644 123 644,2 114,2 51,3 12,6 Частично, закъсненията не са се отразили върху очакваното откриване на линията Да Да, но резултатите ще бъдат видими, след като цялата линия бъде въведена в експлоатация Италия Милано – Венеция 2011-IT-93095-P Отсечка AV/AC Тревильо – Бреша: строителни работи (етап) 26,4 5 26,4 4,9 0,3 87,1 Частично, закъсненията не са се отразили върху очакваното откриване на линията Да Да, но резултатите ще бъдат видими, след като цялата линия бъде въведена в експлоатация Италия Торино – Салерно 2006IT161PR003 Отсечка Кампана на линия AV/AC Рим – Неапол 273 118,7 273 118,7 14,8 18,5 Частично, проектът е завършен навреме, но линията е открита с 3-годишно закъснение Да Да Италия Торино – Салерно Дейност 6 ОП 1994–1999 г. Линия AV/AC Рим – Неапол (Отсечка Кампана): реализиране на част от участък І и участък ІІ 712,7 146,3 713 234,6 58 12,3 Не, имало е значителни закъснения при завършването Да Да Италия Мюнхен – Верона 2007-IT-01030-M Южна линия за достъп до тунела Бренер 422,3* 58,8 82,2** 14,5 Няма данни** Няма данни** Не, имало е значителни закъснения и намаляване на обхвата Не Не Италия/Австрия Мюнхен – Верона 2014-EU-TM-0190-W Планински тунел Бренер – Строителни работи 9 300*** 878,6 продължават*** продължават 64*** 145*** Твърде е рано да се оцени Твърде е рано да се оцени Твърде е рано да се оцени Италия/Австрия Мюнхен – Верона 2014-EU-TM-0186-S Планински тунел Бренер – Проучвания 9 300*** 302,9 продължават*** продължават 64*** 145*** Твърде е рано да се оцени Твърде е рано да се оцени Твърде е рано да се оцени Италия/Австрия Мюнхен – Верона 2007-EU-01190-S Приоритетен проект TEN No 1 Планински тунел Бренер – Проучвания 9 300*** 193,4 продължават*** 193,35 64*** 145*** Частично, имало е едногодишно закъснение Твърде е рано да се оцени Твърде е рано да се оцени Италия/Австрия Мюнхен – Верона 2007-EU-01180-P Приоритетен проект TEN No 1 Планински тунел Бренер – Строителни работи 9 300*** 592,7 продължават*** 65,8 64*** 145*** Не, имало е големи закъснения Твърде е рано да се оцени Твърде е рано да се оцени Италия/Австрия Мюнхен – Верона 2012-EU-01098-S Приоритетен проект TEN No 1 Планински тунел Бренер – Проучвания 9 300*** 85,7 продължават*** 70,9 64*** 145*** Да, частично, обхватът не е постигнат напълно Твърде е рано да се оцени Твърде е рано да се оцени Германия/ Австрия Мюнхен – Верона 2012-EU-01092-S Предварително проучване за северната линия за достъп до тунела Бренер между Мюнхен (Германия) и Радфелд (Австрия) 6,7 3,4 Няма данни 0,7 Няма данни Няма данни Не, имало е петгодишно закъснение Не Не Германия Берлин – Лайпциг/Хале – Ерфурт – Нюрнберг – Мюнхен 2009DE161PR002 Нов VDE 8.1 Ебенсфелд – Ерфурт, Индивидуални мерки по фазата на проекта в Тюрингия 705,8 239,3 815 239,3 60,9 13,4 Да, частично, имало е преразход, но без закъснения Да Твърде е рано да се оцени Германия Берлин – Лайпциг/Хале – Ерфурт – Нюрнберг – Мюнхен 2007-DE-01050-P Транспортен проект „Единна Германия“ (VDE) 8.2, нов участък (NBS) Ерфурт – Лайпциг/Хале, отсечка Ерфурт – Хале или Грьоберс 762 48,8 770 48,8 122 6,3 Да, частично, имало е малък преразход Да, частично, по линията се е осъществявал товарен превоз Да, частично, тъй като по линията не се е осъществявал товарен превоз, а очакваното време за пътуване не е постигнато напълно Германия Щутгарт – Мюнхен 2007-DE-17200-P Разширен и нов участък Щутгарт – Вендлинген вкл. 
644 123 644.2 114.2 51.3 12.6 Partially,delays not affecting the expected opening of the line Yes Yes, but results will only be visible once the whole line is put into operation Italy Milano - Venezia 2011-IT-93095-P Tratta AV/AC Treviglio - Brescia: opere civili (fase) 26.4 5 26.4 4.9 0.3 87.1 Partially, delays not affecting the expected opening of the line Yes Yes, but results will only be visible once the whole line is put into operation Italy Torino - Salerno 2006IT161PR003 Tratta Campana della linea AV/AC Roma-Napoli 273 118.7 273 118.7 14.8 18.5 Partially, project on time but 3-year delay for opening the line Yes Yes Italy Torino - Salerno Activity 6 OP 1994-1999 Linea AV/AC Roma Đ Napoli (tratta campana): realizzazione di parte del I lotto e del II lotto 712.7 146.3 713 234.6 58 12.3 No, there were significant delays in completion Yes Yes Italy Mnchen - Verona 2007-IT-01030-M Southern access line to Brenner 422.3* 58.8 82.2** 14.5 n/a** n/a** No, there were major delays and reduction of scope.