natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Крайните срокове за звеното за управление, отговарящо за проекта за водоснабдяване и канализация в Хондурас, са удължени поради затруднения при намирането на подходяща земя, както и сроковете за звеното за управление, отговарящо за проекта за здравеопазване и образование в Хондурас, поради липсата на капацитет на изпълнителната агенция. 
Deadlines were extended for the programme management unit responsible for the water and sanitation project in Honduras due to difficulties in identifying suitable land, and for the programme management unit responsible for the health and education project in Honduras due to the lack of capacity of the implementing agency.
В Шри Ланка Комисията канализира 40 милиона евро чрез Азиатската банка за развитие за рехабилитация на националните пътища. 
In Sri Lanka, the Commission channelled 40 million euro through the Asian Development Bank for the rehabilitation of national roads.
Работата по път A2 в южната част на страната е започнала едва през 2007г., докато търгът за възлагане на работата по път A4 в източната част все още беше в процес на оценяване през септември 2007 г. 
Work on the A2 in the south only began in 2007 whilst the tender for work on the A4 in the east was still being evaluated in September 2007.
Приключването на проекта на стойност 5 милиона евро за развиване на поминъка, изпълняван от агенция на Обединените нации, е забавено от влошената сигурност и е удължено с една година до септември 2008 г. 
The completion of the 5 million euro project for developing livelihoods, implemented by a United Nations agency, was delayed by the deteriorating security situation and has been extended by one year to September 2008.
В сравнение с останалите реакции тази на Многостранния донорски фонд в Индонезия е била най-бърза и въпреки известно забавяне са получени много крайни продукти през двете години след цунамито. 
Of the different responses, that of the Multi-Donor Trust Fund in Indonesia was the fastest and, despite some delays, many outputs were achieved there in the two years following the tsunami.
В Шри Ланка напредъкът е бавен. 
In Sri Lanka, progress has been slow.
Има забавяне при рехабилитацията на националните пътища, финансирана чрез Азиатската банка за развитие. 
There have been delays on the rehabilitation of national roads funded through the Asian Development Bank.
Освен това като последствие от нуждата от преработване на програмата (вж. точка 22) през втората половина на 2007 г. работата по изпълнявани от агенциите на Обединените нации проекти беше едва в началото си. 
Furthermore, as a consequence of the need to redesign (see paragraph 22), work on projects implemented by United Nations agencies was only just beginning in the second half of 2007.
Възник-нало е допълнително забавяне главно поради затруднения при набирането на персонал. 
There have been further delays due mainly to difficulties in recruiting staff.
Поради това почти три години след цунамито работата по проектите за ремедиация на околната среда и общинските пътища, изпълнявани от агенции на Обединените нации, беше още в начална фаза. 
Consequently, almost three years after the tsunami, work was only just beginning on the projects for environmental remediation and community roads implemented by United Nations agencies.
17 Строителни работи по национален път A2 в Шри Ланка Източник: ЕСП. 
17 Work in progress on the A2 national road in Sri Lanka Source: ECA.
НЕОБХОДИМОСТ ОТ УКРЕПВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФИКАСНОСТ 27 В Централна Америка проектите за възстановяване са изпълнени чрез звена за управление на програми и делегацията на Комисията като цяло е упражнила силен мониторинг и контрол на разходите. 
NEED TO REINFORCE SUPERVISORY SYSTEMS TO ENSURE EFFICIENCY 27. In Central America rehabilitation projects were implemented through programme management units, and the delegation generally exercised close monitoring and control of expenditure.
Комисията обаче не е осигурила информация за сравнение на цените или за стандартните цени с цел мониторинг и демонстриране на ефикасността на изпълнението (вж. каре 2). 
However, the Commission did not ensure that comparative or standard cost information was available to monitor and demonstrate the efficiency of implementation (see Box 2).
Също така за някои проекти като реконструкцията на системата за водоснабдяване и канализация Комисията не е гарантирала определянето на ясно измерими цели за крайните продукти с цел оценяване дали са получени планираните крайни продукти. 
Also, for some projects, such as water and sewage works, the Commission did not ensure that clearly quantified output targets were developed to assess whether planned outputs were achieved.
Освен това планираното външно междинно оценяване на Регионалната програма за възстановяване на Централна Америка (PRRAC) не е проведено. 
Furthermore, the planned external mid-term evaluation of the regional programme for the reconstruction of Central America (PRRAC) was not carried out.
18 КАРЕ 2 ЛИПСА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРАВНЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ ИЛИ ЗА СТАНДАРТНИТЕ ЦЕНИ Цените на съставните единици на сравними дейности от Регионалната програма за възстановяване на Централна Америка (например цената на къща, на кубичен метър водохранилище, на отходно място, на метър канализационни и водопроводни тръби) не се изчисляват и сравняват систематично от делегацията на Комисията, така че значителните разлики да могат да бъдат проследени, оправдани и обяснени. 
18 BOX 2 LACK OF COMPARATIVE OR STANDARD COST INFORMATION The unit costs of comparable activities within the regional programme for the reconstruction of Central America (for example cost per house, per cubic metre of water storage, per latrine, per metre of sewerage and water piping) are not systematically calculated and compared by the delegation so that significant variations can be followed up, justified and explained.
Това се случва въпреки показанията за голям диапазон от цени на единица. 
This is despite indications of a wide range of unit costs of activities.
Например звеното за управление, отговарящо за проекта за покрайнините на Мана-гуа, е плащало на агенция на Обединените нации 7000 евро на къща, докато звеното за управление, отговарящо за проект за подкрепа на общинското управление в Хондурас, е успявало да построи къщи само за 2900 евро всяка, като ангажира бенефициерите в строителни бригади. 
For example, the programme management unit responsible for the project for the periphery of Managua paid 7 000 euro per house to a United Nations agency, whilst the programme management unit responsible for the municipal management project in Honduras was able to build houses for just 2 900 euro each by involving the beneficiaries in construction teams.
Докладите на Многостранния донорски фонд в Индонезия не правят връзка между крайния продукт от проекта и съответните цени и поради това не осигуряват база за оценяване на рентабилността или за сравнение. 
The reports of the Multi-Donor Trust Fund in Indonesia do not link project outputs with the corresponding costs and consequently provide no basis for assessing cost-effectiveness or for benchmarking.
В Шри Ланка делегацията на Комисията е възложила проекти на обща стойност 40 милиона евро на агенции на Обединените нации. 
In Sri Lanka the delegation awarded projects totalling some 40 million euro to United Nations agencies.
Въз основа на широка оценка делегацията е предпочела този подход пред използването на частни предприемачи или неправителствени организации. 
On the basis of a broad assessment the delegation considered this approach preferable to using private contractors or non-governmental organisations.
С цел да се демонстрира ефективността на избрания подход, единичните цени като например цената на километър път, построен от агенцията на Обединените нации чрез възложена от Общността поръчка (като се вземат предвид местните условия), могат да бъдат подложени на мониторинг и сравнени с цените на алтернативни механизми. 
In order to demonstrate the efficiency of the chosen approach, unit costs such as the cost per kilometre of the roads built by the United Nations agency through community contracts (taking into account local conditions) could be monitored and compared with the costs of alternative mechanisms.
В Индонезия Многостранният донорски фонд получава 40 % от финансите си от Комисията, а други 50 % от държавите-членки на ЕС. 
In Indonesia, the Multi-Donor Trust Fund receives 40 % of its funds from the Commission and a further 50 % from EU Member States.
Повечето от проектите, финансирани от Многостранния донорски фонд, се управляват от Световната банка, която не е предоставяла систематично на управителния комитет докладите от вътрешния мониторинг на проектите след посещения на място. 
Most of the projects funded by the Multi-Donor Trust Fund are managed by the World Bank which did not systematically share with the Steering Committee internal monitoring reports following field visits to projects.
Публикуваните от Многостранния донорски фонд годишни доклади за напредъка не представят пълна и балансирана картина на етапа на изпълнение на проектите, тъй като подчертават напредъка, без да споменават забавянията. 
The annual published progress reports of the Multi-Donor Trust Fund did not provide a complete and balanced view of the state of implementation of projects, but instead highlighted progress whilst not mentioning backlogs.
Комисията и други донори са успели да подобрят качеството на информацията с получаването на задълбочен доклад за напредъка за периода до декември 2006 г. и последващите шестмесечни периоди. 
The Commission and other donors succeeded in improving the quality of information by obtaining an in-depth progress report for the period up to December 2006 and subsequent half year periods.
Както в случая с урагана Мич не е била налична информация за сравнение на цените и не са определени ясно измерими цели за крайните продукти за някои проекти като проекта за борба с градската бедност, за който е бил съставен списък на общите нужди, надхвърлящи наличните средства. 
As was the case following Hurricane Mitch, comparative cost information was not available and clearly quantified output targets were not developed for some projects, such as the urban poverty project, for which a list of total needs was provided which exceeded the funding available.
В Шри Ланка за проекти, изпълнявани от агенция на ООН, Комисията не е осигурила информация за сравнение на цените с цел мониторинг и демонстриране на ефикасността на изпълнението. 
In Sri Lanka, for projects implemented by one United Nations agency, the Commission did not ensure that comparative cost information was available to monitor and demonstrate the efficiency of implementation.
По подобен начин Комисията не е гарантирала определяне на ясно измерими цели за крайните продукти за проекти, изпълнявани от агенции на Обединените нации, с цел оценяване дали са получени планираните крайни продукти. 
Similarly, the Commission did not ensure that clearly quantified output targets were developed for projects being implemented by United Nations agencies, to assess whether planned outputs have been achieved.
Освен това за тези проекти делегацията на Комисията все още не е установила процедури за одобряване на разработката на планираните дейности и за приемане на завършените дейности. 19 
Moreover, for these projects, the delegation had not yet established procedures for approving the design of planned works and for accepting finished works. 19
РАЗДЕЛ 3.3. 
SECTION 3.3.
30. 
Đ ACHIEVEMENT OF RESULTS 30.
Одитът провери дали очакваните крайни продукти са видимо постигнати и дали проектите са посрещнали нуждите не само на пряко засегнатите от урагана Мич и цунамито, но също така и на по-широк кръг от населението. 
The audit examined whether expected outputs were achieved with adequate visibility and whether projects met the needs not only of those directly affected by Hurricane Mitch and the tsunami but also of the wider population.
Той провери също дали помощта за възстановяване е формирала ефективна връзка между първоначалната краткосрочна хуманитарна помощ, от една страна, и по-дългосрочната помощ за развитие, от друга 21. 
It also examined whether rehabilitation aid formed an effective link between initial short-term humanitarian relief on the one hand and longer-term development aid on the other21.
Нивото на активност на бенефициерите и плановете за бъдещо финансиране също бяха разгледани с цел да се оценят перспективите за устойчивост. 
The extent of ownership and plans for future funding were also examined in order to assess the prospects for sustainability.
20 КАРЕ 3 КРАЙНИ ПРОДУКТИ Звената за управление на програми, които изпълняват проекта за Регионалната програма за възстановяване на Централна Америка (PRRAC) в Никарагуа, са изградили или реконструирали 139 училища, над 1050 къщи, пет здравни центъра, централна здравна служба, съоръжения за питейна вода и канализация, в това число кладенци, водохранилища и отходни места. 
20 BOX 3 OUTPUTS The programme management units which implemented the PRRAC in Nicaragua have, among other actions, constructed or rehabilitated 139 schools, over 1 050 houses, five health centres, a health authority headquarters, drinking water and sewage works including wells, water storage and latrines.
В Хондурас крайните продукти включват съоръжения за питейна вода и канализация, 1280 нови и 200 реконструирани къщи, както и 336 нови или реконструирани училища и здравни центрове. 
In Honduras outputs included drinking water and sewage works, 1 280 new and 200 rehabilitated houses, and 336 new or rehabilitated schools and health centres.
До края на 2006 г. Многостранният донорски фонд в Индонезия е подпомагал изграждането или реконструкцията на 2100 къщи, 1900 км селски пътища, 240 училища, 118 общински центъра, 40 здравни центъра и 680 съоръжения за пречистване на вода. 
By the end of 2006 the Multi-Donor Trust Fund in Indonesia had supported the construction or the rehabilitation of 2 100 houses, 1 900 km of village roads, 240 schools, 118 community centres, 40 health centres and 680 clean water works.
Решението на Комисията да канализира средствата си чрез Многостранния донорски фонд обаче е намалило в очите на бенефициерите и донорите видимата роля на ЕС. 
However, the CommissionŐs decision to channel its funding through the Multi-Donor Trust Fund reduced the EUŐs visibility in the eyes of beneficiaries and donors.
В Шри Ланка до втората половина на 2007 г. крайните продукти все още са ограничен брой, тъй като дейностите по изпълняваните от Азиатската банка за развитие и от агенция на Обединените нации проекти за националните и общинските пътища са били още в начален етап. 
In Sri Lanka, by the second half of 2007, outputs were still limited as work was only just commencing on the national and community road projects implemented by the Asian Development Bank and a United Nations agency.
Около 100 дейности за развиване на поминъка са били в процес на изпълнение или завършени в рамките на проектите за развиване на поминъка. 
About 100 livelihood activities were underway or completed in the framework of the livelihood development projects.
Почти половината от планираното събиране на отло-мъците е осъществено в рамките на програмата за ремедиация на околната среда, но изграждането на сметища и центрове за рециклиране не е започнало поради забавяне при намирането на подходящи места. 
Almost half of the planned rubble collection had taken place in the framework of the environmental remediation programme but the construction of landfill sites and recycling centres had not begun due to delays in identifying suitable locations.
Въпреки трудностите при равносметката на постигнатото спрямо планираните цели (вж. точки 27—29) финансираните от Комисията проекти са реализирали много крайни продукти в Централна Америка и Индонезия (вж. каре 3). 
Despite the difficulties in comparing achievements with planned targets (see paragraphs 27 to 29), projects funded by the Commission have nevertheless produced many outputs in Central America and Indonesia (see Box 3).
В някои случаи обаче Комисията и нейните партньори не са осигурили достатъчно информация като например информация за сравнение на цените, за да помогнат да се демонстрира дали тези крайни продукти са осъществени с ефикасно използване на средствата (вж. точки 27—29). 
However, the Commission and its partners in some cases did not generate sufficient information Ń such as comparative cost information Ń to help demonstrate whether these outputs represented an efficient use of funds (see paragraphs 27 to 29).
В Шри Ланка до голяма степен поради подновения конфликт (вж. точки 22—26) до втората половина на 2007 г. са отбелязани много малко крайни продукти. 
In Sri Lanka, due largely to the renewed conflict (see paragraphs 22 and 26) there were very few outputs by the second half of 2007.
21 Водохранилище в Никарагуа Източник: ЕСП. 
21 Water storage in Nicaragua Source: ECA.
След двете бедствия се наблюдава значително нарастване на цените поради нарастване на нуждата от работна ръка, съоръжения и материали. 
After both disasters there were significant price increases due to increased demand for labour, plant and materials.
За проектите без ясно определени цели за краен продукт не може да бъде измерено въздействието на инфлацията, но там, където са били поставени ясни цели, средствата за изпълнение на всички първоначално планирани дейности са се оказали недостатъчни (вж. каре 4). 
For projects without clearly quantified output targets the impact of inflation could not be measured, but where clear targets had been set there have been insufficient funds to carry out all activities initially intended (see Box 4).
Постигането на резултати от проектите зависи не само от получаването на крайни продукти, но също така от гарантирането, че тези продукти са от полза за бенефициерите. 
The achievement of project results depends not only on producing outputs, but also on ensuring that these outputs are useful to beneficiaries.
В Индонезия Комисията е признала нуждата от увеличаване на полезността на къщите, финансирани от Многостранния донорски фонд, като осигури необходимата допълнителна инфраструктура, и по-специално за снабдяване с питейна вода. 
In Indonesia, the Commission has recognised the need to enhance the utility of the houses funded by the Multi-Donor Trust Fund by providing the necessary supporting infrastructure, particularly for the supply of drinking water.
И в трите посетени страни проектите не са се стремили просто да заменят повредената инфраструктура и да подпомогнат пряко засегнатите жители (вж. точки 18—19). 
In all three countries visited, projects did not aim simply to replace damaged infrastructure and to assist the directly affected population (see paragraphs 18 and 19).
Вместо това проектите са били насочени главно към развитие, а не толкова към дейности по възстановяването и бенефициери са по-широк кръг от населението (вж. каре 5). 
Instead, projects consisted largely of development rather than rehabilitation activities and beneficiaries included the wider population (see Box 5).
22 КАРЕ 4 ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНФЛАЦИЯТА ВЪРХУ КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ Звеното за управление на програми, отговарящо за подобряването на здравните услуги в Никарагуа, не е разполагало с достатъчно средства за изграждане на планирания здравен център в Сан Рафаел дел Сур. 
22 BOX 4 IMPACT OF INFLATION ON OUTPUTS The programme management unit responsible for improving health services in Nicaragua had insufficient funds to construct the planned health centre at San Rafael del Sur.
Причината за това е нарастването на цените за работна ръка и материали, което е надхвърлило допълнителното местно финансиране, получено от покачването на стойността на еврото спрямо никарагуанската кордоба. 
This was due to price increases for labour and materials which had more than offset the additional local funding made available from the strengthening of the euro against the Nicaraguan crdoba.
Многостранният донорски фонд в Индонезия е планирал да изгради до 10 000 къщи и да ремонтира още 15 000. 
The Multi-Donor Trust Fund in Indonesia planned to construct up to 10 000 houses and repair a further 15 000.
Тези цели обаче са намалени съответно на 6000 и 8400 къщи поради покачване на цените. 
However, these targets have been reduced to 6 000 and 8 400 houses respectively due to price increases.
В Шри Ланка поради покачване на цените не са достигнали средства за покриване на всички пътища и дейности, първоначално планирани в рамките на проекта за рехабилитация на пътищата, изпълняван от Азиатската банка за развитие. 
In Sri Lanka, due to price increases, funds were insufficient to cover all roads and activities initially planned in the framework of the road rehabilitation project implemented through the Asian Development Bank.
В резултат на това са отменени планирани дейности за изграждане на капацитет и строеж на пътища на стойност 8 милиона евро и са прехвърлени 13 милиона евро допълнителни средства от друга програма за рехабилитация на пътищата, за да могат да бъдат покрити строителните разходи, по-високи от очакваното. 
Consequently, some 8 million euro of planned capacity building and road construction activities were dropped and additional funding of 13 million euro was transferred in from another road rehabilitation programme in order to meet the higher than expected costs of construction.
Предвижда се укрепването на еврото спрямо шриланкийската рупия през 2006 г. и 2007 г. да компенсира въздействието на други допълнителни нараствания на цените. 
The growing strength of the euro against the Sri Lankan rupiah in 2006 and 2007 is expected to offset the impact of any further price increases.
Финансирана от Многостранния донорски фонд къща в Ачех Източник: ЕСП. 
House in Aceh funded by the Multi-Donor Trust Fund Source: ECA.
КАРЕ 5 23 ПРОЕКТИ, КОИТО НЕ ЗАМЕНЯТ ПРОСТО ПОВРЕДЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА Образователният проект в Никарагуа и проектът за водоснабдяване и канализация в Хондурас отговарят предимно на нужди, съществуващи преди урагана Мич. 
BOX 5 23 PROJECTS NOT SIMPLY REPLACING DAMAGED INFRASTRUCTURE The education project in Nicaragua and the water and sanitation project in Honduras mainly addressed needs which existed prior to Hurricane Mitch.
Нито един от здравните центрове, изградени от звеното за управление на програми, отговарящо за здравния проект в Никарагуа, няма за цел да замени разрушените и силно повредените от урагана Мич. 
None of the health centres built by the programme management unit responsible for the health project in Nicaragua were to replace those which had been destroyed or severely damaged by Hurricane Mitch.
По подобен начин повечето построени от звената за управление на програми къщи не са направени с цел да заменят къщите, разрушени от урагана. 
Similarly most houses constructed through programme management units were not built to replace those destroyed by the hurricane.
Вместо това бенефициерите са избрани според нивото на бедност и неравностойност. 
Instead, beneficiaries were selected on the basis of poverty and vulnerability.
Старата община в Сандино не е разрушена от Мич, но е изградена нова община, защото напливът от бежанци вследствие урагана Мич е наложил по-големи изисквания на общинската администрация. 
The old town hall in Sandino had not been destroyed by Mitch, but a new town hall was built because the influx of refugees from Mitch put greater demands on the municipal administration.
В Индонезия Многостранният донорски фонд е финансирал проект на стойност 50 милиона евро за развитие на подрайоните. 
In Indonesia, the Multi-Donor Trust Fund financed a 50 million euro project to develop sub-districts (the Kecamatan Development Project).
От 221 подрайона, обхванати от проекта, 134 (над 60 %) не са пряко засегнати от цунамито. 
Out of 221 sub-districts covered by the project, 134 (over 60 %) were not directly affected by the tsunami.
В Шри Ланка са отделени 70 милиона евро за рехабилитация на национални и селски пътища чрез проекти, управлявани от Азиатската банка за развитие и от агенция на Обединените нации. 
In Sri Lanka some 70 million euro was allocated to the rehabilitation of national and rural roads through projects managed by the Asian Development Bank and a United Nations agency.