九州新幹線 (長崎ルート)

九州新幹線 > 九州新幹線 (長崎ルート) 九州新幹線（長崎ルート）（きゅうしゅうしんかんせん ながさきルート）は、福岡市と鹿児島市・長崎市を結ぶ整備新幹線計画（九州新幹線）のうち、福岡市（博多駅）と長崎市（長崎駅）を結ぶルートを指す。 九州新幹線（長崎ルート）は1972年（昭和47年）12月12日、全国新幹線鉄道整備法第4条第1項の規定による『建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画』（昭和47年運輸省告示第466号）により告示され、1973年（昭和48年）11月13日に整備計画が決定された5路線（いわゆる整備新幹線）の路線の一つである。整備計画決定以降もルートや整備方式などをめぐって様々な曲折があり着工には至っていなかったが、上下分離方式により並行在来線をJR九州から経営分離しない方針が示されたため、2008年に武雄温泉駅 - 諫早駅間が着工された。その後、新鳥栖駅 - 武雄温泉駅間は在来線を活用し、軌間の異なる在来線（狭軌）と新幹線（標準軌）を直通できる軌間可変電車（フリーゲージトレイン、FGT）を導入する方針が決定され、2012年には諫早駅 - 長崎駅間が着工された。武雄温泉駅 - 長崎駅間は2022年度内に開業予定である。当初の計画よりフリーゲージトレインの開発が難航し2022年の開業に間に合わないため、2022年の暫定開業時点では武雄温泉駅で在来線と新幹線の対面乗り換え方式がとられる予定である。さらに、運営予定者の九州旅客鉄道（JR九州）が車両や保守費用が割高なフリーゲージトレインの導入を断念し、全線フル規格での建設を求める方針を示した。このような状況を踏まえて、2018年時点で未着工であり九州新幹線（鹿児島ルート）との分岐点である新鳥栖 - 武雄温泉間の整備方式について、フル規格新幹線やミニ新幹線方式も含めた整備方式の検討が行われている。 国の整備計画では「九州新幹線（長崎ルート）」という名称だが、建設を行う鉄道・運輸機構や地元の長崎県、佐賀県は長崎ルートではなく「九州新幹線（西九州ルート）」という呼称を使用している。 計画時から「長崎ルート」と呼ばれてきたが、2005年（平成17年）10月に佐賀県・長崎県は独自に「西九州ルート」へと名称を変更した。これは「長崎ルート」表記だと長崎県がことさら強調されるため、同じく影響を受ける佐賀県民に配慮する形で名付けられたものである。JR九州も自主的にこれに対応し、「長崎ルート」の名称は併記される形となった。政府・与党・法令上の名称は引き続き「長崎ルート」の呼称を用いている。 「九州新幹線」という呼称で既に営業している鹿児島ルートと区別するために「長崎新幹線」とも呼ばれることがあるが、マスコミによっては本来の呼称である「九州新幹線」を用いる例も見られる。例えばテレビではNHK佐賀放送局は「九州新幹線長崎ルート」をそのまま使用しているのに対し、地元唯一の民放テレビ局であるサガテレビは「九州新幹線西九州ルート」を使用する。また、地元紙の佐賀新聞社は「九州新幹線長崎ルート」、ブロック紙の西日本新聞は「九州新幹線西九州ルート」と分かれている。 営業主体：九州旅客鉄道 建設主体：鉄道建設・運輸施設整備支援機構 軌間：武雄温泉駅 - 長崎駅：1,435mm（標準軌） 電化方式：武雄温泉駅 - 長崎駅：交流25,000V (60Hz) 車両基地：長崎県大村市の竹松町・沖田町付近に建設予定 2018年3月時点で新鳥栖駅 - 武雄温泉駅間の整備方式は検討中。（後述） 2022年度内に武雄温泉駅で在来線とフル規格新幹線の対面乗り換え方式による暫定開業予定。 JRの路線名は、その駅に接続する予定の正式路線名のみを記す。 佐賀県 下西山トンネル 長さ：145m 武雄トンネル 長さ：1,380m 内田トンネル 長さ：88m 第1袴野トンネル 長さ：100m 第2袴野トンネル 長さ：90m 宇土手トンネル 長さ：75m 大草野トンネル 長さ：598m 三坂トンネル 長さ：1,400m 俵坂トンネル 長さ：5,705m 長崎県 三ノ瀬トンネル 長さ：885m 彼杵トンネル 長さ：2,075m 塩鶴トンネル 長さ：345m 千綿トンネル 長さ：1,632m 清水トンネル 長さ：972m 江ノ串トンネル 長さ：1,351m 松原トンネル 長さ：335m 木場トンネル 長さ：2,885m 第1岩松トンネル 長さ：200m 第2岩松トンネル 長さ：281m 第3岩松トンネル 長さ：708m 鈴田トンネル 長さ：1,758m 第1本明トンネル 長さ：788m 第2本明トンネル 長さ：310m 諫早トンネル 長さ：250m 第1平山トンネル 長さ：210m 第2平山トンネル 長さ：230m 第3平山トンネル 長さ：582m 久山トンネル 長さ：4,980m 経ヶ岳トンネル 長さ：1,940m 平間トンネル 長さ：980m 新長崎トンネル 長さ：7,400m 佐賀県 下西山架道橋 長さ：183m 袴野架道橋 長さ：152m 塩田川橋梁 長さ：140m 長崎県 彼杵川橋梁 長さ：110m 中尾川橋梁 長さ：120m 千綿川橋梁 長さ：213m 餅の浜川橋梁 長さ：135m 変配川橋梁 長さ：142m よし川橋梁 長さ：140m 郡川橋梁 長さ：164m 第2明川橋梁 長さ：285m 栄田線路橋 長さ：181m 宇都架道橋 長さ：104m 東大川橋梁 長さ：150m 八郎川橋梁 長さ：190m 八千代線路橋 長さ：194m 九州新幹線のうち福岡市・長崎市の区間は1972年（昭和47年）12月12日、全国新幹線鉄道整備法第4条第1項の規定による『建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画』（昭和47年運輸省告示第466号）により告示された。その後、1973年（昭和48年）11月13日に東北新幹線（盛岡市・青森市）、北海道新幹線（青森市・札幌市）、北陸新幹線（東京都・大阪市）、九州新幹線（福岡市・鹿児島市）とともに整備計画が決定された。この整備計画において現在の九州新幹線（福岡市・長崎市）は主要な経過地として「佐賀市附近」、その他「九州新幹線（福岡市・鹿児島市）と筑紫平野で分岐するものとし、福岡市・分岐点間は共用する。」とされた。1985年（昭和60年）に国鉄は博多 - 長崎間の（早岐経由）ルートを公表した。 1987年（昭和62年）、JR九州は「早岐経由では、全額公的負担で整備しても収支改善効果は現れない」との意見表明を行った。その後、1992年（平成4年）2月にJR九州は、長崎本線肥前山口 - 諌早間の経営分離を前提に、構造物は新幹線規格で建設するが、軌間は在来線と同じ狭軌で整備する新幹線鉄道規格新線（スーパー特急方式）での収支試算結果を公表した。同年6月には短絡ルートの通過地点となる佐賀県嬉野町が「九州新幹線長崎ルート『嬉野温泉駅』設置に関する陳情」を提出した。 一方、新幹線の恩恵を受けにくく、長崎本線が並行在来線としてJR九州から経営分離されることを懸念した有明海沿いの鹿島市、江北町、福富町、白石町、有明町、塩田町、嬉野町、太良町が「JR長崎本線経営分離に関する要望書」を提出し、長崎本線の肥前山口駅 - 諫早駅が経営分離の対象にしないことを求めた。同年8月には江北町が江北町「九州新幹線長崎ルートの新整備案の早期実現とJR肥前山口駅への停車について」の陳情書を提出し、長崎本線・佐世保線の分岐駅である肥前山口駅を九州新幹線長崎ルートの停車駅にするよう求めた。 1998年（平成10年）1月21日の政府・与党整備新幹線検討委員会における検討結果において、その他の区間として「（略）及び九州新幹線（長崎ルート）武雄温泉・新大村間については、需要予測や収支採算性の見通し等の基本条件の確認作業を行うに当たって必要となる、駅・ルート公表を速やかに行い、引き続き環境影響評価に着手するとともに、（略）及び九州新幹線（長崎ルート）長崎駅における駅部調査を開始する。」とされた。同年2月3日に日本鉄道建設公団は武雄温泉 - 新大村（仮称）間の駅・ルートを公表した。 2000年（平成12年）12月18日の「整備新幹線の取扱いについて」政府・与党申し合わせの中で、九州新幹線については鹿児島ルートの全線をフル化し、今後概ね12年後の完成を目指す交通結節点として新島栖駅の整備を行うこと、長崎ルートの武雄温泉 - 長崎間は環境影響評価終了後工事実施計画の認可申請を行うことが示された。 2002年（平成14年）1月8日に日本鉄道建設公団が武雄温泉 - 新大村（仮称）間および新大村（仮称） - 長崎間の環境影響評価書を佐賀県知事へ提出し、同日に武雄温泉 - 長崎間の工事実施計画をスーパー特急方式で認可申請した。 肥前山口駅 - 肥前鹿島駅を上下分離方式によりJR九州が運営することや長崎県の応分の負担といった提案などの状況変化を踏まえ、2004年（平成16年）12月9日に佐賀県知事は並行在来線の経営分離はやむを得ないとの判断を表明、12月16日に「整備新幹線の取扱いについて」政府・与党申し合わせが公表された。この中で九州新幹線（長崎ルート）については「並行在来線区間の運営のあり方については、長崎県の協力を得ながら佐賀県において検討を行うこととし、速やかに結論を出すこととする。調整が整った場合には、着工する。その際、軌間可変電車方式による整備を目指す。 長崎駅部の調査を行う」とされた。この時点では佐賀県内のすべての沿線自治体からの同意が得られているわけではなかった。九州新幹線（長崎ルート）には平成17年度から毎年度10億円の予算が計上されていたが、着工の条件である並行在来線の経営分離の同意が得られていなかったため、着工には至っていなかった。その後、2005年（平成17年）12月に白石町が、2006年（平成18年）2月に太良町、同年3月に江北町が並行在来線の経営分離に同意した。2007年（平成19年）12月16日に佐賀県、長崎県、JR九州の三者は、1. JR九州は肥前山口駅 - 諫早駅の全区間を経営分離せず、上下分離方式により新幹線開業後20年間運行を維持する。2. JR九州は線路等の設備の修繕を行った上で、佐賀県・長崎県に14億円で資産譲渡を行う。という合意に達した。これにより2008年（平成20年）3月5日に政府・与党ワーキンググループにおいて、着工の基本条件が満たされたことが確認された。これを受けて3月19日に鉄道・運輸機構は九州新幹線西九州ルート（武雄温泉～諫早間）の工事実施計画を認可申請、3月26日に暫定整備認可された。同年4月28日には起工式が行われた。 2011年（平成23年）12月26日に「整備新幹線の取扱いについて（政府・与党確認事項）」が公表され、九州新幹線武雄温泉・長崎間については想定完成・開業時期を「武雄温泉・長崎間を一体として、諫早・長崎間の着工から概ね１０年後」とし、「（注）現在建設中の武雄温泉・諫早間と新たな区間である諫早・長崎間を、一体的な事業（佐世保線肥前山口・武雄温泉間の複線化事業を含む。）として扱い、軌間可変電車方式（標準軌）により整備する。」という方針が示された。その後、2012年（平成24年）6月12日に九州新幹線武雄温泉・長崎間の認可申請（フル規格）が行われ、6月29日に認可された。 2014年10月からフリーゲージトレインの3モード耐久走行試験が開始されたが、約3万km走行した時点で不具合が発生し12月に試験が一時休止された。2015年（平成27年）1月14日に「整備新幹線の取扱いについて」が公表され、整備新幹線の新規開業区間の貸付料収入を財源に北海道新幹線（新函館北斗 - 札幌間）、北陸新幹線（金沢 - 敦賀間）、及び九州新幹線（武雄温泉 - 長崎間）の完成・開業時期を前倒しする方針が示された。この中で九州新幹線（武雄温泉 - 長崎間）は「フリーゲージトレインの技術開発を推進し、完成・開業時期を平成34年度から可能な限り前倒しする。」とされた。しかし、フリーゲージトレインの開発方針が不透明となったことから、2016年（平成28年）3月29日の与党整備新幹線PT検討委員会、国土交通省、鉄道・運輸機構、長崎県、佐賀県、JR九州の6者による「九州新幹線（西九州ルート）の開業のあり方に係る合意」が発表された。この合意では、武雄温泉 - 長崎間が完成する2022年度にこの区間にフル規格車両を投入し、博多 - 武雄温泉間を走行する在来線特急との対面乗換方式により開業すること。および、これに関わる施設は整備新幹線スキームで整備すること。佐世保線肥前山口 - 武雄温泉間の複線化事業を整備新幹線スキームで段階的に行い、2022年度の開業時までに大町 - 高橋間の複線化を行うことなどが示された。 2017年（平成29年）7月25日、JR九州の青柳俊彦社長は、「フリーゲージトレインによる運営は困難」だとして、長崎新幹線へのフリーゲージトレイン導入を断念すると発表。一般の新幹線より車両関連費が2倍前後かかり、全面導入すればJRにとっては年間約50億円の負担増につながると試算されたため「前提である収支採算性が成り立たない」とし、また安全性も「まだ確立できていない状態」であることを理由に述べた。同時に、博多 - 長崎間の全線フル規格での整備を求める考えも示した。 上述のように、フリーゲージトレインの採用が断念されたことを受けて、武雄温泉以東の整備方式について再検討が行われているが、利便性・速達性が向上するとしてフル規格（標準軌新線）による整備を求める長崎県と、フリーゲージトレインに比べて費用負担が増大することや、並行在来線問題の懸念から、県内のフル規格整備に反対する佐賀県との間で対立が生じている。 2018年（平成30年）3月30日、国土交通省は同日開催された与党整備新幹線建設推進プロジェクトチーム九州新幹線（西九州ルート）検討委員会にて、「九州新幹線（西九州ルート）の整備のあり方について（比較検討結果）」を報告すると同時に、対面乗換開業時・FGT・ミニ新幹線（単線並列と複線三線軌の2パターン）・全線フル規格の場合の所要時間の試算をそれぞれ公表した。 ^ 費用、工期等は、今後の精査、関係者間の調整により、変更となる可能性がある。 ^ 単線で列車運行しながら施工した場合。工事期間中、列車の所要時間の増加や本数の減少などの影響がある。工事期間中に列車影響が生じないよう、仮線設置により列車を通常通り複線で運行しながら施工した場合の投資効果は、単線並列2.1、複線三線軌2.0となる。 ^ FGTの場合はアプローチ線等が整備の対象となる。 ^ FGTによる整備以降に必要となる費用。価格は2017年（平成29年）4月時点のもの。 ^ フル規格、ミニ新幹線の整備は、環境影響評価手続きを考慮し、2023年（平成35年）度着工を想定。FGTについては、2019年（平成31年）度着工を想定。なお、FGTについては、今後、耐久性の確認等が必要となり、技術開発が全て順調に推移したとしても、導入は早くとも2027年（平成39年）度半ばとなる見込み。ただし、JR九州は、技術評価委員会の評価結果を踏まえ、コスト面で収支採算性が成り立たないため、西九州ルートへの導入は困難と表明している。 ^ 各区間の最速達タイプによる時分を表記。所要時間は、需要予測等のための想定であり、開業後の運行ダイヤは営業主体が決定する。 ^ a b c d 単線区間での行き違い時間を含む。 ^ 新鳥栖 - 武雄温泉間について、2022年（平成34年）度の対面乗換方式での開業からの費用を用いて、山陽新幹線（新大阪駅）への乗り入れのための新たな取組みが実現した場合の便益を考慮して算出（新たな取組みに要する費用は含んでいない）。 ^ 現行（在来線特急）と整備後の収支を比較して算出したものであり、貸付料計算の参考になる。 この比較案を元に、佐賀県は全線フル規格で整備した場合の負担額について独自に試算。国の交付金措置等を考慮しない歳出予算ベースで約2400億円と、佐賀県よりも利便性が向上する長崎県の負担割合（約1000億円）を上回り、ルールどおりであれば佐賀県の負担が大きすぎるとの見解を示した。佐賀県の試算に対し、与党プロジェクトチームでは佐賀県の求める「追加負担ゼロ」は現実的ではないとしつつ、JR九州との貸付料交渉と長崎県による協力により、佐賀県の負担をどれだけ減らせるか検討した上で佐賀県に提案する予定であるとしている。2018年7月19日に行われた与党整備新幹線建設推進プロジェクトチーム九州新幹線（西九州ルート）検討委員会の会合で、フリーゲージトレインの導入を正式断念する一方で、2018年夏までに一定の結論を出すとしていた全線フル規格かミニ新幹線方式かの整備方法決定について、佐賀県の財政面での見解を受けて、結論を先送りすることを決めた。 1964年（昭和39年） 3月23日：日本鉄道建設公団発足。 10月1日：東海道新幹線 東京 - 新大阪間開業。 1967年（昭和42年）7月：日本国有鉄道（国鉄）が全国新幹線網構想を発表。 1969年（昭和44年）5月30日：新全国総合開発計画決定。 1970年（昭和45年）5月18日：全国新幹線鉄道整備法公布。 1972年（昭和47年） 3月15日：山陽新幹線 新大阪 - 岡山間開業。 12月12日：昭和47年告示第466号により、九州新幹線長崎ルート 福岡市 - 長崎市間の基本計画公示。 1973年（昭和48年） 10月17日：第60回鉄道建設審議会において、運輸大臣から諮問された東北、北海道、北陸、九州および長崎新幹線の建設に関する整備計画を定めることの諮問について、適当と認める答申を行う。 11月13日：国が九州新幹線長崎ルート（福岡市 - 長崎市間）を含む整備新幹線5線の整備計画決定および建設指示。 1975年（昭和50年）3月10日：山陽新幹線 岡山 - 博多間開業。 1978年（昭和53年） 10月3日：新幹線整備関係閣僚会議において、九州新幹線長崎ルート 福岡市 - 長崎市間を含む整備新幹線5線の具体的実施計画決定。 10月19日：武雄市で長崎新幹線武雄駅実現期成会設立。 1979年（昭和54年）1月23日：新幹線整備関係閣僚会議において、九州新幹線長崎ルート 福岡市 - 長崎市間を含む整備新幹線5線に関する環境影響評価指針が了承される。 1981年（昭和56年）6月12日：全国新幹線鉄道整備法改正。建設費の地元負担が可能とされる。 1982年（昭和57年）9月24日：臨時行政調査会第三次答申にて、財政赤字の拡大、国鉄の経営悪化を理由に整備新幹線の建設計画凍結を閣議決定。 1985年（昭和60年）1月22日：国鉄が博多 - 長崎間（早岐経由）ルートを公表（フル規格）。 1986年（昭和61年）9月12日：日本鉄道建設公団が博多 - 長崎間（早岐経由）ルートの環境影響評価報告書案を公表（フル規格）。 1987年（昭和62年） 1月30日：整備新幹線建設計画凍結の一部解除を閣議決定。 1987年（昭和62年） 4月1日：国鉄分割民営化に伴い、JR各社および新幹線鉄道保有機構発足。九州新幹線は鹿児島ルート・長崎ルート共に九州旅客鉄道（JR九州）の管轄とされる。 10月：長崎市・佐賀市に着工準備作業所設置。 12月16日：JR九州が「早岐経由では、全額公的負担で整備しても収支改善効果は現れない」と意見表明。 1988年（昭和63年） 8月11日：運輸省が整備新幹線の暫定整備案を発表する。政府・与党申し合わせにより、整備新幹線着工優先順位決定。本ルートは含まれず。 1989年（平成元年）1月：整備新幹線の旧財源スキーム策定。 1990年（平成2年） 4月1日：西日本旅客鉄道（JR西日本）博多南線 博多 - 博多南間開業。 12月24日：政府・与党申し合わせで、並行在来線をJRから経営分離することを明記。 1991年（平成3年）10月1日：新幹線鉄道保有機構が解散し、鉄道整備基金設立。 1992年（平成4年） 2月24日：JR九州が、長崎本線肥前山口 - 諌早間の経営分離を前提に、スーパー特急方式（短絡ルート）での収支試算結果を公表。 6月3日：嬉野町が「九州新幹線長崎ルート『嬉野温泉駅』設置に関する陳情」を提出。 6月19日：運輸政策審議会が、「五大都市（東京、大阪、名古屋、札幌、および福岡）から地方主要都市までを概ね3時間程度で結ぶ」とする答申を発表。 6月24日：鹿島市、江北町、福富町、白石町、有明町、塩田町、嬉野町、太良町がJR長崎本線経営分離に関する要望書提出。 8月19日：江北町が「九州新幹線長崎ルートの新整備案の早期実現とJR肥前山口駅への停車について」の陳情書提出。 11月25日：九州新幹線長崎ルート建設促進連絡協議会（6者）申合せ。短絡ルート（武雄市から諌早市・大村市を経由して長崎市に至るルート）によるスーパー特急方式を地元案として合意。 1994年（平成6年） 2月8日：非自民連立政権の政府・与党が新規着工凍結の申し合わせ。本ルートの構想維持を明記。 9月：自社さ連立政権の政府・与党に整備新幹線検討委員会を設立。 12月19日：自社さ連立政権の政府・与党が再度新規着工凍結の申し合わせ。 1995年（平成7年）2月13日：鳥栖市九州新幹線建設等促進期成会設立。 1996年（平成8年） 6月15日：嬉野町で新幹線嬉野温泉駅設置促進期成会設立。 11月28日：JR九州が経営分離希望区間（長崎本線肥前山口 - 諌早間）を表明。 12月25日：政府・与党合意により、整備新幹線の新財源スキーム、新規着工区間など決定。九州新幹線長崎ルートのうち、武雄温泉 - 大村間のスーパー特急方式による駅・ルート公表および環境影響評価、武雄温泉 - 長崎間の工事実施計画認可申請、県境トンネル難工事推進事業、長崎駅部調査が決定。上下分離方式により、JRは受益の範囲を限度とした貸付料を支払うこととされる。 1997年（平成9年） 5月：全国新幹線鉄道整備法改正（財源スキームの見直し）。 10月1日：鉄道整備基金が船舶整備公団と統合し、運輸施設整備事業団設立。 1998年（平成10年） 1月21日：政府・与党が整備新幹線検討委員会の検討結果を公表。従来の整備計画として、九州新幹線（博多 - 長崎間）の維持を確認。武雄温泉 - 新大村（仮称）間の駅・ルート公表を速やかに行い、引き続き環境影響評価に着手するとともに、長崎駅の駅部調査を開始することが決定。 2月3日：日本鉄道建設公団が武雄温泉 - 新大村（仮称）間の駅・ルートを公表。短絡ルート、嬉野温泉駅の設置が決定。 5月：長崎駅駅部構想調査開始。 10月：武雄温泉 - 新大村（仮称）間の環境影響評価着手。 1999年（平成11年）9月：自自連立政権与党が建設見直し案。鹿児島ルートとの分岐駅として新鳥栖駅を設置、武雄温泉 - 新大村のスーパー特急方式での早期着工、着工後15年での整備目標、フリーゲージトレインの活用の検討、が盛り込まれる。 2000年（平成12年） 3月：長崎駅部構想調査委員会取りまとめ報告。駅位置、規模の大枠決定。 11月：環境影響評価準備書に対する知事意見の提出。 12月18日：整備新幹線検討委員会による政府・与党申し合わせ。武雄温泉 - 長崎間について環境影響評価終了後に工事実施計画の認可申請を行うこと、鹿児島ルートと長崎ルートの交通結節点として、新島栖駅の整備を行うことが決定。今回着工しない区間は東北新幹線 盛岡 - 八戸間および九州新幹線鹿児島ルート 新八代 - 西鹿児島間の両区間の完成後に見直すとされた。 2001年（平成13年）12月：武雄温泉 - 長崎間をスーパー特急方式で整備する暫定整備計画を決定。 2002年（平成14年）1月8日：日本鉄道建設公団が武雄温泉 - 新大村（仮称）間および新大村（仮称） - 長崎間の環境影響評価書を佐賀県知事へ提出。武雄温泉 - 長崎間の工事実施計画を、スーパー特急方式で認可申請。 2003年（平成15年） 10月1日：運輸施設整備事業団と日本鉄道建設公団が統合し、鉄道建設・運輸施設整備支援機構設立。 12月1日：JR九州新幹線鉄道事業部発足。川内新幹線車両センター内総合事務所に本所を設置。 12月：整備新幹線の取扱いについて、政府・与党合意。 2004年（平成16年） 3月13日：鹿児島ルート新八代 - 鹿児島中央間開業。 3月26日：新幹線嬉野温泉駅建設促進期成会（旧新幹線嬉野温泉駅設置促進期成会）が、「九州新幹線長崎ルート早期実現に関する要望」を提出。 6月10日：与党整備新幹線建設促進プロジェクトチームの合意により、長崎ルート武雄温泉 - 諫早間をスーパー特急方式で着工することが決定。 12月9日：佐賀県知事が、「並行在来線の経営分離はやむを得ない」との判断を表明し、国に回答。 12月16日：政府・与党検討委員会の検討結果（政府・与党申し合わせ）により、新たな財源スキーム（既設新幹線譲渡収入の前倒し活用など）および着工区間が決定。並行在来線に関する地元自治体の同意を条件として、武雄温泉 - 諫早間のスーパー特急方式での着工を決定。フリーゲージトレインも視野に入れるものとされる。また、長崎駅部の調査を行うこととされる。 12月21日：2005年（平成17年）度国予算財務省内示。九州新幹線長崎ルート 武雄温泉 - 諌早間に10億円の事業費が配分される。 2005年（平成17年） 3月14日：武雄市議会が九州新幹線長崎ルート早期着工実現に関する意見書を提出。 3月17日：九州新幹線長崎ルート建設促進期成会（旧長崎新幹線武雄温泉駅実現期成会）が「九州新幹線長崎ルートの早期着工に関する要望書」を提出。 3月24日：嬉野町議会が「長崎新幹線の早期着工を求める決議」を議決。 3月28日：鳥栖市九州新幹線建設促進期成会が長崎ルート早期着工実現の要望書を提出。 9月：長崎県・佐賀県におけるルートの名称を「九州新幹線長崎ルート」から「九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）」に変更 10月4日：九州新幹線西九州ルート促進議員懇話会結成。 12月22日：2006年（平成18年）度国予算財務省内示。整備新幹線予算の線区別の事業費が公表され、九州新幹線長崎ルート（武雄温泉 - 諌早間）に、2005年（平成17年）度と同額の10億円の事業費が配分された。 12月28日：白石町が並行在来線経営分離同意書を県知事に提出。 2006年（平成18年） 2月10日：江北町において地元主要団体で構成する、九州新幹線長崎（西九州）ルート促進協議会結成。 2月12日：太良町長、同町議会議長が並行在来線経営分離に同意表明。 2月28日：太良町が並行在来線経営分離同意書を県知事に提出。 3月17日：江北町議会が並行在来線経営分離同意決議を議決。 7月11日：旧新幹線嬉野温泉駅建設促進期成会が名称を変更し、嬉野市九州新幹線西九州ルート整備促進期成会設立。 7月17日：九州新幹線西九州ルート地域振興連絡協議会設立。 7月19日：新幹線を活かした地域づくり協議会・さが設立。 2007年（平成19年） 1月23日：「九州新幹線を活用する佐賀県協議会」設立。 8月23日：「九州新幹線西九州ルート早期実現 佐賀県民大会」開催。 8月29日：江北町九州新幹線西九州（長崎）ルート促進協議会が「新幹線を活かしたまちづくり支援」を知事に要望。 12月14日：政府・与党整備新幹線検討委員会開催。 12月16日：JR九州・佐賀県・長崎県の三者が、新幹線開業後も並行在来線（長崎本線肥前山口 - 諫早間）を経営分離せず、開業後20年間JR九州が運行することで基本合意。路線や駅舎などは両県が保有するいわゆる「上下分離方式」を採用。 12月18日：JR長崎本線存続期成会が知事を訪問し、西九州ルートが着工した場合に、地域課題の解決のための支援を要請。 12月21日：2008年（平成20年）度予算財務省原案内示。長崎（西九州）ルート10億円計上。 2008年（平成20年） 3月5日：政府・与党整備新幹線検討委員会で、長崎（西九州）ルートの着工条件が整っていることについての確認が完了。 3月19日：鉄道建設・運輸施設整備支援機構が長崎（西九州）ルート武雄温泉 - 諫早間の工事実施計画（その1）を国土交通省に認可申請。 3月26日：国土交通省が鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対し、長崎（西九州）ルート武雄温泉 - 諫早間の工事実施計画（その1）を認可。 4月：肥前山口 - 諫早間の鉄道施設の資産譲渡・維持管理に係る負担割合を佐賀県1対長崎県2とすることを確認。 2008年（平成20年） 4月28日：長崎（西九州）ルート武雄温泉 - 諫早間が着工。佐賀県嬉野市で起工式を開催。終了後、諫早市で建設起工記念式典を開催。 11月1日：鉄道建設・運輸施設整備支援機構が大村鉄道建設所および武雄鉄道建設所を設置。 12月17日：整備新幹線に係る政府・与党ワーキンググループが開催され、長崎駅部を「新規着工区間」として2009年（平成21年）12月までに着工を認可すること、「その他の区間」として、諫早 - 長崎間について、引き続き検討を行い、肥前山口 - 武雄温泉間の複線化等を進めることとし、さらにその具体化の方法の検討を行うことで合意。 12月：2009年（平成21年）度の整備新幹線予算の線区別の事業費が公表。九州新幹線長崎（西九州）ルートの武雄温泉 - 諫早間に50億円の事業費が配分され、新たに長崎駅部や肥前山口 - 武雄温泉間の複線化を検討する予算も計上された。 2009年（平成21年） 10月：国土交通大臣が前年12月の政府・与党合意の新規着工検討区間については、白紙とし、新しい政府・与党で整備のあり方を決めていくと発表。 12月：整備新幹線問題検討会議等を設置。民間資金の活用、並行在来線維持のためのJRの協力・支援が必要とし、費用対効果、沿線自治体の取組等による着工の順位付けを検討するなどの「整備新幹線の整備に関する基本方針」および「当面の整備新幹線の整備方針」が決定。 2010年（平成22年） 2月19日：新幹線さが未来づくり協議会設立。 4月1日：JR九州新幹線部発足。 4月：大村市に長崎県新幹線用地事務所を設置。 8月：整備新幹線問題検討会議が開催され、肥前山口 - 武雄温泉間の単線区間の取扱いと軌間可変電車（フリーゲージトレイン）の取扱い（実用化）について、詳細に検討していくことを決定。 12月：整備新幹線問題検討会議が開催され、8月の検討会議で決定した各線区の課題について、さらに詳細な検討を進めることとされた。 2011年（平成23年） 3月12日：九州新幹線鹿児島ルート博多 - 新八代間が開業し、鹿児島ルートが全通。 12月26日：整備新幹線問題検討会議が開催され、政府・与党確認事項公表。「武雄温泉 - 諫早 - 長崎間を一体的な事業（佐世保線肥前山口 - 武雄温泉間の複線化を含む）として、軌間可変電車（フリーゲージトレイン）方式（標準軌）により整備し、諫早 - 長崎間の着工から概ね10年後に完成・開業する」とする着工方針を決定。 2012年（平成24年） 4月：未着工区間の収支採算性と投資効果を改めて確認するために、整備新幹線小委員会の報告書がまとめられたことを受け、整備新幹線問題検討会議が開催され、収支採算性と投資効果について確認がなされた。また、営業主体のJR九州の同意がなされた。 6月12日：鉄道建設・運輸施設整備支援機構が長崎（西九州）ルート武雄温泉 - 長崎間の工事実施計画を国土交通省に認可申請。 2012年（平成24年） 6月29日：国土交通省が鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対し、フル規格による長崎（西九州）ルート武雄温泉 - 長崎間の工事実施計画（その1）を認可。開業は2022年度末頃を予定。 8月18日：長崎（西九州）ルート諫早 - 長崎間が着工。長崎市内で起工式を挙行。 2013年（平成25年） 2月25日：鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、九州新幹線 武雄温泉 - 長崎間に係る佐世保線 肥前山口 - 武雄温泉間複線化事業の環境影響評価方法書を佐賀県知事および関係市町長に送付。翌26日に公告・縦覧、3月5日に説明会を開催。 4月1日：九州新幹線建設局 長崎鉄道建設所が開所（同月12日に開所式）。 7月25日：武雄市内で、武雄温泉 - 嬉野温泉（仮称）間の袴野橋梁（全長962m）工事の安全祈願祭を挙行。 2014年（平成26年） 3月25日：軌間可変電車（フリーゲージトレイン）第三次試験車両を熊本総合車両所に搬入。 4月19日：軌間可変電車（フリーゲージトレイン）第三次試験車両を報道公開。 4月20日：九州新幹線 熊本 - 鹿児島中央間、新八代接続線および鹿児島本線 熊本 - 八代間において、軌間可変電車（フリーゲージトレイン）第三次試験車両の性能確認試験を開始。 8月1日：武雄温泉 - 嬉野温泉（仮称）間の大草野トンネル（全長535m）・宇土手トンネル（全長80m）および橋梁の建設工事起工式を挙行。 10月2日：武雄温泉 - 嬉野温泉（仮称）間のトンネルの三坂トンネル（全長1.4km）の貫通式挙行。 10月19日：軌間可変電車（フリーゲージトレイン）第三次試験車両の3モード耐久走行試験を開始。 12月22日：政府・与党が「武雄温泉 - 長崎間の開業時期を、当初計画の2022年度末より前倒しし、可能な限り早める」方針を固める。 12月24日：軌間可変電車（フリーゲージトレイン）第三次試験車両のスラスト軸受のオイルシールに部分的な欠損、すべり軸受と車軸の接触部に微細な摩耗痕の発生が確認されたため、同車両の3モード耐久走行試験を一時休止。 12月25日：「九州新幹線（武雄温泉・長崎間）に係る佐世保線（肥前山口・武雄温泉間）複線化事業の環境影響評価準備書」を佐賀県知事および関係市町長に送付。翌26日から公告・縦覧を開始。 2015年（平成27年） 1月8日：第4回「整備新幹線に係る政府・与党ワーキンググループ」開催。「武雄温泉 - 長崎間の開業時期を当初計画の2022年度末より前倒しし、可能な限り早める」旨が正式決定。 1月9日：「九州新幹線（武雄温泉・長崎間）に係る佐世保線（肥前山口・武雄温泉間）複線化事業の環境影響評価準備書」の縦覧期限を同年1月26日から2月4日、意見書の提出期限を2月18日に変更。 1月13日：「九州新幹線（武雄温泉・長崎間）に係る佐世保線（肥前山口・武雄温泉間）複線化事業の環境影響評価準備書」の説明会を開催。 1月14日：「政府・与党整備新幹線検討委員会」開催。整備新幹線の取り扱いについて、政府・与党申し合わせ。「武雄温泉 - 長崎間の開業時期を、当初計画の2022年度末より前倒しし、可能な限り早める」ことで合意。 8月6日：俵坂トンネル（嬉野市 - 長崎県東彼杵町、5.7km）が6年の工期を経て貫通。 2017年（平成29年） 5月19日：国土交通省が鉄道建設・運輸施設整備支援機構に対し、長崎（西九州）ルート武雄温泉 - 長崎間の工事実施計画（その2）を認可。主な認可内容は「軌道、電気、信号・通信、車両検修などの開業設備の追加」・「武雄温泉駅で新幹線と在来線との間で対面乗換を行うための施設の追加」・「工事費を約5,009億円に変更」の3点。 2022年度中：武雄温泉 - 長崎間、在来線特急との対面乗り換え方式で暫定開業（予定）。 九州新幹線（長崎ルート）において並行在来線となる長崎本線のうち肥前山口駅 - 諫早駅間は上下分離方式により佐賀県・長崎県が鉄道施設を保有し、JR九州が経営維持するとされている。また、長崎本線の諫早駅 - 長崎駅間は経営分離されない。これについては様々な曲折があった。 佐賀・長崎両県が当初示していた並行在来線の運行計画としては、以下の様なものであった。 いわゆる「上下分離方式」を採用し、線路・路盤・駅設備等の維持・管理は両県が責任を持って行う（第三種鉄道事業者）。 実際に鉄道の運営を行う第二種鉄道事業者は以下の通りとする。 肥前山口 - 肥前鹿島間：JR九州 肥前鹿島 - 諫早間：両県が中心となって設立する第三セクター鉄道 電化設備は使用せず、ディーゼルカーによる運行とする。交流電車は高価であるため、また、最低でも2両編成となり効率が悪いため、としている（肥薩おれんじ鉄道とは異なり、この区間を走行する貨物列車は既にないため、電化設備を残す必要はない、としている）。 肥前山口駅ではJR九州の列車との乗り換えが便利なように「対面乗り換え」とする。また、JR佐賀駅までの直通列車を走らせるようJR九州と協議する。 新駅の設置も考慮する。運賃水準は現在のJR九州並みとする。 運営費は松浦鉄道と同じ水準とする。 佐賀・長崎両県は、以上の計画が実施され、普通列車の乗客数が現在と同じ水準であると仮定した場合、第三セクター鉄道の収支はほぼ均衡すると主張していた。この計画について、前述の運転計画とあわせた利便性の大幅な低下と、将来の並行在来線区間の（利用低迷による）廃線の可能性に懸念を示した鹿島市・江北町が肥前鹿島 - 諫早間の経営分離計画に同意せず、2005（平成17）年度以降長崎ルート（西九州ルート）の事業予算が毎年計上されながら工事着手が行えない状況が続いていた。同意しなかった2自治体は「JR長崎本線存続期成会」を結成し、並行在来線の第三セクター鉄道化に反対すると同時に、第一期工事の時間短縮効果が余り見込めない・費用対効果が悪い、といった主張を行っていた。また、両自治体は長崎本線の輸送改善は新幹線建設ではなく既存区間の複線化で対応できると期成会において主張していたが、両県（特に長崎県）は時間短縮効果がほとんどない、複線化費用に対する国の補助金額が少なく現在の国の補助予算規模では肥前山口 - 諫早間の複線化に60年近くかかる、補助金以外の費用はJR九州ならびに佐賀・長崎両県の負担となり、特にJR九州に負担の意思がない、等の理由を示し否定的見解を示し続けた。もちろん、この見解には将来の長崎新幹線の全線フル規格化を目論んでいる長崎県の意思が色濃く反映されている。 新幹線計画を推進したい佐賀・長崎両県は両市町との協議を継続しつつ、並行して新幹線の工事着手が可能となる方法を模索していたが、2007年（平成19年）12月17日、佐賀・長崎両県とJR九州の話し合いにより「並行在来線を引き続きJR九州が運行する方向」で合意した。合意内容は、 JR九州による並行在来線の運行は新幹線開業後の20年間とし、21年目以降の扱いについてはその時点で再び三者で協議する（JR九州社長の石原進（当時）は21年目以降の扱いは「当社の他の路線と同じ」との見解を示している）。 鉄道設備はJR九州が集中的に整備した上で佐賀・長崎両県へ14億円にて有償売却し、並行在来線に指定された肥前山口 - 諫早間を「上下分離方式」で運営する。 というものであった。この合意内容について、佐賀県知事の古川康は記者会見で「これは経営分離ではない、JRがそのまま続けるということにほかならない」「今回の案、合意で、鹿島市と江北町の（経営分離に対する）同意は必要なくなった」という趣旨の発言を行った。また、当初は肥前山口 - 諫早間の地上設備はJR九州から無償譲渡される予定を14億円での有償譲渡に変更しているが、これについて佐賀・長崎両県は、第三セクター鉄道設立時に想定していた車両購入費等の開業時の初期費用約16.4億円よりは少ない、と説明した。 一方でこの案については（経営分離への不同意を貫く）鹿島市・江北町長を疎外した推進派三者による恣意的な合意であり「実質的に経営分離ではないのか」との疑問の声が生じており、江北町長等も「経営分離にあたる」として直ちに異議を唱えたが、2008年（平成20年）1月23日に開催された政府・与党のワーキンググループ会合において、国土交通省はこの案は「経営分離にはあたらない」との見解を示した。同省内で新幹線の採算性などについての精査が終わり、2008年（平成20年）3月26日に工事着工が認可された。佐賀・長崎両県は2007年度内に着工認可が下りることを前提に2007年度補正予算案並びに2008年度本予算案に建設費を計上した。 これに対し、2008年（平成20年）2月24日に投開票された江北町長選挙では、新幹線着工反対を訴えた現職の田中源一が新幹線容認派で新人の元県職員を破って5選を果たし、「選挙結果が（町民による）最大の意思表示」として町として改めて新幹線の着工に反対を表明しつつ、「着工が決まれば現実的に受け止めなければならない」と現実的対応も示唆した。2008年（平成20年）3月には佐賀県議会において民主・社民系会派等の共同提案により長崎新幹線の建設賛否を問う県民投票を実施する条例案が提出されたが、最大会派の自民党・公明党ならびに保守系会派の反対多数で否決された。田中はその後のシンポジウムの席上で「本格着工までは（新幹線建設への）反対を続ける」と明言した。その後、事実上「本格着工」となり建設工事は進んでいるが、田中は後述の通り機会を見ては建設中止もしくは凍結を求める発言を続けている。 一方、鹿島市長の桑原允彦はJR長崎本線経営分離反対運動を終息させるとした。そのため、2011年（平成23年）9月現在、関係する自治体の首長で公式に長崎新幹線建設反対の立場を取っているのは江北町長の田中ただ一人となっている。また、民主党政権への交代後にフリーゲージトレインへの国費投入についてもいわゆる「事業仕分け」の対象となり、検討が行われたが、条件付きで継続となった。その際に田中は長崎新幹線建設自体についても「事業仕分け」の対象にすべきだった、と発言した。 佐賀・長崎両県は、在来線維持のために両県が負担することとなる設備購入費を14億円、開業後20年間の維持管理費を46億円と見積もっているが、この計60億円を、長崎県が40億円、佐賀県が20億円負担することで2008年（平成20年）4月25日に合意した。この負担割合について長崎県の金子原二郎知事は、「佐賀県の理解と協力がなければ、新幹線は実現しなかった。長崎の誠意を具体化した」と述べている。 一方、長崎県内の旧小長井町（諫早市に合併済）などではJR九州の運営となることで普通列車の運行本数増加と新駅設置という長崎県が将来の第三セクター鉄道転換の際に表明していた約束が実行されないのでは、という懸念を示す動きが出ている。 2016年（平成28年）3月29日の与党整備新幹線PT検討委員会、国土交通省、鉄道・運輸機構、長崎県、佐賀県、JR九州の6者による「九州新幹線（西九州ルート）の開業のあり方に係る合意」では在来線について以下のように記されている。 長崎本線肥前山口駅 - 諫早駅間は開業時点において上下分離し、三者基本合意（平成19年12月）に定められた譲渡価格に関わらず、JR九州は、佐賀県、および長崎県に鉄道施設を無償で譲渡する。 JR九州は経営分離せず、三者基本合意が定めるところに関わらず、JR九州は当該開業時点から3年間は一定水準の列車運行のサービスレベルを維持するとともに、当該開業後23年間運行を維持する。 特急列車：博多駅 - 肥前鹿島駅間において開業時点での需要を踏まえ、上下14本程度 普通列車：現行水準維持 フリーゲージトレインによる在来線活用計画であった長崎本線の新鳥栖駅 - 肥前山口駅間及び佐世保線の肥前山口駅 - 武雄温泉駅間は、フリーゲージトレインの開発の遅れによりフル規格新幹線、ミニ新幹線も含めた整備方式の再検討がなされているが、フル規格での建設となった場合、新たに並行在来線問題が生じる可能性がある。 ^ JR長崎本線存続期成会 長崎本線の経営分離対象区間沿線の佐賀県鹿島市・江北町による期成会。2008年6月8日をもって同会のHPは閉鎖されたほか、2009年3月に鹿島市長（当時）の桑原允彦は同会を解散させると表明した。 ^ 江越善一郎「九州新幹線西九州（長崎）ルートについて (PDF) 」 、『ながさき経済』通巻276号、長崎経済研究所、2012年10月、 2頁。 ^ “九州新幹線西九州ルート”. 長崎県. 2016年9月10日閲覧。 ^ “お目見えしたフリーゲージ車両の実力と課題 期待高まる長崎新幹線”. 東洋経済オンライン (東洋経済新報社). (2014年4月30日). http://toyokeizai.net/articles/-/36540 2014年10月18日閲覧。  ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai 建設計画・ルート - 長崎県 ^ “＜新幹線長崎ルート＞ 県負担額、長崎の2.4倍 全線フルで試算「膨大」”. 佐賀新聞. (2018年5月12日). http://www.saga-s.co.jp/articles/-/216028 2018年6月9日閲覧。  ^ “＜長崎新幹線＞佐賀の負担軽減検討 与党検討委 JRと長崎県で協議へ”. 佐賀新聞. (2018年6月9日). http://www.saga-s.co.jp/articles/-/228153 2018年6月9日閲覧。  ^ “フリーゲージトレイン導入正式断念　九州新幹線長崎ルート”. 西日本新聞. (2018年7月19日). https://www.nishinippon.co.jp/flash/f_kyushu/article/434068/ 2018年7月23日閲覧。  ^ 九州新幹線西九州ルート（長崎ルート） - 長崎市 ^ “九州新幹線（西九州ルート）の俵坂トンネル、約6年の工事が完成”. トラベルWatch. (2015年8月7日). http://travel.watch.impress.co.jp/docs/news/20150807_715619.html 2015年8月29日閲覧。  ^ “長崎新幹線着工へ-在来線、JRが運行”. 佐賀新聞 (佐賀新聞社). (2007年12月18日). http://www.saga-s.co.jp/view.php?pageId=1071&mode=0&classId=&blockId=737025&newsMode=article 2014年12月7日閲覧。  ^ “平成19年12月17日知事臨時記者会見”. 佐賀県. 2009年2月2日時点のオリジナル[リンク切れ]よりアーカイブ。2017年4月26日閲覧。（記者との質疑応答より） ^ 九州新幹線：長崎ルート問題 合意案に疑問、民主が意見書 毎日新聞 2007年12月20日[要ページ番号]。 ^ 三者合意の経営分離判断-政府、大串議員に答弁書 - 佐賀新聞 2007年12月29日 ^ 年度内着工認可を確認-財源確保策も論議 - 佐賀新聞 2008年1月24日 ^ 知事「話し合い進める」-江北町長、着工見直しに期待 - 佐賀新聞 2008年2月26日 ^ 本格着工後は現実対応-江北町長、柔軟姿勢示す - 佐賀新聞 2008年3月14日 ^ 県民投票条例案 否決-市民グループ「反対運動続ける」 - 佐賀新聞 2008年3月13日 ^ 必要性 合意が必要ー長崎新幹線で市民ゼミ - 佐賀新聞 2008年3月30日 ^ 反対運動の終息宣言－ 新幹線着工認可で鹿島市長 - 佐賀新聞 2008年3月28日 ^ 新幹線負担合意 在来線維持 長崎40億、佐賀20億円 長崎知事「誠意を具体化」 - 西日本新聞 2008年4月26日[要ページ番号]。 ^ “振興策を地元協議会が県に要望 本県側在来線区間”. 長崎新聞 (長崎新聞社). (2008年9月9日). オリジナルの2012年9月3日時点によるアーカイブ。. https://archive.is/20120903222634/http://www.nagasaki-np.co.jp/press/sinkansen/kiji/032.shtml 2017年4月26日閲覧。  ^ a b “全国新幹線鉄道整備法第四条第一項の規定による建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画 昭和四十七年十二月十二日 運輸省告示第四百六十六号 (PDF)”. 国土交通省. 2018年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年3月14日閲覧。 ^ “平成10年1月21日 政府・与党整備新幹線検討委員会における検討結果”. 国土交通省. 2006年5月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月1日閲覧。 ^ “平成12年12月18日 整備新幹線の取扱いについて 政府与党申合せ”. 国土交通省. 2006年5月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月1日閲覧。 ^ “整備新幹線の取扱いについて 平成12年12月16日 政府・与党申合せ”. 国土交通省. 2006年5月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月1日閲覧。 ^ “整備新幹線の取扱いについて（政府・与党確認事項）平成23年12月26日” (PDF) (プレスリリース), 国土交通省, (2011年12月26日), オリジナルの2012年2月21日時点によるアーカイブ。, https://web.archive.org/web/20120221062543/http://www.mlit.go.jp/common/000186763.pdf 2018年5月19日閲覧。  ^ “整備新幹線の工事実施計画の認可について” (プレスリリース), 国土交通省, (2012年6月29日), オリジナルの2012年8月20日時点によるアーカイブ。, https://web.archive.org/web/20120820153147/http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo09_hh_000032.html 2018年5月19日閲覧。  ^ a b “「整備新幹線の取扱いについて」（政府・与党申合せ）の決定について” (プレスリリース), 国土交通省, (2015年1月14日), http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo03_hh_000066.html 2015年1月14日閲覧。  ^ a b c 国土交通省鉄道局 (2018年3月30日), “九州新幹線（西九州ルート）の整備のあり方に係る調査について” (日本語) (プレスリリース), 国土交通省, オリジナルの2018年4月8日時点によるアーカイブ。, https://web.archive.org/web/20180408070821/http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo03_hh_000081.html 2018年4月8日閲覧。  ^ a b c d e f g h 整備新幹線に係る主な経緯 - 国土交通省 ^ “整備新幹線に係る政府・与党ワーキンググループ（第4回）の開催について” (プレスリリース), 国土交通省, (2015年1月6日), http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo03_hh_000060.html 2015年1月10日閲覧。  ^ “政府・与党整備新幹線検討委員会の開催について” (プレスリリース), 国土交通省, (2015年1月9日), http://www.mlit.go.jp/report/press/tetsudo03_hh_000064.html 2015年1月10日閲覧。  ^ “九州新幹線(武雄温泉・長崎間)工事実施計画（その２）を認可しました” (日本語) (PDF) (プレスリリース), 国土交通省, (2017年5月19日), オリジナルの2017年6月4日時点によるアーカイブ。, https://web.archive.org/web/20170604041201/http://www.mlit.go.jp/common/001185229.pdf 2017年6月4日閲覧。  ^ 国土交通省. “北海道・東北・九州新幹線の並行在来線区間 (PDF)”. 2017年11月12日閲覧。 ^ “九州新幹線（西九州ルート）”. 鉄道建設・運輸施設整備支援機構. 2016年9月10日閲覧。 ^ a b c d e f g h i j k l m n “整備新幹線の手続き状況”. 鉄道建設・運輸施設整備支援機構. 2018年4月21日閲覧。 ^ a b “フリーゲージトレイン（軌間可変電車）の耐久走行試験の一時休止ついて” (PDF) (プレスリリース), 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 九州旅客鉄道, (2014年12月24日), オリジナルの2015年6月26日時点によるアーカイブ。, https://web.archive.org/web/20150626203647/http://www.jrtt.go.jp/08-2Press/pdf/H26/pressh261224.pdf 2014年12月24日閲覧。  ^ “九州新幹線（武雄温泉・長崎間）に係る佐世保線（肥前山口・武雄温泉間）複線化事業の環境影響評価方法書の送付及び公告・縦覧等について” (PDF) (プレスリリース), 鉄道建設・運輸施設整備支援機構, (2013年2月25日), http://www.jrtt.go.jp/08-2Press/pdf/H24/pressh250225.pdf 2014年11月16日閲覧。  ^ “九州新幹線建設局 長崎鉄道建設所の開所のお知らせ” (PDF) (プレスリリース), 鉄道建設・運輸施設整備支援機構, (2013年4月4日), http://www.jrtt.go.jp/08-2Press/pdf/H25/pressh250404.pdf 2014年11月16日閲覧。  ^ a b “軌間可変電車（フリーゲージトレイン）新試験車両のプレス公開について” (PDF) (プレスリリース), 鉄道建設・運輸施設整備支援機構, (2014年3月20日), http://www.jrtt.go.jp/08-2Press/pdf/H25/pressh250320.pdf 2014年11月16日閲覧。  ^ a b “「フリーゲージトレイン（軌間可変電車）の3モード耐久走行試験」報道公開について” (PDF) (プレスリリース), 鉄道建設・運輸施設整備支援機構, (2014年10月10日), http://www.jrtt.go.jp/08-2Press/pdf/H26/pressh261010-2.pdf 2014年11月16日閲覧。  ^ a b “九州新幹線（武雄温泉・長崎間）に係る佐世保線（肥前山口・武雄温泉間）複線化事業の環境影響評価準備書の送付及び公告・縦覧等について” (PDF) (プレスリリース), 鉄道建設・運輸施設整備支援機構, (2014年12月25日), http://www.jrtt.go.jp/08-2Press/pdf/H26/pressh261225.pdf 2014年12月25日閲覧。  ^ “九州新幹線（武雄温泉・長崎間）に係る佐世保線（肥前山口・武雄温泉間）複線化事業の環境影響評価準備書の縦覧期間の変更について” (PDF) (プレスリリース), 鉄道建設・運輸施設整備支援機構, (2015年1月9日), http://www.jrtt.go.jp/08-2Press/pdf/H26/pressh270109-2.pdf 2015年1月9日閲覧。  ^ a b “全国新幹線鉄道整備法、第七条第一項の規定に基づき、新幹線鉄道建設に関する整備計画を別紙のとおり決定する 昭和四十八年十一月十三日 運輸大臣 新谷 寅三郎 (PDF)”. 佐賀県. 2017年3月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月21日閲覧。 ^ “佐賀県九州新幹線ホームページ”. 佐賀県. 2016年9月10日閲覧。 ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb “西九州ルートの経緯：九州新幹線西九州ルート”. 佐賀県 (2017年10月2日). 2018年4月21日閲覧。 ^ “九州新幹線長崎ルート「嬉野温泉駅」設置に関する陳情 (PDF)”. 佐賀県. 2018年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月21日閲覧。 ^ “JR長崎本線経営分離に関する要望書 (PDF)”. 佐賀県. 2018年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月21日閲覧。 ^ “九州新幹線長崎ルートの新整備案の早期実現とJR肥前山口駅への停車について (PDF)”. 佐賀県. 2018年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年4月21日閲覧。 ^ “長崎ルート関係 知事記者会見(H16.12.9) (PDF)”. 佐賀県. 2018-00-01時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月1日閲覧。 ^ “九州新幹線西九州ルートの整備に伴う並行在来線（長崎本線肥前山口～諫早間）の経営分離について (PDF)”. 佐賀県. 2018年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月1日閲覧。 ^ “九州新幹線西九州ルートの整備に伴う並行在来線（長崎本線肥前山口～諫早間）の経営分離について (PDF)”. 佐賀県. 2018年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月1日閲覧。 ^ “九州新幹線西九州ルートの整備に伴う並行在来線経営分離に同意する決議 (PDF)”. 佐賀県. 2018年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月1日閲覧。 ^ “三者基本合意 (PDF)”. 佐賀県. 2018年5月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月5日閲覧。 ^ “九州新幹線西九州ルート線路平面図” (プレスリリース), 長崎県, https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/doro-kotsu/ru-toheimennzu/ 2018年4月15日閲覧。  ^ a b “「九州新幹線（西九州ルート）の開業のあり方に係る合意” (PDF) (プレスリリース), 長崎県, (2016年3月29日), オリジナルの2016年9月10日時点によるアーカイブ。, https://web.archive.org/web/20160910011222/http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2016/03/1459303406.pdf 2016年9月10日閲覧。  ^ “北陸新幹線、フリーゲージ試験を10月開始 JR西”. 朝日新聞（朝日新聞デジタル） (朝日新聞社). (2014年9月18日). http://www.asahi.com/articles/ASG9K5G9LG9KPTIL01L.html 2014年10月18日閲覧。  ^ “迷走するフリーゲージトレイン 長崎新幹線、地元から「ノー」の声”. 産経新聞（産経ニュース） (産業経済新聞社). (2014年5月2日). http://www.sankei.com/region/news/140502/rgn1405020054-n1.html 2014年10月18日閲覧。  ^ “長崎新幹線、フリーゲージトレイン断念 JR九州が表明”. 朝日新聞. (2017年7月25日). https://www.asahi.com/articles/ASK7T5CR6K7TTIPE035.html?iref=comtop_list_biz_n05 2018年1月25日閲覧。  ^ “新幹線・諫早－長崎が着工 長崎市で起工式”. 佐賀新聞 (佐賀新聞社). (2012年8月18日). http://www1.saga-s.co.jp/news/saga.0.2269773.article.html 2014年12月7日閲覧。  ^ “袴野橋りょう安全祈願 武雄市初の工事”. 佐賀新聞 (佐賀新聞社). (2013年7月26日). http://www1.saga-s.co.jp/news/saga.0.2518015.article.html 2014年12月7日閲覧。  ^ “トンネル・橋工事開始 長崎新幹線武雄－嬉野間”. 佐賀新聞 (佐賀新聞社). (2014年8月6日). http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/91124 2014年12月7日閲覧。  ^ “九州新幹線長崎ルート 嬉野市三坂トンネル貫通”. 佐賀新聞 (佐賀新聞社). (2014年10月3日). http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10101/110903 2014年12月7日閲覧。  ^ “福井）新幹線の敦賀延伸、3年前倒しへ 政府、与党が財源にめど”. 中日新聞 (中日新聞社). (2014年12月24日). http://www.chunichi.co.jp/article/fukui/20141224/CK2014122402000019.html 2015年1月14日閲覧。  ^ “整備新幹線を前倒し開業…北陸3年、北海道5年”. 読売新聞（YOMIURI ONLINE） (読売新聞社). (2015年1月9日). http://www.yomiuri.co.jp/politics/20150109-OYT1T50049.html 2015年1月14日閲覧。  ^ “整備新幹線、前倒し開業正式決定 840億円新たに投入”. 朝日新聞（朝日新聞デジタル） (朝日新聞社). (2015年1月14日). http://www.asahi.com/articles/ASH1G536GH1GULFA01S.html 2015年1月14日閲覧。  ^ “整備新幹線、北海道に700億円 前倒しで増額”. 長崎新聞 (長崎新聞社). (2015年1月14日). http://www.nagasaki-np.co.jp/f24/CO20150114/po2015011401001426.shtml 2015年1月14日閲覧。  ^ “新幹線長崎ルート 俵坂トンネル貫通”. 読売新聞. (2015年8月7日). http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/local/saga/20150807-OYS1T50024.htmll 2015年8月29日閲覧。  九州新幹線 九州新幹線 (鹿児島ルート) 全国新幹線鉄道整備法 建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画 フリーゲージトレイン 鉄道と政治 九州新幹線（西九州ルート） - 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 九州新幹線 - 佐賀県 九州新幹線西九州ルート - 長崎県