Nakládání s radioaktivním odpadem „Znečišťovatel platí“ jako zásada EU i mezinárodní zásada Úlohy a odpovědnost aktérů v rámci programů pomoci EU pro vyřazování jaderných zařízení z provozu Předcházející zpráva EÚD o vyřazování jaderných elektráren z provozu Rozsah a koncepce auditu Připomínky Při vyřazování jaderných zařízení z provozu bylo od roku 2011 dosaženo určitého pokroku, zásadní výzvy však teprve čekají V nekontrolovaných pásmech byl zaznamenán pokrok, avšak vyřazování budov reaktorů z provozu má teprve začít a infrastruktura pro nakládání s radioaktivním odpadem je dokončena jen zčásti Téměř u všech projektů klíčové infrastruktury pro vyřazování z provozu došlo ke zpoždění Odhadované náklady na vyřazování zařízení z provozu dosáhnou nejméně 5,7 miliardy EUR, při zahrnutí nákladů na konečné uložení pak dvojnásobku této částky Celkové odhadované náklady na vyřazování zařízení z provozu se od roku 2010 zvýšily o 40 % na 5,7 miliardy EUR Členské státy, zvláště Litva, se potýkají s finančními problémy Posouzení plánů financování a vyřazování z provozu, které provedla Komise, bylo nedostatečné Rozpočet EU financuje velkou většinu nákladů ve všech třech členských státech Obsah 04 93–99 Celkové odhadované náklady by se zdvojnásobily, pokud by se započítaly náklady na konečné uložení vysoce aktivního odpadu 100–106 Závazky z titulu budoucích nákladů nejsou ve třech uvedených členských státech řádně zaúčtovány 107–120 Závěry a doporučení Příloha I – Příloha II – Příloha III – Příloha IV – Příloha V – Příloha VI – Jaderné reaktory vyřazované z provozu v rámci programu pomoci EU pro vyřazování jaderných zařízení z provozu Přehled právních základů programů pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu Jaderné reaktory v členských státech a jejich stav k 31. prosinci 2015 Přehled aktérů programů pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu Projekty financované EU šetřené v rámci auditu Prodlení a překročení nákladů ovlivňující vzorek 18 klíčových projektů infrastruktury a podpory vyřazování z provozu financovaných z programů pomoci EU od roku 2001 Příloha VII – Odpovědi Komise Výstavba hlubinného geologického úložiště pro konečné uložení vyhořelého jaderného paliva v Olkiluoto ve Finsku 
Contents 04 93-99 The total estimated cost would double if the cost of final disposal of high‐level waste is included 100-106 Liabilities for future costs are not properly accounted for in the three Member States 107-120 Conclusions and recommendations Annex I — Annex II — Annex III — Annex IV — Annex V — Annex VI — The nuclear reactors being decommissioned under the EU’s nuclear decommissioning assistance programme Overview of the legal bases for the nuclear decommissioning assistance programmes Nuclear power reactors in the Member States and their status as at 31 December 2015 Overview of the nuclear decommissioning assistance programme actors EU financed projects examined for the audit Delays and cost overruns affecting a sample of 18 key decommissioning infrastructure and supporting projects financed by the EU assistance programmes since 2001 Annex VII — Reply of the Commission Construction of the deep geological repository for the final disposal of spent nuclear fuel in Olkiluoto, Finland