.10.2015 4.0 Annex V 
Liitteet 40 Tarkastettujen hankkeiden seuranta Hankkeen nro ja lyhennetty nimi Välineen nro (Pyyn‐ nön nro) Hankkeen nimi Maa Alkamis‐ päivä Päättymis‐ päivä Hank‐ keen kesto (vuotta) 1 Mwenga I Mwenga 3 MW Hydro Power Plant (Mwengan 3 MW:n vesivoimalaitos) Tansania 22.12.2007 22.12.2012 5,0 2 Best Ray I BEST RAY (Bringing Energy Services to Tanzanian Rural Areas, energiapalveluja Tansanian maaseutualueille) Tansania 1.4.2008 30.6.2011 3,2 3 Majaua I Electrificaçao da comunidade de Majaua (Majauan yhteisön sähköistäminen) Mosambik 1.12.2007 30.11.2012 5,0 4 Biogas I Up-scaling the smaller biogas plants for agricultural producers and processors (pienten biokaasulaitosten suurentaminen maataloustuottajia ja maataloustuotteiden jalostajia varten) Kenia 1.1.2008 1.1.2011 3,0 5 Up-scaling I Up-scaling access to integrated modern energy services for poverty reduction (integroitujen nykyaikaistan energiapalvelujen saatavuuden parantaminen köyhyyden poistamiseksi) Tansania 1.1.2008 30.6.2014 6,5 6 Bioenergelec I Bioenergelec (bioénergie électricité, sähköä bioenergialla) Madagaskar 1.4.2008 31.12.2015 7,8 7 rHYviere I Programme rHYviere – Réseaux hydroélectriques villageois et respect de l’environnement (kylien vesivoimalat ja sähköverkko sekä ympäristön huomioon ottaminen) Madagaskar 7.1.2008 30.12.2015 8,0 8 Sahambano I Aménagement hydroélectrique du Site de Befanaova sur la rivière Sahambano (Befanaovan vesivoimalan rakentaminen Sahambanon jokeen) Madagaskar 1.3.2008 31.12.2014 6,8 9 Resouth I Electrification rurale décentralisée par énergies renouvelables dans le Sud de Madagascar (RESOUTH, hajautettu maaseudun sähköistäminen uusiutuvan energian avulla Etelä-Madagaskarissa) Madagaskar 1.1.2008 1.1.2013 5,0 10 Rural electrification I Rural Electrification Infrastructure and Small-Scale Projects (maaseudun sähköistämisen infrastruktuuri ja pienimuotoinen energiantuotanto) Sambia 10.3.2008 31.12.2015 7,8 11 Increase access I Increased Access to Electricity Services (energiapalvelujen saatavuuden parantaminen) Sambia 11.12.2008 15.12.2015 7,0 12 Green energy II (1) Community Based Green Energy Project (yhteisöperusteinen vihreää energiaa koskeva hanke) Kenia 1.11.2011 31.10.2015 4,0 Liite V Liitteet 41 Pakolliset arvioinnit ROM‐arvioinnit Danish Management Group (DMG) Väliarviointi Loppuarviointi (suunniteltu) Oma budjetti‐ kohtansa TK:n toiminta‐ raporttien määrä DMG:n arvioin‐ tien määrä Viive TK:n raporttien arvioinnissa Onko uusin raportti arvioi‐ tu? (raportoin‐ tivuosi) Ei Ei Kyllä (vain loppu-arviointi mainitaan) Kesäkuu 2011, kesäkuu 2013 12 11 1–16 kk Kyllä (2012) Maaliskuu 2010 Elokuu 2011 Kyllä (vain 2 500 euroa yhteensä) Ei 12 7 0,5–7 kk Kyllä (2011) Ei Helmikuu 2014 Talousarvio-liitet-tä ei saatu Lokakuu 2013 5 3 1,3–10 kk Ei (2014) Huhtikuu 2010 Marraskuu 2011 Kyllä (väli-ja loppu-arviointi) Marraskuu 2009 7 7 0–7 kk Kyllä (2011) Ei Ei Kyllä (väli-ja loppu-arviointi) Kesäkuu 2013 6 3 4–10 kk Ei (2014) Maaliskuu 2013 (Vuoden 2015 loppu) Kyllä (väli-ja loppu-arviointi) Ei 6 2 6–13 kk Ei (2013) Lokakuu 2011 (Vuoden 2015 loppu) Kyllä (väli-ja loppu-arviointi) Syyskuu 2011, lokakuu 2013 6 3 6–18 kk Ei (2013) Ei (Vuoden 2015 loppu) Kyllä (väli-ja loppu-arviointi) Ei 3 1 9 kk Ei (2014) Helmikuu 2011 Maaliskuu 2013 (jälkiarviointi vuoden 2015 lopussa) Kyllä (väli-ja loppu-arviointi) Syyskuu 2011, syyskuu 2013 5 4 3,5–9 kk Ei (2012) Heinäkuu 2013 Ei Kyllä (väli-ja loppu-arviointi) Toukokuu 2010 34 1 1,5 kk Ei (2013) Joulukuu 2011, tammikuu 2012 Ei Kyllä (väli-ja loppu-arviointi) Ei 16 5 1–4 kk Ei (2014) Marraskuu 2013 Ei Kyllä (väli-ja loppu-arviointi) Joulukuu 2013 5 2 4 kk Ei (2014)