natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Tο ΥΠΕΚΑ, σε απάντηση σχετικής επιστολής της ΔΕΗ, στις 21.01.2013, γνωστοποίησε στην ΔΕΗ Α.Ε. ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι ανάγκες για τις οποίες χορηγήθηκαν οι Άδειες Παραγωγής και Εγκατάστασης για τον υπόψη Σταθμό, και συνεπώς ζήτησε την συμπλήρωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης. 
The Ministry of Environment, Energy and Climatic Change, in response to PPC's relative letter on 21.01.2013, notified PPC S.A. that there have not been changed the needs for which the Generation and Installation Licenses were granted, and therefore asked for the completion of the Environmental Impact Assessment and the Specific Ecological Evaluation.
Η συνολική δαπάνη για το έργο την 31.12.2012 ανέρχεται σε € 91,9 εκατ. 
On 31.12. 2012 the total expenditure for the project amounted to Euro 91.9 mil.
Είναι σε εξέλιξη τα έργα πολιτικού μηχανικού, η άφιξη Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι εργασίες ανέγερσης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
The civil works, the arrival of electromechanical equipment and the erection works of electromechanical equipment are in progress.
Η συνολική δαπάνη για το έργο την 31.12.2012 ανέρχεται σε Ευρώ 435 εκατ. 
On 31.12.2012 the total expenditure for the project amounted to Euro 435 mil.
ΥΗΕ Μετσοβίτικου (29MW) 
HP Metsovitiko (29 MW)
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζομένων για την ανάδειξη του μειοδότη στον διαγωνισμό προμήθειας και εγκατάστασης του Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μητρικής Εταιρείας η κατακύρωση του έργου στο μειοδότη. 
The process of evaluation of tenders for the main Electromechanical Equipment of the project is concluded. and PPC's Board of Directors approved the awarding of the contract to the successful bidder.
Επίσης, έγινε η δημοπράτηση των υπολειπομένων έργων Πολιτικού Μηχανικού, ολοκληρώθηκε το έργο της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών και προωθείται σχετική Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Μητρικής Εταιρείας για την κατακύρωση του έργου στο μειοδότη. 
Also, the auction for the remaining Civil Engineering works has been done, the Evaluating Committee of the Offers has finished its work and the suggestion to PPC's Board of Directors for the awarding of the contract is in progress.
Το έργο αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία στο τέλος του έτους 2015. 
The projected date of operation of the project is at the end of 2015.
Η Μητρική Εταιρεία προχώρησε, με βάση το ΔΛΠ 36, σε έλεγχο απομείωσης σχετικά με το έργο, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι η λογιστική του αξία (Ευρώ 18,8 χιλ. μετά τις απομειώσεις που αναγνωρίστηκαν σε προηγούμενες χρήσεις) δεν ήταν ανακτήσιμη. 
The Parent Company has, under IAS 36, reviewed the recoverability of the total project, as there were indications that its book value (Euro 18.8 thousand after impairments which were recognized in prior years) was not recoverable.
Τον Ιούλιο του 2012, υλοποιήθηκε με επιτυχία η έμφραξη της σήραγγας εκτροπής του Υδροηλεκτρικού Έργου Ιλαρίωνα και η έναρξη πλήρωσης του Ταμιευτήρα. 
In July 2012, PPC SA announced the successful tapping of the diversion tunnel of the Ilarionas Hydroelectric Project and the start of the Reservoir impoundment.
Ο σταθμός διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 157 MW και θα παράγει ετησίως 330 περίπου GWH καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας. 
The total installed capacity of the plant is 157 MW and it is expected to generate, on an annual basis, approximately 330 GWh of net electricity.
Η συνολική δαπάνη για το υπόψη έργο την 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται σε Ευρώ 268 εκατ. 
On December 31, 2012 the total expenditure for the project amounted to Euro 268 mil.
Έχει υπογραφεί η Σύμβαση κατασκευής ΙΚΗ-1, τον Φεβρουάριο του 2008. 
The contract IKH -1 has been signed in February 2008.
Καθ' όλο το 2012 συνεχίστηκε η κατασκευή του πρωτοποριακού υβριδικού έργου Ικαρίας, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2014. 
During 2012 the hybrid project in Ikaria was under construction and is expected to be completed in the beginning of 2014.
Τον Ιούνιο του 2010, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ προκήρυξε μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου Μεγαλόπολης, συνολικής ισχύος 50 MW και προϋπολογισμού Ευρώ 140 εκατ. Το πάρκο θα αναπτυχθεί σε έκταση 2.000 στρεμμάτων εντός του λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2013. 
In June 2010, PPCR. announced an open Public Tender, for the study, procurement, transfer, installation and operation of Megalopolis PV Plant, with total installed power 50MW and a total projected investment of €140 mil. The Megalopolis PV plant will be situated in an area of 2,000 acres in the Megalopolis Mine and is due to enter operation within 2013.
Η εταιρεία J&P ΑΒΑΞ ΑΕ ανακηρύχτηκε μειοδότης. 
J&P Avax S.A. was announced as the winning bidder.
Επαναπροκήρυξη του Φ/Β Πάρκου Μεγαλόπολης 
Re launch Megalopolis Photovoltaic (PV) Plant
Το Φεβρουάριο 2013, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ανακοίνωσε ότι επαναπροκηρύσεται το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο της Μεγαλόπολης συνολικής ισχύος 50MW. 
In February 2013, PPCR has announced again the tender for the Megalopolis Photovoltaic (PV) Plant with total installed power 50MW.
Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκαν και είναι εν εξελίξει οι ακόλουθοι Διαγωνισμοί: 
In particular the following tenders have been published and are in progress:
Κατόπιν αυτών η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. θα επαναξιολογήσει τον τρόπο ανάθεσης και υλοποίησης του Φ/Β Σταθμού της Μεγαλόπολης. 
Following the above mentioned PPCR will reevaluate the award procedure and implementation of the Megalopolis P/V plant.
Φ/Β Μεγαλόπολης NER300 - 40,7MW 
PV Megalopolis NER 300 - 40.7MW
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ υπέβαλε τον Φεβρουάριο 2011 πρόταση χρηματοδότησης Έργου Φ/Β πάρκου ισχύος 40,7 MW στη Μεγαλόπολη μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος NER300. 
In February 2011, PPCR submitted a request for financing of a PV park of 40.7 MW in Megalopolis, through the European program NER300.
Το Φεβρουάριο 2013, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ανακοίνωσε την προκήρυξη δύο φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 15MW έκαστο, στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας με τη διαδικασία της Μελέτης Προμήθειας και Κατασκευής (EPC/Engineering, Procurement, Construction). 
In February 2013, PPCR has announced the public tender for two P/V plants, of a total power of 15MW each, in Western Macedonia Lignite Center by the procedure of engineering, procurement and construction.
Δικαιώματα εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων 
Rights of the exploitation of the geothermal fields
Οι προσφορές που υπεβλήθησαν αξιολογούνται για την επόμενη φάση του διαγωνισμού. 
Two of the biggest worldwide companies (ENEL and ORMAT) have submitted bids which are evaluated for the next phase of the bid.
Αιτήσεις στη ΡΑΕ για συγκροτήματα αιολικών πάρκων 2,92 GW, Σταθμού Βιομάζας 25 MW και Γεωθερμικών Σταθμών 15 MW 
Applications for W/P clusters of total capacity of 2.92 GW, 25MW Biomass plant and 15MW Geothermal plants.
Τον Ιούνιο του 2011, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατέθεσε αίτηση άδειας παραγωγής για συγκρότημα αιολικών πάρκων ισχύος 1.339 MW στα νησιά Κρήτη, Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο. 
In June 2011, PPCR applied for the production license for a number of wind farms with a total installed capacity of 1,339 MW in Crete, Kassos, Karpathos and Rhodes.
Τον Αύγουστο 2011, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατέθεσε αίτηση άδειας παραγωγής για αιολικό πάρκο ισχύος 210 MW στη Ροδόπη. 
In August 2011, PPCR applied for a production license for a 210MW wind park in Rodopi.
Το Δεκέμβριο του 2011, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατέθεσε αιτήσεις αδειών παραγωγής: α) για αιολικό πάρκο ισχύος 117 MW στη Ρόδο β) για σταθμό βιομάζας ισχύος 25 MW στη Κοζάνη και γ) σταθμό γεωθερμίας ισχύος 5 MW στη Κίμωλο. 
In December 2011, PPCR applied for production licenses for a 117MW wind park in Rhodes, 25MW Biomass plant in Kozani and 5MW Geothermal plant in Kimolos.
Το Μάρτιο του 2012, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατέθεσε αίτηση άδειας παραγωγής για συγκρότημα αιολικών πάρκων ισχύος 384 MW στη Κρήτη και τη Ρόδο, καθώς και αίτηση άδειας παραγωγής για σταθμό γεωθερμίας ισχύος 5 MW στα Μέθανα. 
In March 2012, PPCR applied for a production license for a cluster of wind parks of 384MW in Rhodes and Crete, as well as for a 5MW Geothermal plant in Methana.
Τον Ιούνιο του 2012, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατέθεσε αίτηση άδειας παραγωγής για συγκρότημα αιολικών πάρκων ισχύος 873 MW στη Κρήτη και τη Ρόδο. 
In June 2012, PPCR applied for a production license for a cluster of wind parks of 873MW in Rhodes and Crete.
Το Σεπτέμβριο του 2012, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατέθεσε αίτηση άδειας παραγωγής για σταθμό γεωθερμίας ισχύος 5MW στη Μήλο. 
In September 2012, PPCR applied for a production license for a 5MW Geothermal plant in Milos.
Τον Οκτώβριο του 2012, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, με επιστολή της προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακάλεσε το κομμάτι της αίτησης για άδεια παραγωγής που είχε καταθέσει το Μάρτιο του 2012 και αφορούσε στην εγκατάσταση αιολικού πάρκου στη βραχονησίδα «Ντία», στην Κρήτη, ισχύος 155 MW. 
In October 2012, PPCR sent a request to RAE concerning the withdrawal of the part of PPCR's application for a production license, in March 2012, relevant to the construction of a 155MW wind farm in “Ntia” islet, near the island of Crete.
Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΜΥΗΣ) 
Small Hydroelectric Power Plants
Τον Ιανουάριο του 2013 ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του ΜΥΗΣ Αλατόπετρα. 
In January 2013 the testing operation of SHPP Alatopetra begun.
Το 2012 συνεχίστηκε η κατασκευή του ΜΥΗΣ Ιλαρίωνα, ισχύος, 4,2 MW, το οποίο και αναμένεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία εντός του 2013. 
In 2012 the construction of SHPP Ilarion with a total power 4.2 MW has been continued and the SHPP is expected to be put in testing operation in 2013.
Η εταιρεία ΥΗΣ Οινούσα Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 ενώ το 2010 είχε εξαγοραστεί από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. 
The company was incorporated in 1999 but it was acquired by the Group in 2010.
Φ/Β Σταθμοί σε Στέγες 
PV Plants on Buildings
Το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2012 συνδέθηκαν στο δίκτυο οι τρεις πρώτοι, εκ των είκοσι, Φ/Β σταθμών που πρόκειται να εγκατασταθούν σε δώματα κτιρίων εντός Αττικής, ενώ άλλοι τέσσερεις βρίσκονταν σε φάση υλοποίησης. 
The first three, out of twenty PV plants planned to be placed on roofs of buildings in Attica, have been connected to the grid, during the third and fourth quarter of 2012, whereas four more were under construction.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του, προ Φ.Π.Α., τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, που εγχέεται από τον Παραγωγό στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, ή στα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, και ανέρχεται: α) 
The special solidarity levy calculated as a percentage of, before VAT, the price for electricity, injected by the Producer to the System or the interconnected Network, or the electrical systems of non - interconnected islands, and amounts to: a)
Σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία, ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεση τους, έως 31.12.2011. 
Twenty -five percent (25%) for PV plants put into testing operation, or commissioned until 31.12.2011.
Σε τριάντα τοις εκατό (30%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία, ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους, μετά την 1.1.2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντιστοιχεί σε μήνα προγενέστερο του Φεβρουαρίου 2012. 
Thirty percent (30%) for PV plants put into testing operation, or commissioned after 1.1.2012 and the compensation of the energy produced is calculated from the reference value table of Article 27A of Law 3734/2009,as applicable, corresponding to a month previous of February 2012.
Σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία, ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους, μετά την 1.1.2012 και η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας υπολογίζεται βάσει της τιμής αναφοράς του πίνακα του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, που αντιστοιχεί στο διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2012 και 9 Αυγούστου 2012. 
Twenty - Seven Percent (27%) for PV plants put into testing operation, or commissioned after 1.1.2012 and the compensation of the energy produced is calculated from the reference value table of Article 27A on Law 3734/2009, as applicable, corresponding to the period between February 2012 and 9th of August 2012.
Η επιβαλλόμενη εισφορά επιβαρύνει τα αποτελέσματα του έτους 2012 της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κατά το ποσό των Ευρώ 1,31 εκατ. 
The imposed tax charged to the results of 2012 of PPC Renewables amounted to of Euro 1.31 million.
Στις 10 Σεπτεμβρίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. αποφάσισε τη λύση και θέση σε εκκαθάριση της Good Works Ενεργειακή Α.Ε. Στις 22 Νοεμβρίου 2012 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της GOOD WORKS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ενέκρινε τη λύση της εν λόγω εταιρείας και τη θέση της υπό εκκαθάριση. 
On September 10, 2012 PPCR's Board of Directors decided to dissolve Good Works Energiaki S.A. On November 22, 2012 the Extraordinary General Shareholders' Meeting of Good Works Energiaki S.A. has approved the dissolution of the company and its liquidation, which is in progress.
Το έργο έχει προϋπολογισμό ύψους περίπου € 74 εκατ και οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου έχουν ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2013. 
The project has a budget amounting to Euro 74 mil. and the works on laying the cable have begun in March 2013.
Με το έργο αυτό δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών Σύρου, Πάρου, Νάξου και Μυκόνου με το ηπειρωτικό διασυνδεδεμένο σύστημα Υψηλής Τάσης της χώρας. 
By this project the possibility of interconnection of the islands Syros, Paros, Naxos and Mykonos to the Mainland System is given.
Η τροφοδότηση των νησιών θα γίνεται από δύο σημεία, από το Λαύριο και την Νότιο Εύβοια μέσο Άνδρου, ώστε να εξασφαλίζεται η αξιόπιστη και επαρκή τροφοδότηση. 
The islands' supply will be done by two points, one in Lavrio and one in South Evia through Andros, in order to ensure a reliable and sufficient supply.
Η διακήρυξη του έργου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τον Μάρτιο 2010 και η προκήρυξη του έργου τελικά δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2011 με προθεσμία υποβολής προσφορών έως τα μέσα Οκτωβρίου 2011, η οποία παρατάθηκε για τον Ιανουάριο 2012. 
The project's declaration was put in public consultation in March 2010 and the the declaration of the project was published in June 2011 with a submission deadline of mid - October 2011, which was further extended for January 2012.
Ο διαγωνισμός κηρύχτηκε άγονος. 
The tender was declared unsuccessful.
Αγωγές κατά ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ. 
Lawsuits against PPC - HEDNO
Οι εταιρείες Κέντωρ (πρώην Energa) και Νέα Εφαρμογή (πρώην Hellas Power) κατέθεσαν αγωγές κατά της ΔΕΗ με τις οποίες διεκδικούν ποσά ύψους € 469,3 εκατ. και € 309,7 εκατ. αντίστοιχα. 
The companies “CANTOR” (former “ENERGA”) and “NEW APPLICATION” (former “HELLAS POWER”) have filed lawsuits against PPC by which they claim amounts of Euro 469.3 mil. and Euro 309.7 mil., respectively.
Από την επισκόπηση των δικογράφων και την εκτίμηση των επί μέρους ποσών που διαλαμβάνονται σε αυτά, προκύπτει ότι οι εν λόγω αγωγές εμπεριέχουν εν πολλοίς επί μέρους κονδύλια αόριστα, άλλως νομικώς και ουσιαστικώς αβάσιμα. 
By the review of the documents and the assessment of the individual amounts reported in them, it is accrued that the lawsuits in question contain many undetermined amounts which are deemed, legally or otherwise, unfounded.
Για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. 
For that, a provision has not been formed.
Άδεια διαχείρισης του Δικτύου Διανομής και των Ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ). 
Operation license for the Distribution Network and Power Systems of the Non Interconnected Islands
Αναφορικά με την άδεια διαχείρισης του Δικτύου Διανομής και των Ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο ΔΕΔΔΗΕ υπέβαλε εμπρόθεσμα τους σχετικούς φακέλους στη ΡΑΕ και αναμένεται η έγκριση των αδειών. 
As far as the operation license of the non - interconnected islands is concerned, HEDNO has submitted in due time the relative dossier to RAE with all necessary data and the approval of the license is expected.
Συμμετοχή της ΔΕΗ σε διαγωνισμούς διαχείρισης απορριμμάτων 
PPC's Participation in waste management tenders.
Η Waste Syclo είναι η κοινή εταιρεία που ίδρυσαν το Φεβρουάριο 2011 η ΔΕΗ και η Ισπανική Urbaser S.A. με ποσοστά συμμετοχής 51% για την Urbaser και 49% για τη ΔΕΗ, η οποία έχει αντικείμενο τη μελέτη, εκτέλεση έργων, παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη διαχείριση αποβλήτων, καθώς και την επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών υδατικών αποβλήτων εντός της Ελληνικής επικράτειας. 
Waste Syclo, is a joint company of PPC S.A. and Spanish Urbaser S.A, established in February 2011, with Urbaser owning 51% and PPC 49% of the share capital, responsible for the study, performance of projects, rendering of all types of services related to waste management in general, electricity generation from waste management, and urban and industrial waste water treatment, within the territory of Greece.
H συγκέντρωση υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 
The concentration is subject to the Hellenic Competition Commission's approval.
Αναμένεται η ανακοίνωση των προεπιλεγέντων υποψηφίων που θα περάσουν στη Β' Φάση. 
The preselection of the candidates who will proceed in Phase B is expected to be announced.
Eνεργειακό Έργο στο Κόσσοβο 
Kosovo Energy Project
Η ΔΕΗ συμμετέχει στο διαγωνισμό του Υπουργείου Ενέργειας και Ορυχείων του Κοσσόβου για την ανάπτυξη του ορυχείου Sibovc, αναβάθμιση του Σταθμού Kosovo B και κατασκευή νέου Σταθμού ισχύος 2Χ350 MW. 
PPC participates in the tender by the Ministry of Energy and Mining of Kosovo, regarding the development of the allocated portion of the Sibovc Lignite Field, the rehabilitation of Kosovo B and the construction of a new electric power generation plant with estimated installed capacity of 2X350 MW.
Το Μάρτιο 2012, εκδόθηκε το τελικό κείμενο του RfP, σύμφωνα με το οποίο καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών οριζόταν η 28η Σεπτεμβρίου 2012. 
In March 2012, the final version of the RfP was issued, according to which the deadline for submitting an offer was initially set for September 28, 2012.
Η ημερομηνία αυτή καθώς και άλλα σημεία του RfP είναι στη φάση αναθεώρησης μετά από διαβούλευση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και της Αναθέτουσας Αρχής. 
The specific date, along with other provisions of the RfP, remain under review by the Conceding Authority following consultation between the contracting authority and the candidates.
Η ΔΕΗ συμμετέχει σε διαγωνισμό της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) με αντικείμενο την εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων του ποταμού Crna για ηλεκτροπαραγωγή από Υδροηλεκτρικούς σταθμούς. 
PPC participates in the tender of the FY Republic of Macedonia (FYROM), for granting a water concession for water usage for generation of electricity from Hydro Plants on Crna.
Ο διαγωνισμός αφορά το σχεδιασμό, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση δύο νέων Υδροηλεκτρικών σταθμών, Cebren (333 MW) και Galiste (193,5 MW) καθώς επίσης και τη λειτουργία του ήδη υπάρχοντος σταθμού σε λειτουργία Tikves (116 MW). 
This involves the design, financing, construction, operation and maintenance of new hydro power plants Cebren (333 MW) and Galiste (193.5 MW) as well as operation of the existing hydro power plant Tikves (116 MW).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 15η Απριλίου 2013. 
The deadline for submitting the final bids was April 15th 2013.
Η ΔΕΗ διερευνά τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλες εταιρείες, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχίας στο διαγωνισμό. 
PPC is in the process of examining the possibility of collaboration with other companies in order to increase its possibilities of success in the tender.
«Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), για την υλοποίηση επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό τομέα 
Business Collaboration between PPC S.A. and the Renewable Energy Saving Center, for investments in order to improve energy efficiency in the residential sector
Τον Απρίλιο του 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της Μητρικής Εταιρείας ενέκρινε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), για την υλοποίηση επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό τομέα». 
In April 2011 PPC's Board of Directors approved a business collaboration with the Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES) for investments in order to improve energy efficiency in households.
Το Φεβρουάριο του 2012 υπογράφτηκε Σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ & ΚΑΠΕ, και έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός της υλοποίησης των επιμέρους προβλέψεων του Μνημονίου Συνεργασίας. 
In February 2012 a contract was signed between PPC and CRES and the planning of the materialization of the individual provisions of the contract has begun.
Συνεργασία με την Quantum Corporation Ltd και την Τράπεζα Κύπρου 
Business Collaboration with Quantum Corporation Ltd and the Bank of Cyprus
H «ΔΕΗ QUANTUM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ LTD», κοινή εταιρεία που ίδρυσαν η ΔΕΗ, η Quantum Corporation και η Τράπεζα Κύπρου, με ποσοστά συμμετοχής 51%, 40% και 9% αντίστοιχα, με σκοπό αρχικά τη μελέτη, σχεδίαση, ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Δημοκρατίας της Srpska, επεκτείνοντας το σκοπό της Ίδρυσης της, διερευνά και προγραμματίζει τις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες της Κύπρου και της Ελλάδας και μελετά τη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου όπως και Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας. 
PPC - QUANTUM ENERGY LTD, a joint company founded by PPC, Quantum Corporation LTD and Bank of Cyprus, with share capital participation 51%, 40% and 9% respectively, whose objectives are studying, designing, founding, constructing, operating, managing and exploiting of power plants in the region of the Republic of Srpska, is expanding the purpose of its establishment and is planning and exploring future energy needs of Greece and Cyprus and is studying the interconnection between Greece and Cyprus, as well as between IsraelCyprus - Greece.
Στην κατεύθυνση αυτή έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Israeli Electric Cooperation για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για πόντιση υποθαλάσσιου καλωδίου προς μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από Ισραήλ προς Ευρώπη (EuroAsia Interconnector Project). 
In this direction, PPC QUANTUM ENERGY LTD has signed a Memorandum of Understanding with Israeli Electric Cooperation regarding the feasibility study of an underwater cable which will transfer electrical energy from Israel to Europe.
H ΔΕΗ Α.Ε. και η DAMCO ENERGY -ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ διερευνούν την από κοινού σύσταση εμπορικής Ανώνυμης Εταιρείας, στην οποία η ΔΕΗ Α.Ε. θα συμμετέχει με ποσοστό 49%, με σκοπό την προώθηση μέσω πανελλαδικού δικτύου franchising, ολοκληρωμένων λύσεων οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών της ΔΕΗ., κατά τη διακριτική ευχέρεια της Επιχείρησης. 
PPC S.A. and DAMCO ENERGY and INTERNATIONAL CONSTRUCTIONAL - are exploring the joint establishment of a commercial Societe Anonyme, in which PPC S.A. will participate with 49% in order for the promotion, through a national franchising network, integrated solutions for household photovoltaic systems, energy services and products for saving energy, as well as provision of services to PPC's customers, at the discretion of the Company.
Οι τελικοί όροι της συμφωνίας συνεργασίας θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων αξιολογήσεων και προπαρασκευαστικών ενεργειών. 
The terms of the agreement will be finalized once the necessary valuations and preparatory actions have been completed.
Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 
The agreement will have to be approved by the competition commission.