Управление на радиоактивните отпадъци „Замърсителят плаща“ като европейски и международен принцип Роли и отговорности на участниците в рамките на програмите на ЕС за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения Предишен специален доклад на ЕСП за извеждането от експлоатация на ядрени реактори Обхват и подход на одита Констатации и оценки От 2011 г. досега е постигнат известен напредък по отношение на извеждането от експлоатация, но предстоят сериозни предизвикателства Постигнат е напредък извън контролираните зони, но извеждането от експлоатация на сградите на реакторите все още не е започнало, а инфраструктурата за управление на радиоактивните отпадъци е завършена само частично При почти всички ключови инфраструктурни проекти за извеждане от експлоатация се наблюдават закъснения Прогнозните разходи за извеждане от експлоатация ще възлязат на поне 5,7 млрд. евро и ще нараснат двойно, ако бъдат включени разходите за окончателно погребване От 2010 г. насам общите прогнозни разходи за извеждане от експлоатация са се увеличили с 40 % до 5,7 млрд. евро Държавите членки, и по-специално Литва, са изправени пред финансови предизвикателства Оценката на Комисията на плановете за финансиране и за извеждане от експлоатация не е задоволителна По-голямата част от разходите в трите държави членки се финансират от бюджета на ЕС 89—92 Съдържание 04 93—99 Общите прогнозни разходи ще се удвоят, ако се включат разходите за окончателно погребване на високоактивни отпадъци 100—106 Задълженията за бъдещи разходи в трите държави членки не се отчитат правилно 107—120 Заключенияипрепоръки Приложение I Приложение II Приложение III Приложение IV Приложение V Приложение VI — Ядрени реактори в процес на извеждане от експлоатация в рамките на програмата на ЕС за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения — Преглед на правното основание на програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения — Ядрени реактори в държавите членки и тяхното състояние към 31 декември 2015 г. — Преглед на участниците в програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения — Финансирани от ЕС проекти, разгледани за целите на одита — Закъснения и преразходи, засягащи извадка от 18 ключови инфраструктурни проекта за извеждане от експлоатация и за подкрепа, финансирани от програмите за подпомагане на ЕС след 2001 г. 
Contents 04 93-99 The total estimated cost would double if the cost of final disposal of high‐level waste is included 100-106 Liabilities for future costs are not properly accounted for in the three Member States 107-120 Conclusions and recommendations Annex I — Annex II — Annex III — Annex IV — Annex V — Annex VI — The nuclear reactors being decommissioned under the EU’s nuclear decommissioning assistance programme Overview of the legal bases for the nuclear decommissioning assistance programmes Nuclear power reactors in the Member States and their status as at 31 December 2015 Overview of the nuclear decommissioning assistance programme actors EU financed projects examined for the audit Delays and cost overruns affecting a sample of 18 key decommissioning infrastructure and supporting projects financed by the EU assistance programmes since 2001 Annex VII — Reply of the Commission Construction of the deep geological repository for the final disposal of spent nuclear fuel in Olkiluoto, Finland