71 препоръка 2. първо тире комисията изразява съгласие, че е необходима допълнителна работа за определяне на проблемите и ще продължи да работи върху това. европейските координатори са анализирали проблемите по приоритетните проекти, за които носят отговорност. комисията също така докладва за проблемите и в своите годишни доклади. препоръка 2. второ тире комисията изразява съгласие, че координаторите играят жизненоважна роля и назначи трима допълнителни координатора на 8 юни 2010 г. препоръка 2. трето тире комисията счита, че процедурите за одобряване на проекти са разумни, особено като се вземе предвид тяхната основна промяна за програмния период 2007—2013 г. комисията продължава да работи по тяхното подобрение и инвестира значителни ресурси за допринасяне към подобрението на изготвянето и оценяването на проекти. колкото до техническите характеристики на проектите, тяхното преразглеждане ще бъде подобрено в голяма степен чрез продължителното разработване на тсос. препоръка 2. четвърто тире комисията приема, че има място за подобрение по отношение на използването на анализа разходи/ползи. в бъдеще изпълнителната агенция за трансевропейска транспортна мрежа ще разработи по-систематичен подход към анализа разходи/ползи. с оглед да направи това, тя ще работи с проектите, подбрани в приоритет 3 от годишната покана за 2010 г., с цел подобряване на изготвянето на проекти, включително чрез разработване на последователни подходи към анализа разходи/ползи. отговори на коМисията въпреки това предвид факта, че финансирането по TEN-T се използва за съвместно финансиране само на ограничена сума по всеки проект в сравнение със сумата, осигурена от държавите-членки, е логично, че отговорността за оценяване на разходите и ползите следва да се носи от тях, особено защото почти всички данни и предположения произхождат от тях. препоръка 3 комисията признава значението на обмена на информация сред проектните ръководители. изпълнителната агенция за трансевропейска транспортна мрежа ще улесни това, като организира дискусии на нейните редовни практически семинари с настоящи и потенциални бенефициенти за обмен на най-добри практики и знания между всички проектни ръководители, по-специално от железопътния сектор. 
71 recommendation 2. first indent the commission agrees that further work on defining bottlenecks is needed and will continue to work on this. the european coordinators have analysed the bottlenecks on the priority projects for which they are responsible. the commission also reported on the bottlenecks in its yearly reports. recommendation 2. second indent the commission agrees that the coordinators play a vital role and appointed three additional coordinators on 8 june 2010. recommendation 2. third indent the commission considers that the procedures for approving projects are sound, particularly following their substantial overhaul for the 2007-2013 programming period. the commission continues to work on their improvement and is investing significant resources to contribute to the improvement to project preparation and appraisal. as far as the technical characteristics of projects are concerned, their review will be greatly improved through the continued development of tsIs. recommendation 2. fourth indent the commission accepts that there is room for improvement as regards the use of cost-benefit analysis.