Annexes 72 Project cost (million euro) Contracted financing Total delay to date (years) Cost increase to date (%) Project EU (million euro) National (million euro) 11 11 3.0 38 % Modification of the JAVYS power supply scheme after V1 final shutdown 21 % Bohunice, Slovakia Treatment of historical waste‐sludges and sorbents (completed) Decontamination of the primary circuit (see Annex IV, Project 16) (suspended) Increasing capacity of existing fragmentation and decontamina‐ tion facilities 4 2 4 2 2.0 1.2 0% 11 11 1.5 13 % Treatment of historical waste 6 4 2 0.4 7% Dismantling of technical equipment in V1 turbine hall 8 8 ‐ 6% Free release of decommissioning materials 3 3 ‐ 20 % Total for these seven projects 45 43 2 Total contracted EU financing for decommissioning 2001‐2014 228 Total for these 18 projects 605 587 17 Total Total contracted EU financing for decommissioning 2001‐2014 1 577 Source: Commission, draft AWPs 2016, draft monitoring reports 2016. 
Liitteet 71 Viivästykset ja kustannusten ylitykset otokseen valituissa 18 keskeisessä käytöstäpoiston infrastruktuurihankkeessa ja infrastruktuurihankkeita tukevassa hankkeessa, joita on rahoitettu EU:n avustusohjelmista vuodesta 2001 alkaen Hankkeen kustannukset (miljoonaa euroa) Sopimuksen mukainen rahoitus Viivästys tähän asti yhteensä (vuotta) Kustannusten kasvu tähän asti (%) Hanke EU (miljoonaa euroa) Kansallinen (miljoonaa euroa) Käytettyjen polttoainenippujen välivarasto (ks. liite IV, hanke 1) 211 206 5 9,2 25 % Kiinteän jätteen huolto-ja varastointilaitokset (ks. liite IV, hanke 2) 184 184 9,0 53 % Ignalina, Liettua Hyvin matala-aktiivisen jätteen kaatopaikkalaitos (vaihe 1, välivarasto) 7 6 1 2,8 0% Hyvin matala-aktiivisen jätteen kaatopaikkalaitoksen rakentaminen (vaihe 3) 8 8 1,0 12 % Matala-ja keskiaktiivisen lyhytikäisen radioaktiivisen jätteen lähellä maan pintaa sijaitseva loppusijoitustila (suunnittelu) 11 11 1,0 3% Viisi hanketta yhteensä 421 415 989 6 Sopimusten mukainen käytöstäpoistoa koskeva EU:n rahoitus vuosina 2001–2014/2015 yhteensä Ioninvaihtohartsin talteenotto-ja pakkauslaitteiden toimitus, asennus ja käyttöönotto (alkuperäistä alaa laajennettu) 6 5 10,9 132 % Käytetyn polttoaineen kuivavaraston suunnittelu ja rakentaminen (ks. liite IV, hanke 8) 73 73 1 4,3 50 % Kozloduy, Bulgaria Haihduttimen konsentraatiosäiliöiden kiinteän faasin talteenotto- ja käsittelylaitos (vaihe 1 valmis, vaihe 2 lopetettu) 10 10 4,6 Ei ole Plasmasulatuslaitos (ks. liite IV, hanke 9) 30 21 9 4,2 0% Hajotus-ja dekontaminointitilat 19 19 2,8 0% Säteilyominaisuuksia koskevan inventaarion arviointi 1 1 1,3 Ei ole Kuusi hanketta yhteensä 139 129 9 Sopimusten mukainen käytöstäpoistoa koskeva EU:n rahoitus vuosina 2001–2014 yhteensä 360 Liite VI Liitteet 72 JAVYSin energiahuoltosuunnitelman muuttaminen V1-ydinvoimalan lopullisen sulkemisen jälkeen Hankkeen kustannukset (miljoonaa euroa) Sopimuksen mukainen rahoitus Viivästys tähän asti yhteensä (vuotta) Kustannusten kasvu tähän asti (%) Hanke EU (miljoonaa euroa) Kansallinen (miljoonaa euroa) Vanhojen jätevesilietteiden ja sorbenttien käsittely (valmis) 11 11 3,0 38 % Bohunice, Slovakia Primääripiirin dekontaminointi (ks. liite IV, hanke 16) (keskeytetty) Olemassa olevien paloittelu-ja dekontaminointilaitteistojen kapasiteetin lisääminen 4 2 4 2 2,0 1,2 0% 11 11 1,5 21 % 13 % Vanhan jätteen käsittely 6 4 2 0,4 7% V1-ydinvoimalan turbiinihallin teknisten laitteiden purkaminen 8 8 – 6% Käytöstäpoistoprosessissa syntyvien materiaalien vapauttaminen tavanomaiseen käsittelyyn Sopimusten mukainen käytöstäpoistoa koskeva EU:n rahoitus vuosina 2001–2014 yhteensä 3 3 – 20 % Seitsemän hanketta yhteensä 45 43 2 228 605 587 17 Yhteensä 18 hanketta yhteensä Sopimusten mukainen käytöstäpoistoa koskeva EU:n rahoitus vuosina 2001–2014 yhteensä 1 577 Lähde: Komissio, vuoden 2016 vuotuisten työohjelmien luonnokset ja vuoden 2016 seurantakertomusten luonnokset.