Παραρτήματα 30 Εκθέσεις ROM Τίτλος έργου Συνεισφορά της ΕΕ στο πρόγραμμα (σε ευρώ) Χώρα Ημερομηνία ROM Κύριες διαπιστώσεις της έκθεσης 11 Πρόγραμμα για τους πληθυσμούς των δασών: Εξασφάλιση ισχυρής θέσης: Αποτελεσματική συμμετοχή των εξαρτώμενων από τα δάση κοινοτήτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο FLEGT 778 271 Μάρτιος 2013 ο Ανεπαρκής σχεδιασμός του λογικού πλαισίου, στοιχείο που καθιστά δύσκολη την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ο Ανεπαρκής συμμετοχή των εταίρων στον σχεδιασμό του έργου ο Περιορισμένος συντονισμός με άλλα έργα FLEGT και εθνικούς παράγοντες ο Περιορισμένες προσπάθειες παρακολούθησης 12 Προώθηση της νόμιμης παραγωγής και εξαγωγής της ξυλείας που παράγεται σε κοινοτικά δάση 987 139 Καμερούν Μάρτιος 2013 ο Ανεπαρκές λογικό πλαίσιο, με ασαφώς προσδιορισμένους στόχους και δείκτες ο Ανεπαρκής ανάλυση κινδύνου ο Ανεπαρκής παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ο Καθυστερήσεις σε επίπεδο υλοποίησης ο Έλλειψη ευέλικτης/βιώσιμης στρατηγικής εξόδου 13 Ενίσχυση της διακυβέρνησης των δασών της Αφρικής — βάσει εθνικών συνεδριάσεων υψηλού επιπέδου για την παράνομη υλοτομία και δράσεων μέσου επιπέδου για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης 1 890 608 Ιούνιος 2013 ο Ανεπαρκές λογικό πλαίσιο και ανεπαρκώς σχεδιασμένοι στόχοι, υλοποιήσεις και δείκτες ο Ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων ο Χαμηλή ποιότητα αποτελεσμάτων και αβέβαιη βιωσιμότητα 14 Ανάπτυξη ικανοτήτων στη Λεκάνη του Κονγκό και ανεξάρτητη εποπτεία της δασικής νομοθεσίας και διακυβέρνησης στη Δημοκρατία του Κονγκό 1 636 366 Απρίλιος 2009 ο Οι δείκτες δεν είναι πάντοτε προσδιορίσιμοι ποσοτικώς ο Το έργο εξαρτάται από την εξωτερική χρηματοδότηση και δεν αποφέρει έσοδα για την κάλυψη των αναγκών του ο Είναι μάλλον απίθανο η θεσμική δομή να παραμείνει χωρίς εξωτερική παρέμβαση 15 Ανεξάρτητη εποπτεία της εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας και της διακυ‐ βέρνησης στο πλαίσιο της στήριξης της ΕΣΕΣ‐FLEGT στη Λεκάνη του Κονγκό 1 438 647 Δημοκρατία του Κονγκό Δεκέμβριος 2012 ο Ασαφείς και δύσκολα μετρήσιμοι δείκτες ο Μη διεξαγωγή των προγραμματισμένων συνεδριάσεων της επιτροπής καθοδήγησης ο Βιωσιμότητα εξαρτώμενη από τις συνεχείς χρηματοδοτήσεις χορηγών 16 Διάδοση της ΕΣΕΣ‐FLEGT με στόχο την οικειοποίησή της από τους τοπικούς και αυτόχθονες πληθυσμούς και τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή της 180 000 Δεκέμβριος 2012 ο Ανεπαρκές λογικό πλαίσιο, ορισμένοι μη μετρήσιμοι δείκτες ο Ανεπαρκής εμπλοκή των ενδιαφερομένων στον σχεδιασμό του έργου ο Μη διεξαγωγή των προγραμματισμένων συνεδριάσεων της επιτροπής καθοδήγησης ο Προβλήματα βιωσιμότητας: η διαδικασία ΕΣΕΣ είναι ακόμη σε εξέλιξη, το επίπεδο τεχνικής κατάρτισης των εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων είναι ανεπαρκές Παράρτημα III 
Annexes 30 ROM reports Project title EU contribution to the programme (EUR) Country ROM Date Main findings of the report 11 Forest Peoples Programme: A Strong Seat at the Table: Effective Participation of Forest-Dependent Communities and Civil Society Organisations in FLEGT 778 271 March 2013 ο Logframe not properly elaborated, making it difficult to assess the outputs delivered. ο Partners not properly involved in the project design. ο Limited coordination with other FLEGT projects and national actors. ο Limited monitoring efforts.