ПП-3983-сон 25.10.2018. О мерах по ускоренному развитию химической промышленности Республики Узбекистан
Hujjat turi: qaror | Qabul qilgan organ: Vazirlar Mahkamasi

от 25.10.2018 г. № ПП-3983
О мерах по ускоренному развитию химической промышленности Республики Узбекистан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» по реализации основных направлений расширения и модернизации производственных мощностей, углубления переработки базовой продукции, рационального использования активов и внедрения современных методов управления в деятельность АО «Узкимёсаноат» в период 2019 — 2030 годы
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПЕРЕЧЕНЬ реструктуризируемых кредитов Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан и Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, предоставленных для софинансирования инвестиционных проектов АО «Узкимёсаноат», без продления сроков окончательных платежей, с соответствующей реструктуризацией обязательств рефинансирующих банков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Изменения и дополнения, вносимые в некоторые решения Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан
Постановление Президента Республики Узбекистан, от 25.10.2018 г. № ПП-3983
Постановление
Президента Республики Узбекистан
О мерах по ускоренному развитию химической промышленности Республики Узбекистан
Принятые меры по внедрению рыночных механизмов реализации минеральных удобрений, реструктуризации задолженности предприятий химической промышленности способствовали их финансовому оздоровлению и повышению уровня загрузки производственных мощностей.
Вместе с тем, сохраняются системные проблемы, ограничивающие дальнейшее развитие и диверсификацию химической отрасли, привлечение инвестиций в модернизацию действующих и строительство новых мощностей по производству химической продукции, расширение экспортных поставок.
В частности, низкая инвестиционная привлекательность и недостаточность собственных средств предприятий на развитие отрасли не позволяют внедрять передовые технологии по глубокой переработке сырьевых ресурсов, вследствие чего преобладающую долю в выпускаемой продукции занимают минеральные удобрения.
Отсутствуют фундаментальная научная база и современные проектно-инжиниринговые разработки в сфере производства химической продукции, учитывающие мировую тенденцию развития химической промышленности и значительный сырьевой потенциал республики.
В целях дальнейшей диверсификации химической отрасли, привлечения прямых инвестиций в создание новых производств и расширение номенклатуры востребованных на внутреннем и внешнем рынках видах продукции, создания современной научной и проектной базы с привлечением ведущих зарубежных институтов, а также повышения финансовой устойчивости предприятий АО «Узкимёсаноат»:
1. Определить основными направлениями дальнейшего развития и диверсификации химической отрасли республики:
расширение номенклатуры производимой химической продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной в отраслях экономики и на внешнем рынке, на основе глубокой переработки углеводородного сырья и минеральных ресурсов;
создание новых и модернизацию действующих производственных мощностей, направленных на удовлетворение потребностей республики в минеральных удобрениях и укрепление экспортного потенциала;
сокращение участия государства в уставном капитале предприятий химической промышленности, привлечение прямых инвестиций в отрасль, углубление переработки базовой продукции путем развития кооперационных связей между предприятиями отрасли и субъектами предпринимательства;
активное развитие науки и отраслевых научных исследований, а также интеграцию в производство передовых научных разработок, направленных, в первую очередь, на глубокую переработку углеводородного сырья и минеральных ресурсов;
повышение качества проектно-инжиниринговых работ и диагностических исследований, организацию эффективной системы подготовки и переподготовки кадров по всем направлениям химии и химических технологий.
См.
предыдущую
редакцию.
2. Утвердить «Дорожную карту» по реализации основных направлений расширения и модернизации производственных мощностей, углубления переработки базовой продукции, рационального использования активов и внедрения современных методов управления в деятельность АО «Узкимёсаноат» в период 2019 — 2030 годы (далее — «Дорожная карта») согласно
приложению № 1
.
(пункт 2 в редакции
постановления
Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2019 года № ПП-4256 — Национальная база данных законодательства, 04.04.2019 г., № 07/19/4265/2883)
3. АО «Узкимёсаноат» с целью ускорения реализации инвестиционных проектов по:
модернизации, расширению и диверсификации производств АО «Ферганаазот» и АО «Кукон суперфосфат заводи» в срок до 30 декабря 2018 года обеспечить завершение независимой оценки активов данных обществ в целях реализации иностранным инвесторам;
строительству завода по производству аммиака и карбамида в городе Янгиере Сырдарьинской области обеспечить в трехмесячный срок заключение контракта на разработку предварительной проектной документации инвестиционного проекта с зарубежной компанией, имеющей опыт работы в химической отрасли, в порядке исключения на основе прямых переговоров, с последующим проведением комплексной экспертизы контракта в ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан»;
строительству комплекса по производству фосфорных удобрений в Навоийской области совместно с Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам и Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям обеспечить разработку в срок до 1 августа 2019 года концепции реализации инвестиционного проекта на основе оценки (экспертизы) месторождений фосфорного сырья международной организацией.
4. Государственному комитету по инвестициям совместно с Министерством экономики, Фондом реконструкции и развития Республики Узбекистан (далее — Фонд) и АО «Узкимёсаноат» определить по результатам разработки проектной документации конкретные источники финансирования перспективных инвестиционных проектов, указанных в «Дорожной карте».
При этом установить, что реализация новых инвестиционных проектов по модернизации, расширению и созданию новых перерабатывающих производств в химической отрасли осуществляется, преимущественно, за счет привлечения прямых инвестиций.
5. Принять к сведению, что с привлечением международных консалтинговых компаний ведется работа по повышению инвестиционной привлекательности предприятий отрасли и энергоэффективности в производстве минеральных удобрений.
Кабинету Министров Республики Узбекистан в срок до 15 апреля 2019 года внести предложения по реформированию системы химической промышленности и повышению ее инвестиционной привлекательности с учетом рекомендаций международных консалтинговых компаний.
6. Возложить персональную ответственность на:
Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова — за осуществление строгого контроля над обеспечением своевременной и полноценной реализации мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой»;
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.С. Султанова — за координацию деятельности министерств и ведомств по своевременной реализации и вводу объектов химической отрасли, а также выполнение мер, предусмотренных «Дорожной картой»;
заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан — председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям С.Р. Холмурадова — за привлечение средств международных финансовых институтов и организаций, а также поиск потенциальных инвесторов и привлечение прямых иностранных инвестиций в химическую отрасль;
председателя правления АО «Узкимёсаноат» А.А. Абдуллаева — за своевременное освоение привлекаемых средств, а также обеспечение завершения строительства объектов по инвестиционным проектам и выхода их на проектные мощности строго в установленные сроки.
7. Согласиться с предложениями Министерства экономики, Министерства финансов, Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям, АО «Узкимёсаноат» о:
См.
предыдущую
редакцию.
(абзац второй пункта 7 исключен
постановлением
Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2019 года № ПП-4256 — Национальная база данных законодательства, 04.04.2019 г., № 07/19/4265/2883)
передаче в уставный капитал АО «Узкимёсаноат» государственной доли в уставном капитале АО «Узкимёсаноатлойиха» по номинальной стоимости и имущественного комплекса Кызылкумского фосфоритного комбината ГП «Навоийский ГМК» по остаточной балансовой стоимости в качестве вклада государства;
реализации по «нулевой» выкупной стоимости неиспользуемых объектов (включая цеха, объекты и прилегающие к ним территории) АО «Ферганаазот» общей площадью 6,5 га на промышленной площадке № 3 с условием принятия инвестиционных обязательств;
заключении инвестиционного соглашения с СП ООО «ECO TECН GROUP», имеющим запатентованную технологию, о безвозмездной передаче отходов производства капролактам для утилизации и переработки с условием принятия инвестиционных и социальных обязательств;
внедрении с 2020 года акционерными обществами, входящими в структуру АО «Узкимёсаноат», порядка публикации ежегодной финансовой отчетности и проведении ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита и Международными стандартами финансовой отчетности;
внедрении до 2021 года на основе международного опыта информационных систем управления инвестиционными и производственными процессами, материальными и финансовыми ресурсами, современных методов мотивации труда работников с применением показателей повышения эффективности.
8. Разрешить Фонду и рефинансирующим коммерческим банкам предоставлять АО «Узкимёсаноат» и входящим в его структуру хозяйственным обществам кредиты на разработку проектной документации и выполнение изыскательских работ в целях подготовки новых инвестиционных проектов в химической промышленности.
Установить, что:
кредиты Фонда на подготовку новых инвестиционных проектов предоставляются в размере, указанном в договоре, но не более в эквиваленте 5 млн. долл. США;
размер кредита Фонда на подготовку новых инвестиционных проектов может быть увеличен до эквивалента 10 млн. долл. США по проектам, финансирование подготовки которых осуществляется совместно с иностранными инвесторами;
основанием для выделения средств Фонда являются согласованное с отраслевым научно-техническим советом техническое задание, заключенный контракт на разработку предпроектной документации и выполнение изыскательских работ, прошедшие экспертизу в ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан»;
кредиты Фонда в соответствии с настоящим пунктом предоставляются по согласованию с Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям;
кредиты Фонда рефинансируются через обслуживающие банки и выделяются сроком на 5 лет, включая льготный период — 3 года, с процентной ставкой 2,25 процента годовых, включая маржу рефинансирующего банка в размере 0,25 процента годовых в период до пуска проекта в эксплуатацию;
кредиты и затраты по их обслуживанию включаются в стоимость проектов при утверждении технико-экономического обоснования и погашаются за счет доходов от реализации проектов, полученных после ввода объектов в эксплуатацию и средств Фонда в установленном порядке, от реализации проектной документаций инвесторам и доходов от общехозяйственной деятельности заемщика или средств АО «Узкимёсаноат».
9. Согласиться с предложением АО «Узкимёсаноат», Государственного комитета по инвестициям и Министерства экономики Республики Узбекистан о создании в сотрудничестве с Корейским исследовательским институтом химических технологий (KRICT) научно-исследовательского и проектного института — Центр химических технологий (далее — Центр) на базе ООО «Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии» и АО «Узкимёсаноатлойиха».
Государственному комитету по инвестициям, АО «Узкимёсаноат» и Министерству иностранных дел Республики Узбекистан обеспечить привлечение кредита Эксимбанка по линии EDCF (Республика Корея) в размере 50 млн. долл. США и грантовых средств для организации деятельности Центра.
АО «Узкимёсаноат» совместно с Государственным комитетом по инвестициям и Министерством финансов в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по организации деятельности Центра с определением источников финансирования его деятельности.
10. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить капитализацию дивидендов (за исключением дивидендов в размере 30 процентов, подлежащих направлению в Государственный бюджет Республики Узбекистан) по доле государства в уставных капиталах АО «Узкимёсаноат» и входящих в его состав хозяйственных обществ, начисляемых по итогам 2019 — 2021 годов, с условием их направления на финансирование инвестиционных проектов, в том числе погашение кредитов и займов, привлеченных для реализации инвестиционных проектов.
11. Согласиться с предложениями Министерства экономики, Министерства финансов, Центрального банка, Фонда, коммерческих банков и АО «Узкимёсаноат» о реструктуризации обязательств АО «Узкимёсаноат» и предприятий, входящих в его структуру, по кредитам Фонда и Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан согласно
приложению № 2
.
Министерству финансов Республики Узбекистан внести в ранее выданные государственные гарантии по обязательствам предприятий АО «Узкимёсаноат» изменения, вытекающие из настоящего постановления.
12. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан согласно
приложению № 3
.
13. АО «Узкимёсаноат» совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова, руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан З.Ш. Низомиддинова и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.С. Султанова.
Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ
г. Ташкент,
25 октября 2018 г.,
См.
предыдущую
редакцию.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
постановлению
Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2018 года № ПП-3983
«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по реализации основных направлений расширения и модернизации производственных мощностей, углубления переработки базовой продукции, рационального использования активов и внедрения современных методов управления в деятельность АО «Узкимёсаноат» в период 2019 — 2030 годы
№
Мероприятия
Стоимость проекта
и источники финансирования
Форма и механизм реализации
Срок исполнения
Ответственные исполнители
I. Инвестиционные проекты по расширению мощностей производства минеральных удобрений
1.
Производство аммиака, карбамида, сульфат аммония
и меламина на базе
АО «Самаркандкимё»
450 млн долл. США
1. Проведение маркетинговых исследований по проекту.
2. Подбор и оценка лицензиаров.
3. Проведение технического аудита АО «Самаркандкимё».
4. Выбор оптимальной конфигурации проекта.
5. Разработка Базового проектирования (FEED) и ТЭО проекта.
6. Подготовка и подписание ЕРС контракта (изыскательные работы и строительства).
7. Выполнение ранних строительных работ.
8. Поиск и привлечение финансирования для проекта.
9. Выполнение основных строительных работ.
апрель 2019 г.
апрель — июнь
2019 г.
июль 2019 г.
июль 2019 г.
август 2019 г.
— май 2020 г.
декабрь 2019 г.
—март 2020 г.
декабрь 2019 г.
— март 2020 г.
август 2019 г. —
август 2020 г.
март 2020 г. —
февраль 2023 г.
АО «Узкимёсаноат»
(
Темиров
)
2.
Организация производства азотной кислоты
на АО «Навоиазот»
216,6 млн долл. США
1. Приобретение и доставка технологического оборудования.
2. Проведение строительно-монтажных работ.
3. Подготовительные и пуско-наладочные работы.
4. Оформление акта рабочей комиссии по приемке объекта в эксплуатацию
в установленном порядке.
сентябрь 2019 г.
октябрь 2019 г.
декабрь 2019 г.
март 2020 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
АО «Навоиазот»
(Шарипов)
3.
Организация производства аммиака
и карбамида на АО «Навоиазот»
985,7 млн долл. США
1. Приобретение и доставка технологического оборудования.
2. Проведение строительно-монтажных работ.
3. Проведение пуско-наладочных работ и обеспечение начала производства.
4. Оформление акта рабочей комиссии по приемке объекта в эксплуатацию
в установленном порядке.
август 2019 г.
май 2020 г.
сентябрь 2020 г.
декабрь 2020 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
АО «Навоиазот»
(Шарипов)
4.
Модернизация производства фосфорных удобрений
на АО «Аммофос-Максам» — I этап
9,7 млн долл. США
1. Приобретение и доставка технологического оборудования.
2. Проведение строительно-монтажных работ.
3. Проведение пуско-наладочных работ и обеспечение начала производства.
июль 2019 г.
август 2019 г.
сентябрь 2019 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
АО «Аммофос-Максам»
(Ибрагимов)
5.
Организация производства сульфата калия
и других видов солей калия на ООО «Дехканабадский калийный завод»
61 млн долл. США
1. Разработка концепции проекта.
2. Поиск иностранных инвесторов, лицензиаров технологии и принятие решения по дальнейшей реализации проекта.
октябрь 2019 г.
январь 2020 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
ООО «Дехканабадский
калийный завод»
(Шерматов),
МИВТ (Умурзаков)
6.
Организация производства гранулированного хлористого калия на ООО «Дехканабадский
калийный завод»
15 млн долл. США
1. Разработка концепции проекта.
2. Поиск иностранных инвесторов, лицензиаров технологии и принятие решения по дальнейшей реализации проекта.
октябрь 2019 г.
январь 2020 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
ООО «Дехканабадский калийный завод»
(Шерматов),
МИВТ (
Умурзаков
)
7.
Реализация проекта по производству аммиака
и карбамида
в г. Янгиере Сырдарьинской области
600 млн долл. США
(источники определяются)
1. Разработка предварительной проектной документации.
2. Разработка, экспертиза и утверждение ТЭО проекта с определением источников финансирования и заключением контракта с генеральным подрядчиком с последующей экспертизой в установленном порядке.
3. Открытие финансирования.
4. Завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию.
июль 2019 г.
ноябрь 2019 г.
декабрь 2019 г.
декабрь 2022 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
МИВТ (
Умурзаков
)
,
Минэкономпром
(Ходжаев),
Асакабанк
(Сайдуллаев),
РПИ«Узинжиниринг»
(Уразаев)
8.
Производство фосфорных удобрений, серной кислоты, переработка фосфоритной руды
в Навоийской области
950 млн долл. США
1. Проведение дополнительных геологических изучений и определение лицензиаров технологий с разработкой концепции проекта на основе оценки (экспертизы) месторождений фосфорного сырья международной организацией.
2. Разработка предварительной проектной документации добывающего и перерабатывающего комплексов, производства фосфорных удобрений.
3. Поиск потенциальных иностранных инвесторов и кредиторов, с достижением соответствующих договоренностей по перерабатывающему комплексу и производству фосфорных удобрений.
4. Разработка, экспертиза и утверждение ТЭО проекта с определением источников финансирования.
5. Определение генерального подрядчика и заключение контракта с последующей экспертизой в установленном порядке.
6. Открытие финансирования и начало строительных работ.
7. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию.
октябрь 2019 г.
апрель 2020 г.
июль 2020 г.
октябрь 2020 г.
январь 2021 г.
февраль 2021 г.
июль 2024 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров)
, Госкомгеологии
(Исламов),
Минэкономпром
(Ходжаев),
МИВТ (
Умурзаков
)
,
хокимият Навоийской области
(Турсунов),
РПИ«Узинжиниринг»
(Уразаев)
9.
Модернизация производства аммиака и карбамида
на АО «Ферганаазот»
91 млн долл. США
1. Разработка, экспертиза и утверждение ТЭО проекта с определением источников финансирования за счет инвестиционных обязательств потенциального инвестора.
2. Определение генерального подрядчика и заключение с ним контракта с последующей его экспертизой в установленном порядке.
3. Открытие финансирования.
4. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию.
декабрь 2019 г.
март 2020 г.
май 2020 г.
декабрь 2023 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
АО «Ферганаазот»
(Салижанов),
МИВТ
(Умурзаков),
Минэкономпром
(Ходжаев),
РПИ«Узинжиниринг»
(Уразаев)
10.
Модернизация производства аммиачной селитры
и расширение неконцентрированной азотной кислоты
АО «Ферганаазот»
45 млн долл. США
1. Разработка, экспертиза и утверждение ТЭО проекта с определением источников финансирования за счет инвестиционных обязательств потенциального инвестора.
2. Определение генерального подрядчика и заключение с ним контракта с последующей его экспертизой в установленном порядке.
3. Открытие финансирования.
4. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию.
декабрь 2019 г.
март 2020 г.
май 2020 г.
декабрь 2023 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
АО «Ферганаазот»
(Салижанов),
МИВТ (
Умурзаков
)
,
Минэкономпром
(Ходжаев),
РПИ«Узинжиниринг»
(Уразаев)
11.
Модернизация производства фосфорных удобрений
на АО «Аммофос-Максам» II- этап
70 млн долл. США
1. Разработка концепции проекта с лицензиарами технологий и согласование условий реализации проекта с иностранным соучредителем АО «Аммофос-Максам» — компанией «Максам» (Испания).
2. Разработка, экспертиза и утверждение ТЭО проекта с определением источников финансирования.
3. Определение генерального подрядчика и заключение с ним контракта с последующей экспертизой в установленном порядке.
4. Открытие финансирования и начало строительных работ.
5. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию.
октябрь 2019 г.
март 2020 г.
июнь 2020 г.
июль 2020 г.
декабрь 2022 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
АО «Аммофос-Максам»
(Ибрагимов)
12.
Модернизация
и расширение производственных мощностей
АО «Кукон суперфосфат заводи»
и организация производства новых видов продукции
70 млн долл. США
1. Разработка ТЭО проекта.
2. Начало строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта.
3. Ввод первой фазы (доведение до 175 тыс. тн суперфосфата в физическом весе).
4. Ввод второй фазы (доведение до 350 тыс. тн суперфосфата в физическом весе).
5. Подготовка концепции дальнейшего развития общества и привлечение инвестиционных обязательств 2- этапа.
июль 2019 г.
июль 2020 г.
январь 2021 г.
декабрь 2021 г.
Агентство
по управлению госактивами (Жураев),
МИВТ (
Умурзаков
), хокимият Ферганской области (Ганиев),
иностранный
инвестор
II. Инвестиционные проекты по организации производства полимерной продукции
13.
Строительство комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола
на АО «Навоиазот»
500,1 млн долл. США
1. Окончание механической части монтажных работ.
2. Проведение пуско-наладочных работ.
3. Ввод объекта в эксплуатацию.
4. Оформление акта рабочей комиссии по приемке объекта в эксплуатацию
в установленном порядке.
июль 2019 г.
август 2019 г.
сентябрь 2019 г.
декабрь 2019 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
АО «Навоиазот»
(Шарипов)
14.
Организация производства БОПП-пленки
в СЭЗ «Джизак»
40 млн долл. США
1. Создание совместного предприятия.
2. Разработка бизнес плана проекта.
3. Определение генерального подрядчика и заключение с ним договора.
4. Привлечение кредита коммерческого банка для софинансирования узбекской доли проекта.
5. Открытие финансирования.
6. Начало строительно-монтажных работ.
7. Ввод объекта в эксплуатацию.
август 2019 г.
декабрь 2019 г.
март 2020 г.
май 2020 г.
июнь 2020 г.
август 2020 г.
декабрь 2021 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
АО «Жиззах пластмасса»
(Туракулов),
Узпромстройбанк
(Воитов),
хокимият Джизакской области
(Солиев)
,
Дирекция СЭЗ «Джизак»
(Зоиров)
15.
Производство олефинов
по технологии МТО
из 2 млрд куб. м природного газа
для дальнейшего производства ПЭТ, синтетических каучуков, химических волокон, полистирола, полим
�
ров и других нефтехимических продуктов совместно
с АО «Узбекнефтегаз»
6 500 млн долл. США
1. Создание совместной рабочей группы из числа специалистов АО «Узбекнефтегаз» и АО «Узкимесаноат».
2. Определение концепции реализации проекта с проведением бизнес форума
с потенциальными участниками проекта, лицензиарами, инвесторами, консультантами на предстоящей в мае 2019 г. международной нефтегазовой конференции в Ташкенте.
3. Разработка технологической конфигурации и определение мощностей по видам продукции по итогам рыночного изучения.
4. Разработка укрупненной финансово-экономической модели.
апрель 2019 г.
май 2019 г.
сентябрь 2019 г.
ноябрь 2019 г.
Минэнерго
(
Султанов
),
МИВТ
(
Умурзаков
),
Минэкономпром
(
Ходжаев
)
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров)
III. Инвестиционные проекты по расширению действующих и созданию новых видов химической продукции для отраслей экономики республики
16.
Организация производства ферросилиция
в Навоийской области
10 млн долл. США
1. Определение технологии производства и разработка бизнес плана.
2. Определение генерального подрядчика.
3. Определение источников финансирования, открытие финансирования и начало строительных работ.
4. Ввод объекта в эксплуатацию.
сентябрь 2019 г.
ноябрь 2019 г.
январь 2020 г.
август 2022 г.
АО «Навоиазот»
(Шарипов),
Госкомгеологии
(Исламов),
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров)
17.
Организация переработки
и утилизации отходов химического производства капролактам
3 млн долл. США
1. Безвозмездная передача отходов производства капролактам СП ООО «ECO TECН GROUP» на условиях:
получения соответствующих разрешений на строительство минизавода по утилизации и переработке отходов непосредственно на территории захоронителей отходов;
строительства минизавода по утилизации отходов за счет собственных средств покупателя в размере не менее 3 млн долл. США в соответствии с установленными нормами и требованиями для обеспечения безопасности переработки и утилизации отходов;
полного извлечения отходов производства капролактам из захоронителей с возвратом очищенных захоронителей от отходов производства капролактам на баланс АО «Максам-Чирчик» для дальнейшего использования;
создания не менее 70 новых рабочих мест;
принятия обязательств инвестором по осуществлению за счет собственных средств необходимых природоохранных мероприятий и действий по охране окружающей среды, а также ответственность за все возможные риски нанесения урона экологии и окружающей среды с возмещением ущерба.
2. Отвод земельного участка в Паркентском районе Ташкентской области, общей площадью 9,21 га для строительства минизавода.
апрель 2019 г.
май 2019 г.
Агентство по управлению государственными активами (
Жураев)
,
АО «Максам-Чирчик» (Сайдахмедов),
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров)
,
хокимият Ташкентской области
(Ибрагимов),
Госкомэкологии
(Кучкаров)
,
МИВТ (
Умурзаков
)
18.
Организация производства тиомочевины
на основе роданистого аммония
и полисульфида натрия
на базе АО «Навоиазот»
50 млн долл. США
1. Разработка ТЭО проекта.
2. Экспертиза и утверждение ТЭО проекта.
3. Создание совместного предприятия.
4. Определение источников финансирования, в том числе для софинансирования узбекской доли проекта.
5. Открытие финансирования и начало строительных работ.
6. Ввод объекта в эксплуатацию.
сентябрь 2019 г.
ноябрь 2019 г.
январь 2020 г.
март 2020 г.
июнь 2020 г.
декабрь 2022 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
АО «Навоиазот»
(Шарипов),
РПИ «Узинжиниринг»
(Уразаев),
Узпромстройбанк
(Воитов)
19.
Реализация проектов
на АО «Жиззах пластмасса»
по производству химических добавок
1,6 млн долл. США
1. Подготовка производственного помещения для размещения технологического оборудования по выпуску химических добавок.
2. Изготовление, поставка и монтаж оборудования по выпуску химических добавок.
3. Ввод объекта по выпуску химических добавок в эксплуатацию.
июнь 2019 г.
октябрь 2019 г.
декабрь 2019 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
АО «Жиззах пластмасса»
(Туракулов)
20.
Организация производства сухих циансолей на базе
АО «Навоиазот»
30 млн долл. США
1. Разработка ТЭО проекта.
2. Экспертиза и утверждение ТЭО проекта.
3. Создание совместного предприятия.
4. Определение источников финансирования, в том числе для софинансирования узбекской доли проекта.
5. Открытие финансирования и начало строительных работ.
6. Ввод объекта в эксплуатацию.
сентябрь 2019 г.
ноябрь 2019 г.
январь 2020 г.
апрель 2020 г.
июнь 2020 г.
июль 2023 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
АО «Навоиазот»
(Шарипов),
РПИ «Узинжиниринг»
(Уразаев)
Узпромстройбанк
(Воитов)
21.
Организация производства химических средств защиты растений
в Навоийской области
5 млн долл. США
1. Разработка концепции проекта.
2. Поиск иностранных инвесторов, лицензиаров технологии и принятие решения по дальнейшей реализации проекта.
октябрь 2019 г.
март 2020 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров)
,
МИВТ (
Умурзаков
)
22.
Производство легковых, грузовых
и автобусных шин, конвейерной ленты
и прочих резинотехнических изделий на Резинотехническом заводе в СЭЗ «Ангрен» (II-этап)
200 млн долл. США
1. Проведение маркетинговых исследований, разработка предварительной проектной документации проекта.
2. Поиск иностранных инвесторов и лицензиаров технологии с достижением соответствующих соглашений.
3. Определение источников финансирования проекта и принятие решения по дальнейшей реализации проекта.
декабрь 2019 г.
март 2020 г.
май 2020 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
ООО «Биринчи резинотехника заводи»
(Тиллаев),
МИВТ (
Умурзаков
)
,
АО «Узкимёсаноат-лойиха»
(Абдуллаев)
23.
Производство синтетических моющих средств
на основе ЛАБ
58,6 млн долл. США
1. Разработка концепции проекта.
2. Поиск иностранных инвесторов, лицензиаров технологии и принятие решения по дальнейшей реализации проекта.
октябрь 2019 г.
март 2020 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
МИВТ (
Умурзаков
)
24.
Организация производства текстильного корда на территории
СЭЗ «Ангрен»
20 млн долл. США
1. Разработка концепции проекта.
2. Поиск иностранных инвесторов, лицензиаров технологии и принятие решения по дальнейшей реализации проекта.
октябрь 2019 г.
март 2020 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
МИВТ (
Умурзаков
)
,
хокимият Ташкентской области
(Ибрагимов)
25.
Организация производства технического углерода
на территории
СЭЗ «Ангрен»
100 млн долл. США
1. Разработка концепции проекта.
2. Поиск иностранных инвесторов, лицензиаров технологии и принятие решения по дальнейшей реализации проекта.
октябрь 2019 г.
март 2020 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
МИВТ (
Умурзаков
)
,
хокимият Ташкентской области
(Ибрагимов)
26.
Расширение действующего производства кальцинированной соды и организация производства других видов продукции на ООО «Кунградский содовый завод»
180 млн долл. США
1. Согласование и утверждение совместно с иностранным инвестором сетевого графика реализации проекта.
2. Проработка условий привлечения иностранных инвестиций с инвестором
и финансовыми институтами.
август 2019 г.
декабрь 2019 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
МИВТ (
Умурзаков
)
27.
Организация производства каустической соды
и хлора
для производства ПВХ
213 млн долл. США
1. Разработка концепции проекта.
2. Поиск иностранных инвесторов, лицензиаров технологии и принятие решения по дальнейшей реализации проекта.
октябрь 2019 г.
март 2020 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
МИВТ (
Умурзаков
)
28.
Производство пероксида водорода
25 млн долл. США
1. Разработка концепции проекта.
2. Поиск иностранных инвесторов, лицензиаров технологии и принятие решения по дальнейшей реализации проекта.
октябрь 2019 г.
март 2020 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
МИВТ (
Умурзаков
)
29.
Организация производства широкой линейки продукции на базе метанола
АО «Навоиазот»
435 млн долл. США
1. Проведение маркетинговых исследований, разработка предварительной проектной документации проекта.
2. Поиск иностранных инвесторов и лицензиаров технологии с достижением соответствующих соглашений.
3. Определение источников финансирования проекта и принятие решения по дальнейшей реализации проекта.
октябрь 2019 г.
декабрь 2019 г.
февраль 2020 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
МИВТ (
Умурзаков
),
АО «Узкимёсаноат-лойиха»
(Абдуллаев)
30.
Увеличение мощностей действующих производств
и организация новых видов продукции малотоннажной химии на базе
АО «Ферганаазот»
12,2 млн долл. США
1. Разработка бизнес плана по расширению и организации новой малотоннажной химической продукции.
2. Определение источников финансирования проекта.
3. Закупка оборудования и строительно-монтажные работы.
4. Поэтапный ввод объектов в эксплуатацию
июнь 2019 г.
декабрь 2019 г.
декабрь 2020 г.
март 2021 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
АО «Ферганаазот»
(Салижанов)
31.
Организация производства катализаторов
125 млн долл. США
1. Разработка концепции проекта.
2. Поиск иностранных инвесторов, лицензиаров технологии и принятие решения по дальнейшей реализации проекта.
октябрь 2019 г.
март 2020 г.
АО «Узкимёсаноат»
(Темиров),
МИВТ (
Умурзаков
)
Общая стоимость реализуемых проектов — 12 073,0 млн долл. США.
Примечания:
1. В механизмы и сроки реализации мероприятий настоящей «Дорожной карты» могут быть внесены корректировки по согласованию с Кабинетом Министров Республики Узбекистан по результатам проработки условий реализации инвестиционных проектов с инвесторами.
2. В параметры проектов могут быть внесены изменения по мере разработки ПТЭО/ТЭО проектов.
(приложение № 1 в редакции
постановления
Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2019 года № ПП-4256 — Национальная база данных законодательства, 04.04.2019 г., № 07/19/4265/2883)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
постановлению
Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2018 года № ПП-3983
ПЕРЕЧЕНЬ
реструктуризируемых кредитов Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан и Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, предоставленных для софинансирования инвестиционных проектов АО «Узкимёсаноат», без продления сроков окончательных платежей, с соответствующей реструктуризацией обязательств рефинансирующих банков
в млн. долл. США
№
Наименование инвестиционных проектов
Общая сумма кредита,
из нее
Сумма основного долга
*
сумма оформленного кредита
сумма выбранного кредита
всего
из нее
2019 г
.
2020 г
.
АКБ «Узпромстройбанк»
1.
Строительство Дехканабадского завода калийных удобрений (I этап)
61,7
61,7
26,0
13,0
13,0
2.
Расширение производственных мощностей ДЗКУ (II этап)
128,1
106,4
64,0
32,0
32,0
3.
Организация производства азотной кислоты на АО «Навоиазот»
75,5
75,5
20,6
10,3
10,3
АКБ «Асака»
4.
Строительство комплекса производств поливинилхлорида, каустической соды и метанола на базе АО «Навоиазот»
69,1
69,1
18,6
9,3
9,3
5.
Организация производства аммиака и карбамида на АО «Навоиазот»
320,0
336,9
32,2
-
32,2
6.
Организация производства конвейерных лент, сельскохозяйственных
и автомобильных шин на территории СИЗ «Ангрен»
27,6
25,5
8,5
4,25
4,25
Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан
7.
Завершение строительства комплекса по производству аммиачной селитры и азотной кислоты (АО «Ферганаазот» кредитный договор б/н от 03.07.2001 г.)
56,6
56,6
26,06
13,03
13,03
ВСЕГО
738,6
731,7
195,96
81,88
114,08
Примечание: отсрочка процентов осуществляется только по кредиту Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к
постановлению
Президента Республики Узбекистан от 25 октября 2018 года № ПП-3983
Изменения и дополнения, вносимые в некоторые решения Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан
См.
предыдущую
редакцию.
(пункт 1 утратил силу
Указом
Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2020 года № УП-5968 — Национальная база данных законодательства, 19.03.2020 г., № 06/20/5968/0331)
2.
Приложение № 4
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 23 августа 2017 года №ПП-3236 «О программе развития химической промышленности на 2017 — 2021 годы» признать утратившим силу.
См.
предыдущую
редакцию.
(пункт 3 утратил силу
Указом
Президента Республики Узбекистан от 18 марта 2020 года № УП-5968 — Национальная база данных законодательства, 19.03.2020 г., № 06/20/5968/0331)
4. Из
приложения
к постановлению Президента Республики Узбекистан от 6 августа 2018 года № ПП-3900 «О мерах по дальнейшему расширению и углублению партнерства с Европейским банком реконструкции и развития» позицию 30 исключить.
5. В
постановлении
Кабинета Министров от 27 февраля 2017 года № 110 «О мерах по дальнейшему расширению производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции в свободных экономических зонах Республики Узбекистан:
а) раздел «АО «Узкимёсаноат»» дополнить позициями 16
и 16
следующего содержания:
«
.
Организация производства различных видов лакокрасочной продукции
4-квартал 2021 г.
10 тыс. тонн
4,0
3,0
1,0
УзПСБ
СЭЗ «Навои»
.
Организация производства БОПП пленки.
4-квартал 2022 г.
20 тыс. тонн
40,0
24,0
6,0
10,0
УзПСБ
СЭЗ «Джизак»
»;
б) из приложения № 1 позиции 17, 18, 19 и 20 исключить.
6. В
абзаце третьем
пункта 4 и
пункте 6
постановления Кабинета Министров от 2 августа 2017 года № 576 «О дополнительных мерах по завершению строительства горнодобывающего комплекса в рамках инвестиционного проекта «Расширение производственных мощностей Дехканабадского завода калийных удобрений (II этап)»» слова «1 сентября 2018 года» заменить словами «1 января 2020 года».
(Национальная база данных законодательства, 27.10.2018 г., № 07/18/3983/2106; 04.04.2019 г., № 07/19/4265/2883; 19.03.2020 г., № 06/20/5968/0331)