கேள்வி: சார்புநிலை (செயற்திட்ட மேலாண்மை) - பொதுவான சார்புநிலை வகைகள் என்பது என்ன?
பதில்: # முடிக்கவேண்டும் தொடங்குவதற்கு(மு.தொ) (Finish to Start) #* A மு.தொ B என்பது "A யை முடிக்கு முன்னர் B யைத் தொடங்க முடியாது" என்பதைக் குறிக்கும். இன்னொரு வகையிற் சொல்வதானால், "செயல் B யைத் தொடங்க வேண்டுமாயின் செயல் A முடிந்திருக்க வேண்டும்". #* image:Dependency-FS.png #* ''(அத்திவாரம் வெட்டுதல்) மு.தொ (காங்கிரீட்டு இடுதல்) # முடிக்கவேண்டும் முடிப்பதற்கு (மு.மு) (Finish to Finish) #* A மு.மு B என்பது "A யை முடிக்கு முன்னர் B யை முடிக்க முடியாது" என்பதைக் குறிக்கும். இன்னொரு வகையிற் சொல்வதானால், "செயல் B யை முடிக்க வேண்டுமாயின் செயல் A முடிந்திருக்க வேண்டும்". #* image:Dependency-FF.png #* ''(கடைசி அத்தியாயத்தை எழுதி முடித்தல்) மு.மு (முழு நூலையும் எழுதி முடித்தல்)'' # தொடங்கவேண்டும் தொடங்குவதற்கு (தொ.தொ) (Start to Start) #* A தொ.தொ B என்பது "A யைத் தொடங்கு முன்னர் B யைத் தொடங்க முடியாது" என்பதைக் குறிக்கும். இன்னொரு வகையிற் சொல்வதானால், "செயல் B யைத் தொடங்க வேண்டுமாயின் செயல் A யைத் தொடங்கியிருக்க வேண்டும்". #* image:Dependency-SS.png #* ''(செயல் திட்ட வேலைகளைத் தொடங்குதல்) தொ.தொ (திட்ட மேலாண்மை வேலைகளைத் தொடங்குதல்)'' # தொடங்கவேண்டும் முடிப்பதற்கு(தொ.மு)(Start to Finish) #* A தொ.மு B என்பது "A யைத் தொடங்கு முன்னர் B யை முடிக்க முடியாது" என்பதைக் குறிக்கும். இன்னொரு வகையிற் சொல்வதானால், "செயல் B யைத் தொடங்க வேண்டுமாயின் செயல் A யை முடித்திருக்க வேண்டும்". #* image:Dependency-SF.png #* ''(புதிய முறை மாற்றுத் தொடக்கம்) தொ.மு (முந்திய முறை மாற்று முடிதல்)''