Source: Data provided by the JU . Information in support of the statement of assurance OPINION 3 .9 .4 . We have audited: (a) the accounts of the JU which comprise the financial statements (66) and the reports on the implementation of the budget (67) for the financial year ended 31 December 2018, and (b) the legality and regularity of the transactions underlying those accounts, as required by Article 287 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) . 
FI 18 12 2019 Euroopan unionin virallinen lehti C 426/63 Tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus Tulot Lausunto tilien perustana olevien tulojen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 3 9 6 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31 päivänä joulukuuta 2018 päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat tulot ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset Maksut Lausunto tilien perustana olevien maksujen laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 3 9 7 Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 31 päivänä joulukuuta 2018 päättyneen varainhoitovuoden tilien perustana olevat maksut ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset Tiettyjä seikkoja painottava kappale 3 9 8 Asettamatta kyseenalaiseksi edellä esitettyjä lausuntoja, tilintarkastustuomioistuin kiinnittää huomiota seuraavaan ITER-organisaation neuvosto (68) hyväksyi marraskuussa 2016 ITER-hankkeen uuden perusuran Uusi perusura sisältää arvion, jonka mukaan ensimmäisen plasman (69) vaihe saavutetaan ja käyttövaihe alkaa vuonna 2025 ja rakennusvaihe saadaan päätökseen vuonna 2035 Aiemman, vuodelta 2010 olevan perusuran mukaan rakennusvaihe olisi saatu päätökseen vuonna 2020 (70) Uuden perusuran mukaista määräaikaa pidetään aikaisimpana tekniseltä kannalta mahdollisena ajankohtana (71) 3 9 9 F4E-yhteisyritys teki uudestaan laskelmat, jotka koskevat sen rahoitusosuutta hankkeen rakennusvaiheessa Tulokseksi saatiin 12 miljardia euroa, kun Euroopan unionin neuvosto oli vuonna 2010 hyväksynyt 6,6 miljardin euron rahoitusosuuden (kumpikin määrä vuoden 2008 arvoin) (72) Tämä arvio ei sisällä varautumista ennakoimattomiin tapahtumiin, vaikka komissio on katsonut, että jopa 24 kuukauden liikkumavara aikataulussa ja 10–20 prosentin liikkumavara budjetissa olisi asianmukainen (73) 3 9 10 Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 maaliskuuta 2017 Eurooppa-neuvostolle päätöksestään erota EU:sta ja Euratomista Tällä voi olla suuri vaikutus F4E-yhteisyrityksen toimintaan ja ITER-hankkeeseen vuoden 2020 jälkeen 3 9 11 Euroopan unionin neuvosto valtuutti huhtikuussa 2018 (74) komission hyväksymään ITER-organisaation uuden perusuran Euratomin puolesta ja sitoutui edelleen antamaan resursseja seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa rajoittamatta mahdollisia tulevista monivuotisista rahoituskehyksistä käytäviä neuvotteluja, joissa määrätään tulevan rahoituksen yksityiskohdat (75) 3 9 12 Yhteisyrityksen osuutta hankkeen rakennusvaiheen johtamisessa ja valvonnassa on parannettu, mutta edelleen on olemassa riski, että kustannukset kasvavat ja hankkeen toteutus venyy verrattuna nykyiseen vahvistettuun perusuraan 3 9 13 Jäljempänä esitettävä huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausuntoa kyseenalaiseksi Huomautukset talousarvio-ja varainhallinnosta 3 9 14 Toteuttamiseen käytettävissä olevaan varainhoitovuoden 2018 lopulliseen talousarvioon sisältyi 706,2 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 847,4 miljoonaa euroa maksumäärärahoja Maksusitoumusmäärärahojen käyttöaste oli 98,4 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 96,1 prosenttia (68) Järjestyksessä 19 ITER-organisaation neuvosto, 16 ja 17 marraskuuta 2016 ITER-neuvosto on kansainvälisen ITER-organisaation hallintoelin (69) Ensimmäisen plasman vaihe on fuusiolaitoksen rakennusvaihe, joka mahdollistaa laitoksen keskeisten komponenttien testaamisen Lisäksi käyttövaihe alkaa tuosta hetkestä (70) KOM(2010) 226 lopullinen, 4 5 2010 (71)Kuten riippumattoman tarkasteluryhmän viidennessä vuotuisessa arvioinnissa (31102016) ja F4E-yhteisyrityksen hankehallinnointipäällikön hallintoneuvostolle joulukuussa 2016 antamassa raportissa todetaan (72) ITER-hankkeen tilannetta koskevat neuvoston päätelmät, 7 heinäkuuta 2010 (asiakirja 11 902/10) (73) COM(2017) 319 final, 14 6 2017 (sekä tiedonantoon liittyvä komission yksiköiden valmisteluasiakirja SWD(2017) 232 final, 14 6 2017), V luku ”ITER: tie eteenpäin” (74) EU:n neuvoston vuonna 2010 hyväksymää 6,6 miljardin euron (vuoden 2008 arvoin) määrää käytetään tällä hetkellä enimmäismääränä, jonka yhteisyritys voi käyttää vuoteen 2020 mennessä (75) Euroopan unionin neuvosto, 7881/18, Bryssel, 12 huhtikuuta 2018